Issue: Planejamento das Reuniões da Sprint 
Repositório: 
2021-1-PUMA
Data: 16/08/2021
Status: Fechado

Open
7 tasks
Planejamento das Reuniões da Sprint
#2
LhTaira opened this issue on Aug 16, 2021 · 10 comments
Comments
@LhTaira
Collaborator
LhTaira commented on Aug 16, 2021 • 
O objetivo desta issue é documentar o planejamento e execução das reuniões semanais de review e planning.

Template

Planning Sprint x / Review Sprint x - x/x/xxxx
Presença:
 Nícolas
 Levi
 Artur
 Luís
 Eduardo
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint x
Pontos Positivos
Pontos negativo
Pontos a Melhorar
Planejamento Sprint x
MDS
Pareamentos
Raissa
EPS
Issues para todo o time
Observações
@LhTaira LhTaira added DOCS Scrum Master labels on Aug 16, 2021
@LhTaira LhTaira self-assigned this on Aug 16, 2021
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Sep 3, 2021 • 
Planning Sprint 1 - 3/9/2021
Planejamento Sprint 1
MDS
US01 - Eu como usuário posso fazer cadastro para ter acesso ao PUMA - Artur e Giulia
US02 - Eu usuário posso fazer login para acessar o PUMA - Artur e Giulia
US03 - Eu como agente externo posso registrar proposta de projeto para resolver um problema - Levi e Nícolas
Pareamentos
Artur e Giulia
Levi e Nícolas
EPS
Criar ambiente de desenvolvimento - Eduardo e Samuel
Modelar o banco de dados - Luís e Tiveron
Treinamento de Vue.js - Samuel
Documento de arquitetura - João
Observações
Foi começado o Produduct Building (PBB).
MDS participou pouco do PBB por não entender direito o que estava acontecendo.
Levi, Nícolas e Giulia saíram antes do final da reunião.
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Sep 8, 2021
Product Backlog Building - 8/9/2021
EPS pediu para MDS não participar da reunião para que esse tempo fosse usado para codarem, visto que na reunião de backlog passada os MDS não conseguiram participar muito e o tempo para entrega de código está muito curto.
O backlog foi finalizado
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Sep 10, 2021 • 
Planning Sprint 2 / Review Sprint 1 - 10/9/2021
Retrospectiva Sprint 1
EPS terminou o backlog.
Tiveron: Modelou banco de dados junto com Luís, fez os diagramas de bancos de dados, template de issue e PR.
Eduardo: Ambiente de desenvolvimento concluído porém vai ter que refazer quando a arquitetura mudar. Combinou com joão de definir a arquitetura. Fez um esboço dos microserviços.
João: Precisou sair pois estava passando mal.
Luís: Modelou banco com Tiveron.
Samuel: Adicionou a documentação de visão do produto e o plano de comunicação do time.
Artur: Começou a issue de cadastro sozinho. Front ficou quase pronto e falta o back. Deu certeza que fica pronto pra R1.
Giulia: -
Nícolas: Não começou a issue e pretende finalizar até domingo.
Levi: Mesmo que Nícolas. Não participou da reunião.
Pontos Positivos
Bom ter terminado backlog e lean inception e começar as sprints.
Treinamentos deram resultado.
Pontos negativos
Demoramos muito para terminar a Lean inception, o que atrasou o começo das sprints
Falta de organização da arquitetura. Que terá que ser refeita
Dificuldade de identificar as issues de EPS porque foi difícil encontrar o que tinhamos que entregar e quem tinha que fazer.
Pontos a Melhorar
Dificuldade em realizar pareamento
Organização em planejar as issues de EPS, que foram surgindo no meio da sprint.
MDS não conseguiu entregar nenhuma issue.
Faltas em daily sem justificativa.
Planejamento Sprint 2
MDS
US04 - Eu como professor posso visualizar uma proposta para avaliá-la (Artur e Nícolas)
US05 - Eu como usuário posso redefinir minha senha para continuar tendo acesso à minha conta (Giulia e Levi)
Documento de arquitetura
Pareamentos
Artur e Nícolas
Giulia e Levi
EPS
Definir arquitetura (Eduardo e Tiveron)
Planejar healthcheck (Luis)
Plano de gerenciamento de riscos (Luis)
Documento de alta e baixa fidelidade (Samuel e João)
Documento de identidade visual (Samuel)
RoadMap (Tiveron)
Documentação do banco de dados (Tiveron)
Documento de arquitetura (João)
Pipeline SonarCloud (Eduardo e Tiveron)
Roadmap de deploy (Eduardo)
Planejar sprint 3 (Luis)
Documentar resultados da sprint 1 (Luis)
Definir liçensa do projeto (Eduardo)
Treinamento de teste unitário (Tiveron)
Criar guia de contribuição (João)
Observações
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Sep 17, 2021
Planning Sprint 3 / Review Sprint 2 - 17/9/2021
Presença:
 Giulia
 Nícolas.
 Levi - Saiu antes da metade da reunião.
 Artur - Saiu antes da metade da reunião.
 Luís
 Eduardo
 Samuel
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 2
Giulia: Não apareceu e não participou do desenvolvimento em nenhuma das duas sprints.
Artur: Mexeu no doc de arquitetura, front end do cadastro praticamente pronto mas não comunica com o back ainda, adicionou rota pos /aluno no back.
Nicolas: Avançou com o ambiente, mexeu no front criando pasta e criando tela do cadastro de proposta. Criou rota no back post /proposta.
Levi: Pareou com Nícolas, começou a fazer o que o Nícolas já tinha feito. Quando parearam só separarm tarefas.
Luís: Plano de gerenciamento de riscos, planejamento e reviews e healthcheck.
João: Terminando de editar a reunião, sugeriu regravar o vídeo pois ficou ruim por culpa do jitsi. Participou do doc de arquitetura. Não fez guia de contribuição ainda pois estava a beira da morte.
Samuel: Documento de identidade visual, protótipos.
Eduardo: Criou os vários repositórios e os ambientes.
Tiveron: DLD, DER e MER do banco.

Pontos Positivos
João não morreu de covid nem pós covid.
Pontos negativo
Nenhuma história de usuário entregue até agora
Pontos a Melhorar
MDS tem que ter melhor comunicação e parear mais
Planejamento Sprint 3
MDS
Pareamentos
EPS
Mover o código de repositórios (Luis)
Codar API Gateway (Luis e Jão)
Atualizar visual da wiki (Samuel)
Remodelar o banco (João, Samuão, Tiverão)
Replanejar arquitetura das pastas (João)
Adicionar na wiki planejamento da sprint 3 e review da sprint 2 e quadro de conhecimeto (Luis)
Criar pipelines de cada repositório (Eduardo e Tiveron)
Extrair métricas pelo pipeline (Tiveron)
Observações
Grandes problemas de comunicação entre Levi e Nicolas
MDS ficou sem nenhuma issue porque precisam acabar as dívidas técnicas.
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Sep 24, 2021 • 
Planning Sprint 4 / Review Sprint 3 - 24/9/2021
Presença:
 Giulia
 Nícolas.
 Levi
 Artur
 Luís
 Eduardo
 Samuel
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 3
Artur: Ficou doente durante a sprint. adicionou resposta do back com erro no código existente.
Samuel: Juntou com João e tiveron para remodelar o banco. Remodelaram o ME-R. Vai terminar visual da wiki até fim do dia.
Tiveron: Juntou para remodelar o banco. Terminou DER e DLD também. Falta só os scripts.
João: Juntou para remodelar o banco. Começou a remodelagem das pastas do front.
Eduardo: Terminou o ambiente dos dos microsserviços. Estudando junto com Everaldo o deploy com a gigacandanga ou cloud.
Luis: Colocou planejamento e review na wiki, codou o gateway, moveu código do backend pro user-service.
Giulia: Tentando fazer o docker funcionar.
Levi: Não veio e aparentemente não fez nada.
Nícolas: Não conseguiu avançar mas o formulário. Cadastro 80% pronto.

Pontos Positivos
EPS melhorou a própria organização
Pontos negativo
Mais uma sprint sem entrega de nenhuma história de usuário
Pouca intereção entre MDS
Pontos a Melhorar
Organização de MDS
Trabalho em equipe de MDS
Planejamento Sprint 4
MDS
Pareamentos
Luis, Artur e Giulia
João, Nícolas e Levi
EPS
Colocar na wiki planejamento da sprint 4 e review da sprint 3 (Luis)
Plotar e colocar os healthchecks (Luis)
Issues para todo o time
US01 (Luis, Artur e Giulia)
US02 (Luis, Artur e Giulia)
US03 (João, Nícolas e Levi)
US04
US05
Observações
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Oct 1, 2021
Planning Sprint 5 / Review Sprint 4 - 1/10/2021
Presença:
 Giulia - Precisou levar o cachorro na emergência
 Nícolas
 Levi - Saiu na metade da reunião
 Artur
 Luís
 Eduardo - Saiu na metade porque tinha uma consulta médica
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 4
Registro de proposta: avançou mas ainda não ta pronto. Problema de docker.
Tiveron: Terminou o script do bacno mas ta dando erro ainda. Métricas em pausa.
Eduardo: Focado no ambiente de homolog. Começou roadmap de deploy. Fez a licença.
João: vai fazer o diagrama de pacotes.
Artur: Terminou US01. Começou US02.
Luís: Terminou US01. Começou US02.
Pontos Positivos
Terminou nossa primeira história de usuário
MDS está pareando
Maior participação do time de MDS
US que não foi entregue ainda está avançando
Pontos negativo
Muito problema com docker
Pontos a Melhorar
Disponibilidade para parear
Velocidade de codar
Priorizar melhor as tarefas
Planejamento Sprint 5
MDS
Pareamentos
Artur, Nícolas e João
Luís, Tiveron, Giulia e Levi
Raissa
Fazer o protótipo da página detalhamento do projeto (Raíssa)
EPS
Arrumar as pipelines (Tiveron)
Atualizar documentação do banco (Tiveron)
Criar ambiente de homologação (Eduardo)
Colocar na wiki planejamento da sprint 5 e review da sprint 4 (Luis)
Issues para todo o time
US04 - Avaliação de Proposta (Luís, Tiveron, Giulia e Levi)
US06 - Eu como professor posso criar, aualizar e apagar disciplinas para gerenciar as propostas e projetos (Artur, Nícolas e João)
Observações
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Oct 8, 2021
Planning Sprint 6 / Review Sprint 5 - 8/10/2021
Presença:
 Nícolas
 Levi - saiu antes da planning da sprint 6
 Artur
 Luís
 Eduardo
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 5
João: Diagramas estão em review e modificações estão programadas.
João e Raissa: Diagrama de baixa fidelidade validado e o de alta será terminado.
Tiveron: Métricas estão sendo extraídas mas falta a issue de arrumar pipeline. Participou dos testes de integração mas não começou US
Eduardo: Roadmap de deploy praticamente pronto mas não está documentado ainda. vai ser documentado quando tiver terminado o ambiente de homologação que deve estar pronto até domingo.
Levi: Arrumou o CSS da US03
João: Arrumou as pastas do backend e deixando legal. Vai arrumar consulta com o banco.
Artur: Ficou muito doente e não pôde trabalhad na US06.
Luís: Nãomeçou US04 pois não deu pra terminar testes de integração.
Pontos Positivos
Pareamentos acontecendo
Bastantes issue fechadas
Shitoberfest
Dosamos um pouco melhor o tanto de pontos que pegamos
Parebéns pro Samuel
Pontos negativo
Equipe fica cada vez menor
Falta de comunicação entre membros
Falta de foco
Shitoberfest
Outras matérias ocuparam muito o nosso tema
Pontos a Melhorar
Comunicação do grupo
Participação dos membros
Planejamento Sprint 6
MDS
Pareamentos
(João, Nícolas, Artur e Eduardo)
(Luis, Tiveron e Levi)
EPS
Documentar planning 6/ review 5 (Luis)
Documentar métricas do Jero (Luis)
Issues para todo o time
US04 - Avaliação de proposta (Luis, Tiveron e Levi)
US06 - CRUD de disciplinas (João, Nícolas, Artur e Eduardo)
Observações
Nenhuma US nova por causa de dívida técnica
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Oct 18, 2021
Planning Sprint 7 / Review Sprint 6 - 15/10/2021
Presença:
 Nícolas
 Levi - Saiu antes do fim da reunião
 Artur
 Luís
 Eduardo
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 6
Observações perdidas
Planejamento Sprint 7
MDS
Pareamentos
Levi, Luís e Tivero
João, Nícolas, Artur e Eduardo
EPS
Atualizar o fluxo do protótipo de alta fidelidade (João e Raíssa)
Colocar na wiki planejamento da sprint 7 e review da sprint 6 (Luís)
Issues para todo o time
US07 - Eu como usuário posso ver detalhes do projeto (Levi, Luís e Tiveron)
US04 - Eu como professor posso avaliar proposta (Levi, Luís e Tiveron)
US06 - Eu como professor posso criar, aualizar e apagar disciplinas para gerenciar as propostas e projetos (João, Nícolas, Artur e Eduardo)
Observações
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Oct 22, 2021 • 
Planning Sprint 8 / Review Sprint 7 - 22/10/2021
Presença:
 Nícolas
 Levi
 Artur
 Luís
 Eduardo
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 7
Eduardo: Homologação proncto incrível. Vai criar pipes de CI sprint que vem.
João: Protótipo do detalhamento do projeto feito. PR da issue 12 não pronto ainda, fluxo idk
Luis e Tiveron: US de avaliação e detalhamento do projeto estará pronta até domingo
Artur e João : Crud deve ficar pronto até domingo.
Pontos Positivos
Bastante aprendizado (Node, vue, google cloud)
Pipelines e ambiente de homologação funcionando
Entregando coisas
Pontos negativo
Alguns membros sacaneando o grupo
João ta solitário
Pontos a Melhorar
Tem que entregar o pr logo
Não pode atrasar mais as histórias atuais
Planejamento Sprint 8
MDS
Pareamentos
Raissa
EPS
Pipe de CI (Eduardo)
Tiveron atualizar o bacno (Tiveron)
Colar planning da sprint 8 e review sprint 7 na wiki (Luis)
Criar páginas inicias e navbar (Luis e Tiveron)
Issues para todo o time
Observações
@LhTaira
Collaborator
Author
LhTaira commented on Oct 29, 2021 • 
Planning Sprint 9 / Review Sprint 8 - 29/10/2021
Presença:
 Nícolas
 Levi
 Artur
 Luís
 Eduardo
 João
 Tiveron
Retrospectiva Sprint 8
Pipes de teste (Eduado): Só funciona com teste unitário. Seria trivial. Não pronto
Tela inicial e navbar (Tiveron e Luis): Completamente entregue
Cadastro de proposta (João): Tem teste de integração. Arrumou erro da rota de deleção.
Atualização da domenteção do banco, finalizada (joão).
CRUD de disciplinas (Artur): Criação e alteração de disciplina quase prontos.
Documentação de sprints (Luis): Completamente deixado pra trás em favor de codar.
Pontos Positivos
Site com usabilidade um pouco melhor
Geramos releases
Penúltima sprint
Entregamos duas funcionalidades em uma semana pela primeira vez na história
Pontos negativo
Cadastro de proposta continua cagado depois de 7 sprints aberto
Nícolas participou menos
Pontos a Melhorar
Tem que codar melhor pra acabar as funcionalidades
Temos que fazer teste unitário
Planejamento Sprint 9
Vamos terminar as issues que estão sendo feitas para entregar o MVP
Sprint 9 vai durar somente até sexta
EPS
Implementar o notebook (Tiveron)
Issues para todo o time
Testes unitários (Todos)
Observações
Tiveron garantiu que as análise das métricas vão estar perfeitas e farão a gente passa

Contexto de uso: Não entrega do escopo planejado
Categoria: Pendência