Viborger Samler, 1849-02-19
En Begjæring fra Steenhugger Thomas Jacobsen om Erstatning af 5 Rbd., som i sin Tid i Betalingen for ViumMøllebroes Ombygning ere ham decourterede for nogle Muursteens Levninger, men hvilke han nu har oplyst ikke at have erholdt, bestemte Raadet at bevilge og Formanden blev anmodet om at udstæde Anviisningen. Nr. 75 C. - 1847. Videre blev fremlagt Proprietairerne Jensens og Bahr sons Anmeldelse om den formeentlige uforsvarlige Langsomhed hvormed Entrepreneuren fremmer Arbeidet paa Viborg, Skive Veien og Veiinspecteurens derover afgivne Erklæring, hvorhos Formanden bemærkede, at han oftere har inspiceret Arbeidet og paabudet dets Fremme efter Conditionerne samt gjort Entrepreneuren opmærksom paa Følgerne for ham saafremt Amtsraadet vil bringe Mulct til Anvendelse imod ham efter Bestemmelserne for Licitationen. Efter de fremkomne Oplysninger bestemte Raadet at forelægge Entrepreneuren følgende Betingelser: a) Han holder uden Godtgjørelse for egen Regning hele den paabegyndte Grundforbedringsstrækning hele Tiden indtil Arbeidets Fuldførelse i forsvarlig far bar Stand. Han fremmer Arbeidet saaledes at det præcise den 1ste Juni 1849 kan synes som færdig fra Fiske Mølle indtil den ny Linies Begyndelse og derfra til den gamle Vei i færdig Stand hvad Steenkister og Jordarbeidet angaaer. Saafremt han indgaaer herpaa vil Raadet efter Omstændighederne ikke anvende Mulct for Tidsrummet fra 1ste Octbr. til 14de Novbr. da Arbeidet er beordret standset, men dersom Arbeidet ikke er færdigt som ovenbestemt til 1ste Juni næste Aar, saa vil ikke alene Mulcten fra 1ste Octbr. til 14de Novbr. d. A. blive indkrævet men ogsaa en løbende ny Dagmult af samme Størrelse fra 1ste Juni indtil Arbeidet er fuldført. Endvidere maatte Raadet finde sig opfordret til at paalægge Veiinspecteuren ufortøvet og ufravigelig for Amtet at anmelde hvergang en Entrepreneur ikke præcise til de bestemte Tider har nogen Deel af et betinget Veiarbeide færdigt, da de bestemte Mulcter ellers ikke faae deres rette Betydning og da det er en Selvfølge, at Detaillen af Tilsynet med Arbeidernes Fremme, naar de først ere accorderede af Raadet, ikke kan føres af dette men alene af Vei inspecteuren. Nr. 125 C. - 1847. Vei-Committeen fremlagde Betænkning over et Andragende fra Forstanderne for Skive Landsogn, betræffende Fordelingen paa de Veipligtige af Veiarbeidsbyrden paa de mindre Landeveie i Sognet. Og fandt Raadet at maatte tiltræde Veicomiteens Formening. Nr. 146 C. - 1847. Ligeledes fremlagde Veicomiteen Betænkning over Sagen betræffende Hjælp til en Steenkiste imellem Biveiene Nr. 14 og 21 i Funder Sognedistrict. Veicomiteens Jndstilling om at tilstaae 10 Rbd. til Hjælp til hiin Steenkiste imod at det med Politimesterens Attest godtgjøres at Steenkisten er opført hensigtsmæssigt og forsvarligt, blev bifaldt. Nr. 155 C. - 1847. Amtsraadet maatte vedblive sin Bestemmelse i Mødet den 6te Juni sidstl., hvorefter man ikke kan paabyrde Repartitionsfonden Udgifterne ved Vedligeholdelsen af Broerne paa Vasen mellem Dommerbye og Staarup Mølle. Nr. 156 C. - 1847. Fremlagt blev Synsforretningen over den i Aar grund forbedrede Strækning af den mindre Landevei mellem Randers og Viborg samt en Ansøgning fra Entrepreneuren, om Extra-Godtgjørelse for Arbeidsprisernes Forhøielse, senere end Licitationens Afholdelse. Med Hensyn til denne Sag formeente man ikke at kunne tilstaae Entrepreneuren nogen Extra Godtgjørelse, saa meget mindre, som Arbeidet ikke er tilendebragt i rette Tid, i hvilken Henseende man dog efter Tidsomstændighederne fandt at kunne frafalde de i Licitations-Conditionerne bestemte Mulcter. Nr. 157 C. - 1847.