この工区延長により、導坑掘削完了は遅れることになった。上半断面掘削も遅れることになったため、上半断面へ切りあがる場所も増設して工程の短縮に努めた。さらに後続の路盤コンクリートや中央通路、下水などの作業は競合することになり、施工に頭を悩ませることになった。コンクリートの同時施工箇所が増加したことから、当初準備した坑外設備のコンクリート製造能力では追いつかないことになり、夜間騒音問題から昼夜兼行の稼働はできないことから、昼間の作業時間延長で対応した。機械器具類を長期酷使したにもかかわらず、幸運にも大きな故障なしに済んだ。さらに軌道工事とも競合して作業する必要に迫られたが、トンネル工事と軌道工事が同一業者であったことからなんとか作業を進めることができた。このように無理を重ねたことから、軌道工事は管内最後の完了となった。完成.渇水対策.犬鳴ダム問題.コンクリートの安全性問題.最終的に推定された原因は、アーチ部コンクリートを打設する際に下部にコンクリートが打設された時点でいったん打設が中断され、下部が硬化した後に打設が再開されたため、この部分がコールドジョイントとなった。またアーチ上部コンクリートの打設に際して自重により型枠が変形・沈下し、硬化したとはいえ強度発現がまだ不十分だったアーチ下部コンクリートを引っ張る応力が発生して、鉛直面にひび割れが発生した。この微細なひび割れは、完成後の長い間に列車通過による振動や空気圧変動の繰り返しにより次第に拡大し、最終的に列車の通過が引き金となって剥落に至った、とされた。最終兵器(曖昧さ回避)奇跡が降る街日本では劇場未公開で、アスミックからVHSが発売された他、トランスワールドアソシエイツがVODでの配信を行っている。あらすじ.ある日、フランク・ジュニアはたまたま宝くじを買い、当選者の最終候補に残る(当時はそれがメディアで報道されていた)。しかし、父のフランク・シニアはギャンブルでマフィアに借金があり、マフィアはフランク・ジュニアの当選するか分からない宝くじで父の借金を帳消しにすることを提案する。フランクは当選者発表の前にこの宝くじをどうするか決断を迫られる。キャスト.※括弧内は日本語吹替評価.傑作(曖昧さ回避)吉咲みゆ小関幸一