【私の水球人生】スムーズに行かない水球人生を送った選手のノンフィクション物語【勝ちトレ塾】安野努氏(日本体育協会アスレティックトレーナー)による連載コラム【スポーツメンタル】ラグビーマガジンにも執筆している雪下岳彦によるスポーツ心理学コラム【パワーの源知って得するスポーツ栄養】オススメ献立メニュー付きのシダックススポーツ栄養部会によるスポーツ栄養学コラム【櫻子の部屋】月刊水球イメージガール小川櫻子による連載。【あいらずぶすいきゆー】月刊水球イメージモデル相原奈々による連載。【スイキュウバトン】水球選手に回っているバトンを紹介地理.位置・広がり.隣接コムーネ.行政.分離集落.コンストラクション・マネジメントCM方式の定義.職能分化や機能分散が進み、個々の調整を進めることよりも、プロジェクト全体をより統合的にマネジメントすることが求められ、さらには、コンプライアンスや情報公開などの認識が社会的に進むにつれ、建設プロジェクトにおいても、より透明性を高める発注者ニーズが高まってきている。また、CM方式は、工事費の保証といった工事に関するリスクの取り方によって、「ピュアCM方式」と「CMアットリスク方式」に大別される。(違いについては、後述のピュアCMとCMアットリスクを参照。)プロジェクト発注の選択肢.CM方式の特徴.プロジェクト実施方式とリスクの関係.工事費の保証といった工事に関するリスクの取り方は、基本的にプロジェクト実施方式において、発注者と請負者の間において決定されている。たとえば、デザインビルド方式は、より請負者のリスクが大きく、CM方式は、より発注者のリスクが大きい。CM方式において、このリスクが大きい事実が同時にコスト高となるのではなく、逆に、発注者がリスクを負担した分、施工者にとってはリスク分をコスト負担することがなくなり、結果として、コストミニマムであり、フレキシビリティに富むなど、発注者の便益も大きくなってくる。それに対し、デザインビルドは、施工者のリスク負担が大きく、施工者にとっては決められた金額の中で、利益を出しやすい半面、発注者はCM方式に比べ、コスト高になる可能性が高い。要するに一般的に、発注者リスクが大きければ大きいほど、価格は低くなる傾向にあり、逆であれば、価格が高くなる。