これらの活動の一部、ガラスの入手、パテの入手、塗料の選択などは、同時に実行できるが、他の活動は依存関係がある。たとえば、塗料は選択するまで購入できない、窓が設置されるまで新しい窓を塗装できない、など。故にガラスの入手を遅らせると、プロジェクト全体が遅れる可能性がある。この活動はクリティカルパス上にあり、フロートがないため、「クリティカルな活動」です。塗料の購入のための時間が比較的短い場合、新しいパテが乾くのを待ってから塗装できるようになるまで、プロジェクト全体が保留されない場合がある。その場合、塗料を購入する活動には「フリーフロート」が付加される。これはクリティカルな活動ではない。ただし、塗料の選択が遅れると、必然的に塗料の購入が遅れる。これは、プロジェクト全体の遅延を意味するわけではないが、塗料の選択には「フリーフロート」が付いていないことになる。自身にフリーフロートはないが、塗料の選択は、トータルフロートを持つネットワークを通るパスに関係する。
トータルフロート
フリーフロート
ナトリウムチャンネル
スラック (プロジェクト管理)
飯島一家
経歴.
伯南町
地理.
鳥取県の西部に位置した。
教育.
千原Jr
千原Jr.
杉久保 (曖昧さ回避)
シュプリンガー・ネイチャー
歴史.
論争.
アート思考
石川県済生会金沢病院
石川県済生会金沢病院（いしかわけんさいせいかいかなざわびょういん）は、社会福祉法人恩賜財団済生会支部石川県済生会が石川県金沢市赤土町に設置する病院。
医療機関の指定・認定.
（下表の出典）
済生会金沢病院
クエスト (バンド)
太平ビルサービス
太平ビルサービス株式会社（たいへいびるさーびす）は、東京都新宿区に本社を置くビルメンテナンスを行う企業である。
なお似た社名で同業の太平エンジニアリングとは資本・人的相互において無関係である（事実、ロゴの形が全く違う）。
検収試験
システム工学では、システムの配信前にシステムで実行されるブラックボックステスト（たとえば、ソフトウェアの一部、製造された機械部品のロット、または化学製品のバッチ）が含まれる場合がある。 
概要.
手順.