深圳地铁11号线

深圳地铁11号线，曾称机场线，是深圳地铁的第一条通勤铁路，线路起于华强南站，经深圳宝安国际机场，终至碧头站，路线全长57.5公里，共设21座车站，代表色是暗紫色。11号线连接福田中心区、南山、前海、机场、福永、福海、沙井、松岗等片区，是深圳城市核心区与西部滨海地区的组团快线。因为中途经过深圳宝安国际机场，所以该线同时兼有机场快线的功能。与深圳地铁其他线路相比较，11号线具有站距长、速度高、运量大的特点，其更是中国大陆第一条配备商务车厢的地铁路线。11号线于2012年4月开工，全线车站于2015年5月11日主体部分施工完成，进入调试、内部修饰阶段，2016年3月30日三权移交试运行，在2016年6月28日通车，为深圳地铁第一条营运速度达120km/h的路线，比既有路线快50%。
沿革.
11号线原为穗深城际铁路的一部分，即穗深城际线在深圳境内的路段。2004年国务院常务会议审议通过《中长期铁路网规划》，随后深圳市编制了《国家铁路深圳地区布局规划》。根据该规划，广深间远期将有三条轨道交通线路，即广深铁路、广深港高速铁路和穗深城际线。由于穗深城际线与深圳规划中的机场快线重合，因此早即有两者共线的方案。此外，现有1号线的机场东站只能到达深圳宝安国际机场A、B航站楼。而随着T3航站楼的建成使用，A、B航站楼已不再使用，11号线亦是T3航站楼的交通接驳工程。
2006-2007年间，由于深圳机场T3航站楼和高铁福田站先期开工建设，有关部门进行了11号线的前期研究工作，并在T3航站楼和福田站预留了土建条件。2007年的《深圳市城市轨道交通建设规划（2011～2020）》中首次公开发布11号线之规划。该方案与现时方案的线路走向基本相同。但为了与穗深城际线直通运行，11号线使用动车组列车。
由于11号线与穗深城际铁路、港深机场铁路共线与否的问题一直未得到解决，11号线的前期工作进行得十分缓慢。2008年12月穗深城际线在宝安举行了声势浩大的开工仪式（是时的设计为与11号线共线），省委书记汪洋、省长黄华华均出席。然而由于设计更改，旋即停工。
2010年7月，中国铁道部部长刘志军与广东省常务副省长朱小丹在铁道部就加快广东省铁路建设举行会谈。珠三角城际轨道交通原由广东省政府主导，省部会谈后，改由铁道部主导。穗深城际线由原来的城市轨道交通制式改为国铁城际铁路制式。穗深城际线不再进入深圳市中心区。穗深城际线的旅客须在机场站或机场北站转乘11号线，进入深圳市区。又由于11号线采用地铁-{制}-式，因此已无与穗莞深线直通运行之可能。
11号线工程是中国大陆首条采用头等车+普通车编组（2+6）、时速120km、并兼顾机场功能的快线（形式与港铁东涌线、机场快线、东铁线近似），当时国内尚无相关规范及标准，亦无先例可循。同时本线地质条件复杂，有跨海及穿越填海区地段，建设方面难点较多。从2006年至2011年，历经5年时间，11号线分别完成了总体方案研究、工可研、总体设计、初步设计等阶段，完成了相关专题专项研究（如时速120km快线标准、头等车管理、空气压力波、多种介质同时存在下防腐问题等）。 在深圳地铁三期工程中，11号线成为进度最快，亦最先开工的一条路线。
建设.
11号线采用“融资+设计施工总承包”的BT（）模式建设。深圳市政府于2011年11月公开招标，共有五家公司投标。中国中铁以人民币255.5亿元中标，工程包括建造11号线、车公庙枢纽、上盖物业及其他附属工程。
2012年4月19日，11号线开工仪式在前海举行，标志着11号线正式动工。11号线已于2016年3月30日三权移交试运行，并于2016年6月28日建成通车，并由深圳市地铁集团有限公司运营。2022年10月28日，11号线福田至岗厦北段则跟随14号线同步正式开通。
线路走向及车站设置.
11号线正线全长57.5公里，其中地下线长45.2公里，高架线长11.0公里，过渡段长1.3公里。高架线路有两段，分别位于碧海湾站至机场站之间（宝源路段），长约4.2公里，以及福永站至后亭站之间（宝安大道段），长约6.7公里。福田至碧海湾之间的区间以盾构法施工为主，局部段采用矿山法、明挖法施工，其中的车公庙至红树湾南、南山站至前海湾区间采用的是∅6.98米的非标准盾构。碧海至碧头之间的区间以高架为主，局部段采用盾构、明挖法施工。
11号线为城市组团快线，兼具机场快线功能。全线共设21座车站，其中地下站17座，高架站4座。11号线站点设置具有“南快北密”的特点，机场以南站点稀疏，追求速度；机场以北站点相对密集，以方便附近居民出行。但机场以南仍不断增设车站。应宝安区政府之要求，在宝安中心区增设宝安站；应碧海片区居民要求，增设碧海湾站；与12号线交叉处增设南山站；沙井站和福永站之间增设桥头站；北端由沙井站延长至碧头站；因深茂铁路和深圳机场T4航站楼的建设，福永站和机场站之间增设机场北站。全线车站数目增至21个，运行速度降低。华强南至机场间的运行时间由24分钟延长至30分钟。尽管如此，11号线的运行速度仍远高于深圳地铁其他线路。
行车间隔.
所有列车均行驶全程，开通初期运营时间为06:30至23:00，行车间隔约为10分钟。全线行驶时间为55分钟，平均速度达到56公里/小时，其中福田至机场区段实际运行速度达到62公里/小时，从福田站到机场站只需要29分钟。开通初期共配列车33列，2016年6月底开通前交付列车15列。
现时已因应需求将班次加密到早高峰机场北-福田2分45，岗厦北5分30，机场北-碧头7-8分，晚高峰全线4分23/8分46（华强南-碧头），休息日6分30。并因应服务机场旅客之需要，分别延迟华强南及碧头开出的尾班车时间至23:30及23:34，以确保机场站于凌晨0时仍有地铁服务。
列车.
11号线使用8节编组的A型地铁列车，最大载客量 2564人，最高运行速度 120 km/h。有记者就列车运行的平稳程度进行试验，将空的矿泉水瓶和笔倒立放在车厢上，能长时间屹立不倒。
一期列车.
一期列车的地铁内部型号为 11A3308株，车组号范围 1101-1133。列车相关合约已于2013年12月7日签约，由中国南车集团属下的南车株洲电力机车生产。
2015年7月4日，一期列车的首列车（编号 1101）下线，该列车于2015年7月中前往北京环形铁道进行135km/h的构造速度试验。
2015年9月22日，编号 1102 的列车运抵松岗车辆段，此为首列运抵车辆段的一期列车。
2015年12月28日，11号线开始正线热滑，分别以低、中、高的速度正线试跑，最高速度达到 100km/h。
二期及增购列车.
11号线目前在工作日早高峰最大上线31列车，已达用车极限。为缓解车厢拥挤情况，地铁方面已启动列车增购程序。
二期及增购列车共40列，由中车长客轨道客车有限公司中标，地铁内部型号为 11A4008长，制造商型号为 CCD5085，车组号范围 1134-1173，于2024年11月9日投入服务。
二期及增购列车与一期列车相比，内饰和外观都进行了重新设计，车头两侧采用了独特的三角梅花瓣涂装，所有列车均采用与广州地铁十四号线二期列车类似配置的永磁牵引系统。列车车门与14号线、6号线支线、20号线的列车一样配备气密锁，但此列车的气密锁在测试时与其他列车一样为车门一关上就锁定，上线当时却改为列车关门开动并行驶一小段距离之后再进行锁定（后来又改为关门后列车一开动就锁定）。与6号线支线的列车一样，此列车的气密锁在车停稳前就开锁，不过开锁时，车门上方的长条形车门指示灯不会亮起。
此列车的广播与旧车相比，音量明显减小，导致列车过弯时的噪音有时会覆盖车厢广播。值得一提的是，列车的欢迎辞广播（“欢迎乘坐深圳地铁，本次列车开往XX方向”）仍然使用2016年的版本。
特殊车厢.
商务车厢.
11号线列车的第7、8两节车厢为商务车厢，两节车厢共112个座位。乘坐商务车厢的旅客须购买商务车厢车票，支付额外车资（三倍于普通车厢），其运作方式类似于港铁东铁线。
商务车厢采用与高铁座椅类似的2+2布局沙发软座，座椅底部设有放置小件行李的架空结构；车厢顶部是具有蓝天白云效果的顶灯，脚下是泛起点点水花的蓝色地板。同时，为了防止列车在高架段运行时阳光对车内乘客的影响，车厢窗户还特别安装了遮阳帘。
女士优先车厢.
2018年3月8日起，列车的第1、6节车厢设为女士优先车厢，唯现已取消。
未来发展.
东延方案.
为了方便将来市区一带乘客前往机场，深圳市于2015年起已提出把11号线东延至福田区上海宾馆站，有关构想被纳入于2019年完成编制的「四期建设规划调整」，当中包括经深南路延长至罗湖区大剧院站（中途设岗厦北站和上海宾馆站）及经福华路、南园路延长至罗湖区红岭南站（中途设岗厦北站和华强南站）两个方案，其中福田站至岗厦北站段已率先被纳入2019年动工的岗厦北枢纽工程，已在2022年9月23日完成空载试运行，并于2022年10月28日与14号线一同完工开通。
福田站至岗厦北站段开通初期两年（2022年10月28日至2024年11月8日）来回方向需要单线双程运行。
深圳地铁11号线二期后通段将分段开通，其中岗厦北站至华强南站段已于2024年12月28日投用运营，而剩余华强南站至红岭南站段将于2025年12月底投入运营。
最终经由福华路、华强南站及南园路至红岭南站的方案于2020年3月获国家发改委审批通过，全长5.58公里，预计工期4年。同年4月，深圳市于方案中再加入福星站（当时工程名为中大八院站），并就岗厦北站至红岭南站段工程进行环境评估公示。
有关方面亦曾提出把11号线继续东延至国贸站、罗湖站的意向，唯有关构想暂未被列入任何规划中，但在红岭南站后折返线会预留延伸条件。
北延方案.
本线未来将从碧头站北延到东莞市长安镇汽车站，并与东莞轨道交通3号线无缝换乘接驳。2020年，深圳地铁11号线延伸到长安镇列入交通运输部关于深圳市开展高品质创新型国际航空枢纽建设等交通强国建设试点工作的意见。
2022年8月26日，11号线北延的深圳段已纳入深圳市城市轨道交通五期规划，但东莞段还暂未明确。
2024年6月18日，东莞市轨道交通局将11号线北延东莞段纳入第二期建设规划调整（2022-2030年）中。7月，深圳地铁11号线北延深圳段获得国家批覆。
运营问题.
限速和安全隐患问题.
深圳地铁11号线开通时最高运行速度为每小时120千米，现时由于路基、隧道风压、噪音和安全隐患等一系列问题，列车在部分区间段被限速至每小时80千米运行，引发争议。而限速原因被认为是与多起行车安全事件导致。自2016年11月3日至2018年1月8日，11号线累计发生211起撞击刮擦，共225处，涉及列车27列，累计的撞击刮擦中，找到关联异物的有11起，主要为轨道弹性扣件。时常造成列车部件损坏，正线多起列车清客以及引发少量乘客恐慌事件，轨道弹条的撞击对行车安全构成极大的威胁，严重影响正线列车的运营安全。目前深圳地铁方面正在进行曲线打磨，研发并使用新型板件来解决问题，已于2020年5月起试点更换新型扣件，已经恢复每小时120千米的运营速度。