Berlingske Tidende, 1835-11-25
Norge. Christiania, den 18de November. – Arbeidet ved Opførelsen af Kongeboligen i de siden sidste Storthing forløbne to Aar er nu saavidt fremmet, at der haves tilstrækkelig Vished om, at Bygningen vil, i Overeensstemmelse med Storthingets Beslutning, inden 1ste Juli 1836 være bragt under Tag. Efter FinantsDepartementets Opfordring har Slotsbygnings-Commissionen indsendt et af Slotsbygnings-Jntendant Linstow, udarbeidet Forslag til Fortsættelse af Bygnings-Arbeidet ved Kongeboligen i de paafølgende tre Skatte=Aar fra 1ste Juli 1836 til 1ste Juli 1839. ledsaget med Overslag over Omkostningerne ved Arbeidet i dette Tidsrum. Dette Forslag gaaer ud paa, at det hele tilbagestaaende Arbeide ved Bygningens Opførelse bør fordeles paa sex Aar saaledes, at i de paafølgende tre Skatte=Aar begge Fløie fuldføres og indredes, samt at Hovedbygningen ligeledes i samme Tid fuldføres, med Undtagelse af den indvendige Jndretning og Decorationerne, hvilke formedelst Murenes Tykkelse ikke før efter flere Aars Forløb kunne anbringes uden Fare for snart at bedærves af den indsluttede Fugtighed. Omkostningerne ved Arbeidets Fortsættelse de paafølgende tre Aar ere anslaaede til 20,000 Spd. aarlig, forsaavidt man strengt vil følge den, det sidste Storthing forelagte PlanSlotsbygnings-Jntendant Linstow har imidlertid gjort opmærksonpaa, at det med Hensyn til Bygningens Soliditet, Skjønhed og Værd vil være af Vigtighed, at Hoved-Gesimset, Krands-Gesimserne over Hoved-Etagens Vinduer og Salbænkens, under øvre Etages Vinduer udføres af Klæbersteen, istedetfor efter den ældre Plan af brændt Steen, at Tækningen af Frontespisen til HovedFagaden skeer med Kobber, at de Gulvplanker, som først senere hen behøves, men som udfordre flere Aar for at blive tørre, anskaffes, at til de tolv Søiler i nederste Etage af Hovedtrappen anvendes Norsk Marmor istedetfor Træ, at der paa Frontonfelter, i Hoved-Fagadens Frøntespicer anbringes nogle Decorationer deels af Gibs deels af støbt Jern, samt at et Orgel anskaffes til Kirken eller Capellet. Den Forøgelse i Omkostningerne, som vil foranlediges, saafremt disse Forandringer bifaldes, er anslaaet til 5000 Spd. aarlig. – Slotsbygnings-Commissionen har, ved at indsende det af Statsbygnings-Jntendant Linstow udarbeidede Forslag og Overslag, yttret, at Commissionen finder samme efter nøiere Overveielse i alle Henseender hensigtsmæssigt. Foruden de Arbeider, som Jntendanten har foreslaaet til Udførelse i de tre følgende Aar, bør eftet Commissionens Formening ogsaa den intenderede Vandledning udføres i dette Tidsrum, da Vigtigheden af at have et Vandforraab paa Stedet, saavel til Besparelse af Transport Omkostninger ved Murerarbeidet som til Betryggelse ved muligen opkommende Jldsvaade, er indlysende. Jfølge et i sin Tid forfattet Overslag vil Vandledningens Anlæg koste 5000 Spd., hvilke, fordeelte paa tre Aar udgjøre aarlig 1666, Spd., som altsaa blive at tillægge den af Slotsbygnings-Jntendanten foreslaaede Sum af 20,000 Spd. eller 25,000 Spd. aarlig. – Finants Departementet har, ved underdanigst at foredrage denne Sag, tiltraadt Slotsbygnings-Jntendant Linstows af Slotsbygnings-Commissionen anbefalede Forslag, og har det derfor behaget Hs. Maj. ved Resol. af 5te October sidstleden at befale, at det af SlotsbygningsJntendant Linstow udarbejdede Forslag om Fortsættelsen af den paabegyndte Kongebolig i de tre Skatte=Aar fra 1ste Juli 1836, til 1ste Juli 1839 skal oversendes næste ordentlige Storthing, samt at der hertil, i Overeensstemmelse med Forslaget, maa paa det, det næste Storthing forelæggende Budget for bemeldte tre Skatte Aar opføres 26,666 1/5 Spd. aarlig.