IntelliProcure/sustainability_criteria huggingface dataset:
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Projektspezifische Zielkonflikte und Synergien
Ausschreibungskriterium: Zielkonflikte
Projektspezifische Zielkonflikte (projektintern, aber auch mit weiteren Vorhaben in der Umgebung) sind frühzeitig – das heisst solange noch Entscheidungsspielraum besteht – zu identifizieren und Lösungsansätze zu analysieren. Die zur Entscheidungsfindung notwendigen Informationen werden durch den Nachhaltigkeitsverantwortlichen zusammen mit den verantwortlichen Planern diskutiert und an die Bauherrschaft weitergeleitet. Die gefällten Entscheidungen, inklusive der jeweiligen Begründung und Interessenabwägung, sind in einem Protokoll festzuhalten. Dieses beinhaltet ebenfalls die noch ausstehenden Entscheidungen, inklusive einer Frist zur Entscheidungsfindung (Pendenzenliste).
Widersprüche von nachhaltigen Lösungen zu bestehenden Gesetzen, Normen oder Richtlinien werden dokumentiert und mit den verantwortlichen Stellen (Ämter, Dienste, etc.) bereinigt.
Es wird empfohlen, diesen Indikator erst nach Durchsehen aller Kriterien Gesellschaft (G), Umwelt (U) und Wirtschaft (W) zu bewerten.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension, ökologische Dimension, ökonomische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn folgende Anforderungen 1 bis 3 nicht schriftlich vorliegen oder unvollständig sind:
1. Festhalten der identifizierten Zielkonflikte und der mit den verantwortlichen Stellen analysierten Lösungsansätze in einem Protokoll sowie Festlegen von Fristen für die ausstehenden Entscheide (Pendenzenliste)
2. Aufzeigen der rechtlichen, normativen oder aus anderen Vorgaben entstehenden Widersprüche
3. Schriftliche (Protokoll) und grafische Dokumentation der Lösungsfindung und gefällten Entscheide, inkl. Begründung und Interessenabwägung
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Festhalten der identifizierten Zielkonflikte und der mit den verantwortlichen Stellen analysierten Lösungsansätze in einem Protokoll sowie Festlegen von Fristen für die ausstehenden Entscheide (Pendenzenliste)
2. Aufzeigen der rechtlichen, normativen oder aus anderen Vorgaben entstehenden Widersprüche
3. Schriftliche (Protokoll) und grafische Dokumentation der Lösungsfindung und gefällten Entscheide, inkl. Begründung und Interessenabwägung
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Projektspezifische Zielkonflikte und Synergien
Ausschreibungskriterium: Synergien
Parallel zu den Zielkonflikten sollen auch Synergien (projektintern und mit weiteren Vorhaben oder bestehenden Objekten in der Umgebung) identifiziert, protokolliert und grafisch dargestellt werden.
Wann immer möglich, sind Synergien zu nutzen. Die noch ausstehenden Entscheidungen, inklusive einer Frist zur Entscheidungsfindung (Pendenzenliste) werden ebenfalls im Protokoll festgehalten.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension, ökologische Dimension, ökonomische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Identifikation und Analyse der Synergien und Dokumentation der vorhandenen Potenziale
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Identifikation und Analyse der Synergien und Dokumentation der vorhandenen Potenziale
2. Dokumentation der Entscheidungen über die Nutzung oder Nichtnutzung identifizierter Synergien.
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Raumplanung, Landschaften, Ortsbilder und Kulturraum
Ausschreibungskriterium: Raumplanung
Das Projekt muss die gültigen raumplanerischen Voraussetzungen erfüllen. Weiter ist das Projekt auf seine funktionelle Einbindung in die allfällig bestehende Infrastruktur, sowie in Bezug auf die bestehenden und geplanten Infrastrukturen in der direkten Umgebung zu prüfen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Abstimmung mit Sach-, Raum-, Richt- und Nutzungsplänen auf Ebene Bund, Kanton und Gemeinde
2. Prüfen der funktionellen Integration in bestehende und geplante Infrastrukturen
3. Schriftliche und grafische Darstellung der Überlegungen und Ergebnisse
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Abstimmung mit Sach-, Raum-, Richt- und Nutzungsplänen auf Ebene Bund, Kanton und Gemeinde
2. Prüfen der funktionellen Integration in bestehende und geplante Infrastrukturen
3. Schriftliche und grafische Darstellung der Überlegungen und Ergebnisse
4. Projektoptimierung aufgrund der Resultate
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Raumplanung, Landschaften, Ortsbilder und Kulturraum
Ausschreibungskriterium: Landschaften, Ortsbilder und Kulturraum
Landschafts- und Ortsbilder, aber auch aussergewöhnliche Kulturlandschaften, Kulturdenkmäler und archäologische Stätten, sowie schützenswerte Geotope aus Inventaren oder Gesetzen (Bund, Kanton, Gemeinde, andere), müssen bereits bei der Planung berücksichtigt werden, um deren Schutz während dem Bau und beim Unterhalt zu gewährleisten. Beeinträchtigungen sind zu vermeiden. Andernfalls sind die Gründe und das überwiegende Interesse aufzuzeigen und ein, den gesetzlichen Vorgaben entsprechender Ersatz zu finden.
Eine Aufwertung der schützenswerten Elemente über die gesetzlichen Anforderungen hinaus kann im Rahmen von Infrastrukturprojekten als begleitende Massnahme erfolgen, muss aber mit den kompetenten öffentlichen Stellen im Voraus geklärt werden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Analyse der bauwerklichen Integration in den bestehenden Kontext
2. Identifikation der schützenswerten natürlichen oder kulturellen Elemente in der Umgebung
3. Schriftliche und grafische Darstellung der Überlegungen und Ergebnisse
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Analyse der bauwerklichen Integration in den bestehenden Kontext
2. Identifikation der schützenswerten natürlichen oder kulturellen Elemente in der Umgebung
3. Schriftliche und grafische Darstellung der Überlegungen und Ergebnisse
4. Projektoptimierung zur Meidung von Beeinträchtigungen während dem Bau und beim Unterhalt
5. Aufzeigen der Gründe und des überwiegenden Interesses nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen und Finden eines gebührenden Ersatzes
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Wohnqualität und Zusammenleben
Ausschreibungskriterium: Zerschneidungswirkung
Die Zerschneidung von Siedlungsräumen und die Beeinträchtigung bestehender Wege und Transportverbindungen für die Anwohner ist zu minimieren. Transversale Verbindungen sind zu erhalten oder wenn unterbrochen, wiederherzustellen. Dies vereinfacht die Mobilität der Anwohner und steigert die Attraktivität, sowie die funktionalen Zusammenhänge der Umgebung. Nicht vermeidbare, zeitlich begrenzte Beeinträchtigungen (z. B. während der Bauphase), sind durch provisorische Massnahmen zu beheben.
Der Erhalt der funktionalen Zusammenhänge natürlicher Lebensräume wird in dem Kriterium "Verbindungskorridore" behandelt.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Beschrieb der Massnahmen zur Reduktion der Zerschneidungswirkung, inkl. Darstellung auf einem Plan
2. Beschrieb der Massnahmen zur Behebung zeitlich begrenzter Beeinträchtigungen, inkl. Darstellung auf einem Plan
3. Nachweis der Beibehaltung der bestehenden transversalen Verbindungen (Ist-Situation)
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Beschrieb der Massnahmen zur Reduktion der Zerschneidungswirkung, inkl. Darstellung auf einem Plan
2. Beschrieb der Massnahmen zur Behebung zeitlich begrenzter Beeinträchtigungen, inkl. Darstellung auf einem Plan
3. Nachweis der Beibehaltung der bestehenden transversalen Verbindungen (Ist-Situation)
4. Verbesserung der bestehenden Situation (Ist-Situation) durch Realisierung des Projektes
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Wohnqualität und Zusammenleben
Ausschreibungskriterium: Öffentlicher Raum, Frei- und Erholungsräume
Der öffentliche Raum, sowie die im direkten Projektumfeld liegenden Frei- und Erholungsräume sind zu erhalten und, wenn möglich, im Rahmen des Projekts zu verbessern. Die Qualität des Lebensraums der Anwohner und deren Wohlbefinden ist mittels geeigneter Massnahmen zu erhöhen. Dazu gehört auch spezifisch die Reduktion der negativen Effekte in Siedlungszentren (zum Beispiel durch die Verlagerung der Mobilität auf den Langsamverkehr oder die Durchsetzung von Geschwindigkeitsreduktionen).
Freiräume im Siedlungsumfeld spielen ausserdem eine wichtige Rolle für die ökologische Infrastruktur (siehe dazu die Kriterien "Erhalt und Aufwertung von Natur- und Landschaftselementen" und "Verbindungskorridore").
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Definition der Massnahmen zur Reduktion der negativen Effekte, inkl. Darstellung auf einem Plan
2. Analyse der Wirksamkeit der geplanten Massnahmen
3. Nachweis der Beibehaltung der Qualität des öffentlichen Raums und der Erholungsräume (Ist-Situation)
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Definition der Massnahmen zur Reduktion der negativen Effekte, inkl. Darstellung auf einem Plan
2. Analyse der Wirksamkeit der geplanten Massnahmen
3. Nachweis der Beibehaltung der Qualität des öffentlichen Raums und der Erholungsräume (Ist-Situation)
4. Verbesserung der bestehenden Situation (Ist-Situation) durch Realisierung des Projektes
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Wohnqualität und Zusammenleben
Ausschreibungskriterium: Aus- und Fernsicht
Im direkten Projektumfeld sind die Aus- und Fernsicht der Anwohner zu schützen oder wenn möglich wiederherzustellen. Diese tragen direkt zum Wohlbefinden der Anwohner bei. Der Schutz bestehender Aussichten und Sichtkorridore oder eine allfällige Wiederherstellung ist bereits bei der Projektentwicklung zu berücksichtigen. Bei hohen Bauwerken sind zusätzlich der Schattenwurf auf Wohngebiete, sowie der Einblick in bestehende (wenn möglich auch geplante) Wohngebiete möglichst zu vermeiden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Schutz oder Wiederherstellung der Aus- und Fernsicht der Anwohner im direkten Projektumfeld, inkl. Bauphase
2. Kein Schattenwurf und Einblick in bestehende (wenn möglich auch geplante) Wohngebiete
3. Nachweis der Beibehaltung der bestehenden Aus- und Fernsicht (Ist-Situation)
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Schutz oder Wiederherstellung der Aus- und Fernsicht der Anwohner im direkten Projektumfeld, inkl. Bauphase
2. Kein Schattenwurf und Einblick in bestehende (wenn möglich auch geplante) Wohngebiete
3. Nachweis der Beibehaltung der bestehenden Aus- und Fernsicht (Ist-Situation)
4. Verbesserung der bestehenden Situation (Ist-Situation) durch Realisierung des Projektes, inkl. Darstellung der Massnahmen auf einem Plan
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Zugang zur Infrastruktur (inkl. Barrierefreiheit) und Aufenthaltsqualität
Ausschreibungskriterium: Barrierefreier Zugang
Ein barrierefreier Zugang zur Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen (auch auf Grund des Alters, etc.) muss bei der Projektentwicklung und in allen Projektphasen so früh wie möglich berücksichtigt und gefördert werden (siehe Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)). Für alle Infrastrukturnutzer sollen der Zugang zur Infrastruktur, sowie Unabhängigkeit, Individualität und Selbstverantwortung erhalten und wenn möglich gefördert werden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Barrierefreier Zugang zur Infrastruktur für alle vorhersehbaren Nutzer, insbesondere Menschen mit Behinderungen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Barrierefreier Zugang zur Infrastruktur für alle vorhersehbaren Nutzer, insbesondere Menschen mit Behinderungen
2. Optimierung des Projekts auf die Bedürfnisse aller Infrastrukturnutzer über die gesetzlichen Anforderungen hinaus
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Zugang zur Infrastruktur (inkl. Barrierefreiheit) und Aufenthaltsqualität
Ausschreibungskriterium: Beschilderung
Die Infrastruktur ist so zu planen, dass die Nutzer und Anwohner den vorgesehenen Weg, über, durch oder um die Infrastruktur herum einfach und sicher finden (siehe auch das Kriterium "Sicherheitsempfinden"). Dazu gehören eine eindeutige, nutzergerechte Gestaltung, Sichtbarkeit (inkl. Beleuchtung oder Lichtführung, wenn nötig) und Beschilderung der Wege.
Auch schützenswerte Biotope, Geotope oder Bauwerke sollten, wenn dies zu deren Schutz beiträgt, gebührend ausgewiesen werden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Analyse der Wegführung und Beschilderung durch Spezialisten, inklusive grafischer Darstellung auf Plänen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Analyse der Wegführung und Beschilderung durch Spezialisten, inklusive grafischer Darstellung auf Plänen
2. Umsetzung der definierten Massnahmen (klare Wegführung und Beschilderung vorhanden)
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Zugang zur Infrastruktur (inkl. Barrierefreiheit) und Aufenthaltsqualität
Ausschreibungskriterium: Aufenthaltsqualität im Umfeld der Infrastruktur
Die Aufenthaltsqualität im Umfeld von Infrastrukturbauten ist zu verbessern oder mindestens zu erhalten. Auch nicht öffentlich zugängliche Infrastrukturen haben einen Einfluss auf ihr Umfeld. Durch Infrastrukturprojekte können neue öffentliche Räume erschaffen werden. Diese Chancen sind zu nutzen, um Begegnungsstätten (z.B. auf Bahn- oder Strassenüberdeckungen) entstehen zu lassen.
Die Bedürfnisse der Anwohner sind dabei stets zu beachten.
Mit Blick auf die lange Lebensdauer von Infrastrukturbauten, müssen bei der Planung die städtebauliche und raumplanerische Entwicklung, die Mobilität der Zukunft und der Langsamverkehr, wie auch die Ideen der Smart Cities und der Digitalisierung berücksichtigt und gefördert werden.
Ein gesamtheitlicher, interdisziplinärer Ansatz, z.B. in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Städtebaus, ist hier unumgänglich.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Analyse der Aufenthaltsqualität vor dem Projekt
2. Studie der möglichen Verbesserungsmassnahmen bei der Realisierung und im Betrieb der Infrastruktur
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Analyse der Aufenthaltsqualität vor dem Projekt
2. Studie der möglichen Verbesserungsmassnahmen bei der Realisierung und im Betrieb der Infrastruktur
3. Umsetzung der definierten Massnahmen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Kommunikation und Partizipation
Ausschreibungskriterium: Stakeholder und Partizipation
Für die Planung der Kommunikation und der Partizipation müssen die wichtigen Stakeholder und ihre Interessen identifiziert werden. Ihr Einbezug in die Projektentwicklung ist zeitlich zu planen, unter Berücksichtigung der offiziellen Verfahren, wie zum Beispiel den verschiedenen Einsprache- und Rekursverfahren. Der Einbezug kann verschiedene Formen annehmen: von der einfachen Information, über Informationsveranstaltungen mit Fragerunden, Diskussionen von Varianten, das Einbringen von Ideen, bis zur partizipativen Projektentwicklung (Bestimmung der Bedürfnisse und Wünsche als Inputs für die Planung/Pflichtenheft, Wahl der Varianten, Diskussion der Projektvorschläge, etc.).
Partizipation fördert die Akzeptanz bei den Betroffenen und reduziert in der Regel die Anzahl Einsprachen. Die Sozialkompetenzen der Projektleitung spielen bei partizipativen Prozessen eine grosse Rolle. Gemeinsam erarbeitete oder vorab definierte Spielregeln erleichtern den Umgang mit Uneinigkeiten. Als Stakeholder gelten durch das Projekt direkt betroffene Personen, Organisationen, Dienste, etc., sowie auch die direkt am Projekt Mitwirkenden. Die benötigte Breite der Partizipation ist abhängig von der Anzahl Betroffener.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Definition einer projektangepassten Partizipation (Form und zeitlicher Rahmen)
2. Information und Einbezug aller vom Projekt Betroffenen (Stakeholderanalyse)
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Definition einer projektangepassten Partizipation (Form und zeitlicher Rahmen)
2. Information und Einbezug aller vom Projekt Betroffenen (Stakeholderanalyse)
3. Schriftliche Sammlung der Bedürfnisse und Interessen der Stakeholder
4. Nachweis für das Einfliessen der Resultate der Partizipation in die Projektentwicklung
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Kommunikation und Partizipation
Ausschreibungskriterium: Kommunikation und Reklamationen
Die interne und externe Kommunikation ist frühzeitig zu planen. Für die Beteiligten relevante Informationen, aber auch generelle Informationen zum Projekt und seiner Finanzierung (Steuergelder, Spenden, private Gelder, etc.), sind zu veröffentlichen; sowohl intern (im Projektteam) zur Förderung der Zusammenarbeit und des Teamgeists, sowie als Lernprozess, wie auch extern (öffentlich) zur Förderung der Transparenz und des Vertrauens ins Projekt.
Zusätzlich zur Kommunikation gegen aussen ist ein Informationsaustausch mit den vom Projekt Betroffenen, insbesondere den (zukünftigen) Infrastrukturnutzern, zu ermöglichen. Dieser dient der Sammlung und Bearbeitung von Anmerkungen und Reklamationen. Informationen dazu (Kontaktpersonen, Adressen, etc.) sind auch auf der Baustelle für Aussenstehende sichtbar zu machen (z. B. auf einem Plakat).
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 oder 1 und 3 erfüllt sind:
1. Sicherstellung einer realistischen und projektangemessen externen Kommunikation
2. Sicherstellung einer realistischen und projektangemessen internen Kommunikation
3. Sichtbares System zum Informationsaustausch, inkl. Sammeln und Dokumentieren der Bearbeitung von Anmerkungen und Reklamationen, zwischen den Projektinhabern und den vom Projekt Betroffenen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Sicherstellung einer realistischen und projektangemessen externen Kommunikation
2. Sicherstellung einer realistischen und projektangemessen internen Kommunikation
3. Sichtbares System zum Informationsaustausch, inkl. Sammeln und Dokumentieren der Bearbeitung von Anmerkungen und Reklamationen, zwischen den Projektinhabern und den vom Projekt Betroffenen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Sozialverträgliches Verhalten (inkl. Korruption, Bestechung)
Ausschreibungskriterium: Sozialverträgliches Verhalten
Korruption und Bestechung sind nicht nur gesetzlich verboten, sondern schaden auch der fairen, transparenten und nachhaltigen Umsetzung von Projekten. Jegliche Formen von Korruption und Bestechung im In- und Ausland müssen vermieden werden.
Die Menschen- und Grundrechte (z.B. aus internationalen Abkommen und/oder der Bundesverfassung) müssen von allen Projektbeteiligten eingehalten werden. Ganz besonders das Wachpersonal (während Bau und/oder Betrieb/Unterhalt) muss nachweisbar diese Rechte kennen und bei den Einsätzen einhalten.
Während allen Projektphasen müssen die Arbeitsrechte (Bundes- und Kantonsrecht, sowie Gesamtarbeitsverträge) nachweisbar eingehalten werden. Dazu gehören auch eine faire Bezahlung aller am Projekt beteiligten Angestellten, die Einhaltung der Melde- und Bewilligungspflichten, sowie die Gleichstellung und Gerechtigkeit (z.B. zwischen Männern und Frauen). Werden Leistungen im Ausland erbracht oder Waren von dort eingeführt, muss gewährleistet werden, dass die dort geltenden Gesetze und Bestimmungen, oder zumindest die Internationale Arbeitsorganisation (IAO)-Kernarbeitsnormen, eingehalten werden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Information aller Projektbeteiligten (inkl. Subunternehmer) zu verbindlichen Rechten und Pflichten, Vermeidung von Korruption und Bestechung, sowie Konsequenzen bei Nichteinhaltung, inkl. schriftliches Engagement der Anbieter bereits bei der Ausschreibung (siehe Standardformulare)
2. Schriftlicher Leitfaden oder Charta Sozial- und Arbeitsrechte
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Information aller Projektbeteiligten (inkl. Subunternehmer) zu verbindlichen Rechten und Pflichten, Vermeidung von Korruption und Bestechung, sowie Konsequenzen bei Nichteinhaltung, inkl. schriftliches Engagement der Anbieter bereits bei der Ausschreibung (siehe Standardformulare)
2. Schriftlicher Leitfaden oder Charta Sozial- und Arbeitsrechte
3. Soziale und ethische Vorgaben über das gesetzliche Minimum hinaus
4. Durchführen von Kontrollen (z.B. durch die öffentlichen Stellen) während allen Projektphasen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Rechtssicherheit
Ausschreibungskriterium: Rechtliche und normative Rahmenbedingungen
Die rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen sind vorausschauend zu analysieren und auf ihre Projektrelevanz zu prüfen. Eventuelle Widersprüche sind unter dem Kriterium "Zielkonflikte" zu thematisieren. Die projektbegleitende Kontrolle der Rechtskonformität und der eventuell veränderten rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen erfolgt periodisch und wird schriftlich dokumentiert.
Zu beachten ist, dass vertragsrechtlich nur die zum Zeitpunkt der Unterschrift gültigen Gesetze massgebend sind.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Schriftliche vorausschauende Analyse der geltenden rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen
2. Projektbegleitende Kontrolle der Rechtskonformität
3. Schriftliche Dokumentation der getroffenen Massnahmen zur notwendigen Anpassung bei Nichteinhaltung
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Schriftliche vorausschauende Analyse der geltenden rechtlichen und normativen Rahmenbedingungen
2. Projektbegleitende Kontrolle der Rechtskonformität
3. Schriftliche Dokumentation der getroffenen Massnahmen zur notwendigen Anpassung bei Nichteinhaltung
4. Periodische Anpassung an veränderte rechtliche und normative Rahmenbedingungen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Rechtssicherheit
Ausschreibungskriterium: Verfahren und Spezialbewilligungen
Die für das Projekt massgeblichen Verfahren müssen frühzeitig identifiziert und die verantwortlichen Behörden kontaktiert werden. Die Abstimmung mit den relevanten Richt- und Nutzungsplänen ist mit den zuständigen Behörden rechtzeitig zu klären. Dabei ist ebenfalls zu prüfen, ob Spezialbewilligungen erforderlich sind, um diese frühzeitig beantragen zu können. Die Notwendigkeit solcher Spezialbewilligungen istl öffentlich zu kommunizieren – auch falls gesetzlich keine öffentliche Auflage erforderlich ist – und mit den jeweiligen Interessengruppen zu thematisieren (siehe Handlungsfeld "Kommunikation und Partizipation").
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Frühzeitige Identifikation der massgeblichen Verfahren und notwendigen Spezialbewilligungen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Frühzeitige Identifikation der massgeblichen Verfahren und notwendigen Spezialbewilligungen
2. Abstimmung der Projektplanung auf die erforderlichen Verfahren und Beantragung von Spezialbewilligungen
3. Öffentlich machen aller erforderlichen Spezialbewilligungen und Austausch mit betroffenen Interessengruppen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Solidarität, Gerechtigkeit, Verteilungseffekte
Ausschreibungskriterium: Grundversorgung und Suffizienz
Die Grundversorgung (Mobilität, Energieversorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung, etc.) der Bevölkerung, muss erhalten bleiben (diese Forderung ist in der Regel gesetzlich verankert). Das heisst, dass das Projekt die bestehende Situation nicht negativ beeinflussen darf. Sollten negative Einflüsse unvermeidbar sein, so sollten diese gebührend kompensiert werden. Ziel des Projekts soll aber nicht sein, sämtliche Bedürfnisse zu erfüllen. Um nachhaltig zu sein, muss bei der Erhaltung der Grundversorgung die Suffizienz (Genügsamkeit, siehe auch Glossar) im Vordergrund stehen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Positiver Beitrag des Projekts an der Grundversorgung
2. Kompensation bei negativem Einfluss
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Positiver Beitrag des Projekts an der Grundversorgung
2. Kompensation bei negativem Einfluss
3. Berücksichtigen und Umsetzen des Konzepts der Suffizienz
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Solidarität, Gerechtigkeit, Verteilungseffekte
Ausschreibungskriterium: Soziale und generationsbezogene Gerechtigkeit
Kosten und Nutzen, aber auch Risiken der Infrastruktur bei Planung, Bau und Betrieb sind möglichst fair auf Nutzer, Bevölkerungsgruppen, Regionen und zukünftige Generationen zu verteilen. Das „Erbe“ des Projekts für die zukünftigen Generationen bedarf insbesondere bei Infrastrukturen mit langer Lebensdauer und den damit verbundenen Unterhaltskosten einer vertieften Überlegung.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Kosten/Nutzen-Analyse in Bezug auf Bedürfnisse aller aktuellen Nutzer/Betroffenen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Kosten/Nutzen-Analyse in Bezug auf Bedürfnisse aller aktuellen Nutzer/Betroffenen
2. Kosten/Nutzen-Analyse in Bezug auf Bedürfnisse aller zukünftigen Nutzer/Betroffenen
3. Minimierung der Risiken und faire Verteilung der Kosten für zukünftige Generationen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Solidarität, Gerechtigkeit, Verteilungseffekte
Ausschreibungskriterium: Projektinterne Gerechtigkeit
Festgelegte Regeln, gestützt auf bewährten Normen/Richtlinien, sichern die projektbezogene faire Verteilung von Ungewissheiten und Risiken. Dabei soll das Prinzip gelten, dass ein Risiko von derjenigen Partei getragen wird, die es vermeiden, vermindern, versichern oder im Eintretensfall auch tatsächlich tragen kann. Ausserdem soll eine Arbeitskultur gepflegt werden, bei der im Konfliktfall geschlichtet und nicht gestritten wird, sowie Vertrauen gestärkt statt Misstrauen geweckt wird.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 bis 3 erfüllt sind:
1. Festlegen gemeinsam getragener Regeln zur fairen Verteilung der Unsicherheiten und Risiken
2. Integration dieser Regeln in die Ausschreibungen
3. Pflegen einer positiven Arbeitskultur während allen Projektphasen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Festlegen gemeinsam getragener Regeln zur fairen Verteilung der Unsicherheiten und Risiken
2. Integration dieser Regeln in die Ausschreibungen
3. Pflegen einer positiven Arbeitskultur während allen Projektphasen
4. Prüfen der Regeln und Bewertungsmethode durch eine unabhängige Stelle
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Solidarität, Gerechtigkeit, Verteilungseffekte
Ausschreibungskriterium: Verantwortliche Beschaffung
Bei der Beschaffung werden ökologische und soziale Zuschlags- und/oder Eignungskriterien über die ganze Wertschöpfungskette hin berücksichtigt (inklusive Gewinnungsart und Erneuerbarkeit der Rohstoffe). Dabei werden diejenigen Lieferanten und Anbieter, welche Umwelt-, Wirtschafts- und soziale Auswirkungen ihrer Produkte und Dienstleistungen berücksichtigen und reduzieren, höher bewertet. Nachhaltigkeitszertifizierungen von Unternehmen (z.B. ecovadis, ecoentreprise, International Organization for Standardization (ISO) 14001 oder ISO 26000) und Produkten dienen als Nachweise. Alternativ zu den Zertifizierungen kann die Einhaltung gewisser Standards mittels einer Beschreibung der betriebsinternen Prozesse geltend gemacht werden.
Wichtig bei der Beurteilung sind auch die Zulieferkette, inkl. Gewinnungsart und Erneuerbarkeit der Rohstoffe, sowie die Optimierung der Anlieferungen und der Planung des Projekts. Der durch die Gesetzgebung zur öffentlichen Beschaffung (u.a. das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB)) gegebene Spielraum ist sinnvoll zu nutzen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 oder 2 erfüllt sind:
1. Ausschreibung und Vergabe unter Einbezug von ökologischen Kriterien, zusätzlich zu üblichen technischen und wirtschaftlichen Kriterien
2. Ausschreibung und Vergabe unter Einbezug von sozialen Kriterien, zusätzlich zu üblichen technischen und wirtschaftlichen Kriterien
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Ausschreibung und Vergabe unter Einbezug von ökologischen Kriterien, zusätzlich zu üblichen technischen und wirtschaftlichen Kriterien
2. Ausschreibung und Vergabe unter Einbezug von sozialen Kriterien, zusätzlich zu üblichen technischen und wirtschaftlichen Kriterien
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Arbeitssicherheit, Unfallvermeidung, Rettung und Gesundheit
Ausschreibungskriterium: Risiko- und Sicherheitsmanagement
Um die Gesundheit der an der Realisierung beteiligten Personen zu schützen und zu fördern, müssen die Gesetze und Richtlinien zur Arbeitssicherheit und Gesundheit nachgewiesenermassen eingehalten werden. Dies beinhaltet die Untersuchung der bestehenden Infrastruktur auf Schadstoffe (Polychlorierte Biphenyle (PCB), Asbest, Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), etc.), aber auch die Wahl der Bauprodukte und Bauverfahren spielt dabei eine wichtige Rolle.
Die für das Projekt relevanten Risiken durch Bau, Nutzung, Betrieb und Rückbau der Infrastruktur für Gesundheit und Sicherheit der am Projekt beteiligten (Planer und Bau-, Betriebs-, respektive Unterhaltspersonal der Infrastruktur) oder vom Projekt betroffenen Personen (Nutzer und vom Projekt betroffene Bevölkerung) müssen frühzeitig und vorausschauend identifiziert und analysiert werden (Eintretenswahrscheinlichkeiten und Schadensausmasse). Ein projektbegleitendes Risiko- und Sicherheitsmanagement, inklusive regelmässiger Überprüfung der Risiken bei Projektänderungen, neuen Kenntnissen und während der Bauphase erlaubt, Massnahmen zur Vermeidung und Minimierung dieser Risiken festzulegen und ihre Verhältnismässigkeit und Umsetzung zu kontrollieren. Einwirkungen durch Dritte werden im Kriterium "Widerstandsfähigkeit der Anlagen/Infrastrukturen" behandelt.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Frühzeitig abgeschlossene Konvention zwischen den am Projekt beteiligten Parteien der verschiedenen Projektphasen zum Umgang mit Risiken und Folgen
2. Regelmässige Kontrollen durch Spezialisten der Risiken und der Umsetzung von Vorgaben aus Gesetzen, Normen und Richtlinien
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Frühzeitig abgeschlossene Konvention zwischen den am Projekt beteiligten Parteien der verschiedenen Projektphasen zum Umgang mit Risiken und Folgen
2. Regelmässige Kontrollen durch Spezialisten der Risiken und der Umsetzung von Vorgaben aus Gesetzen, Normen und Richtlinien
3. Managementsystem zur Ausarbeitung, Umsetzung und Nachverfolgung von Massnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Risiken während allen Projektphasen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Arbeitssicherheit, Unfallvermeidung, Rettung und Gesundheit
Ausschreibungskriterium: Resilienz und Zuverlässigkeit
Das frühzeitige Berücksichtigen der Risiken während der Planung, sowie den Bau-, Betriebs- und Unterhaltsphasen, erlaubt es mittels vorbeugender Massnahmen die Robustheit und Resilienz der Infrastruktur zu erhöhen, deren Zuverlässigkeit zu steigern und die Anfälligkeit für Unfälle zu verringern. Die Zweckmässigkeit von Instrumenten, wie ein Risikomanagement-Handbuch für objektbezogene Ereignisse, ein Betriebshandbuch für die technischen Sicherheitseinrichtungen, sowie ein Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)-Management (siehe Europäische Norm (EN) 50126), ist hierfür zu prüfen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Projektbegleitende Optimierung des Projekts bezüglich Robustheit und Resilienz
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Projektbegleitende Optimierung des Projekts bezüglich Robustheit und Resilienz
2. Regelmässige Kontrolle durch den Verantwortlichen der Umsetzung der vorbeugenden Massnahmen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Arbeitssicherheit, Unfallvermeidung, Rettung und Gesundheit
Ausschreibungskriterium: Notfallszenarien
Die generelle Risikoanalyse und die spezifische Analyse der Restrisiken erlauben es, frühzeitig und vorausschauend Notfallszenarien (z.B. Luftrettung bei schwierigen oder nicht vorhandenen Zufahrtswegen, mögliche Naturgefahren) auszuarbeiten und diese mit den Blaulichtorganisationen (Einsatzkräften) abzusprechen. Die erstellten Szenarien erlauben eine bessere Vorbereitung auf einen Notfall während Bau, Betrieb und Unterhalt, sollte dieser trotz der Präventivmassnahmen eintreten. Bei der Untersuchung von Projektvarianten sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Bauverfahren hervorzuheben. Die Regeln der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gelten als Minimalstandard. Die finanzielle Absicherung der Notfallszenarien ist unter dem Kriterium "Finanzierung der Risiken" abgehandelt.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Ausarbeitung von Notfallszenarien aufgrund der Risikoanalyse
2. Erstellen eines Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Ausarbeitung von Notfallszenarien aufgrund der Risikoanalyse
2. Erstellen eines Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
3. Regelmässige Kontrolle der Umsetzung der darin definierten Massnahmen durch Spezialisten
4. Projektbegleitende Überarbeitung des Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und der notwendigen Massnahmen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Schutz vor Gewalt und Kriminalität
Ausschreibungskriterium: Widerstandsfähigkeit der Anlagen/Infrastrukturen
Die für das Projekt relevanten Risiken durch vorsätzliche Gewalteinwirkung durch Dritte (Vandalismus), Kriminalität (z.B. Sabotage, etc.), Wechselwirkungen zwischen Bauten beziehungsweise Anlagen und Personen, sowie Schwachstellen der Infrastruktur müssen frühzeitig und vorausschauend identifiziert und analysiert werden. Dabei ist auch die Cybersicherheit zu berücksichtigen. Dies kann zum Beispiel in Form eines integralen Sicherheitskonzepts erfolgen, sowie auch mittels eines Risikomanagement-Handbuchs für objektbezogene Ereignisse und eines Betriebshandbuchs für die technischen Sicherheitseinrichtungen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Projektbegleitendes Risikomanagement zur Verringerung der Verletzlichkeit der Infrastruktur während der Bau-, Betriebs- und Unterhaltsphasen
2. Regelmässiges Überprüfen der Risiken (insbesondere während der Bauphase und bei Projektänderungen, sowie hinsichtlich neuer Kenntnisse) und Festlegen von Massnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Risiken
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Projektbegleitendes Risikomanagement zur Verringerung der Verletzlichkeit der Infrastruktur während der Bau-, Betriebs- und Unterhaltsphasen
2. Regelmässiges Überprüfen der Risiken (insbesondere während der Bauphase und bei Projektänderungen, sowie hinsichtlich neuer Kenntnisse) und Festlegen von Massnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Risiken
3. Umsetzung der identifizierten vorbeugenden und zweckmässigen Massnahmen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Schutz vor Gewalt und Kriminalität
Ausschreibungskriterium: Sicherheitsempfinden
Das Sicherheitsempfinden der (zukünftigen) Infrastrukturnutzer, der Betroffenen sowie des Betriebsrespektive Unterhaltspersonals, ist durch konzeptuelle, bauliche (z.B. Beleuchtung, Einsicht, etc.) und organisatorische Massnahmen zu gewährleisen, unter Berücksichtigung bestehender Normen, Empfehlungen und Erfahrungen.
Dieses Thema sollte auch Teil der partizipativen Prozesse in dem Kriterium "Stakeholder und Partizipation" sein.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Soziale Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Massnahmenplan zur Gewährleistung des Sicherheitsempfindens der Infrastrukturnutzer, sowie des Betriebs- respektive Unterhaltspersonals
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Massnahmenplan zur Gewährleistung des Sicherheitsempfindens der Infrastrukturnutzer, sowie des Betriebs- respektive Unterhaltspersonals
2. Kontrolle des Massnahmenplans und dessen Umsetzung durch eine kompetente Person
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Betriebswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis
Ausschreibungskriterium: Lebenszykluskosten
Das Projekt ist für die gesamte Lebensdauer, inklusive Rückbau der Infrastruktur nach Stilllegung und Wiederherstellung des Standorts, bezüglich Kosten und Nutzen zu optimieren. Das gleiche gilt bei Projektänderungen (z.B. Unternehmervarianten, Ausführungsänderungen, etc.). Dabei werden beispielsweise folgende Kosten betrachtet: Investitions- und Kapitalkosten, Baukosten, Betriebskosten, Energieverbrauch, Unterhaltskosten (inkl. der Kosten für Werterhalt, Ersatzteile, etc.) und Rückbaukosten.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension, ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn folgende Anforderungen 1 und 2 nur qualitativ erfüllt sind:
1. Ganzheitliche quantitative Kostenrechnung über den ganzen Lebenszyklus der Infrastruktur zur Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
2. Prüfen der Auswirkungen bei Projektänderungen
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Ganzheitliche quantitative Kostenrechnung über den ganzen Lebenszyklus der Infrastruktur zur Optimierung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
2. Prüfen der Auswirkungen bei Projektänderungen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Betriebswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis
Ausschreibungskriterium: Überwachung und Unterhalt
Für die Wirtschaftlichkeit einer Infrastruktur sind speziell die Unterhaltskosten zu optimieren. Eine regelmässige Überwachung und das rechtzeitige Ausführen der notwendigen Unterhaltsarbeiten tragen zu einer kostenoptimierten Instandhaltung der Infrastruktur bei.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Optimierung der Unterhaltskosten durch regelmässige Überwachung und das rechtzeitige Ausführen der Unterhaltsarbeiten
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Optimierung der Unterhaltskosten durch regelmässige Überwachung und das rechtzeitige Ausführen der Unterhaltsarbeiten
2. Überwachungs- und Unterhaltsplan zur Optimierung der Kosten
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Betriebswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis
Ausschreibungskriterium: Kostenbasierende Risikoanalyse
Das Projekt ist bereits bei der Projektentwicklung auf seine kostenauslösenden Risiken zu analysieren und deren Minimierung in der Projektplanung zu berücksichtigen. Dabei sind die Resultate des Risikomanagements (im Kriterium "Risiko- und Sicherheitsmanagement") in finanzieller Hinsicht zu berücksichtigen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Quantitative Analyse der kostenauslösenden Risiken des Projektes
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Quantitative Analyse der kostenauslösenden Risiken des Projektes
2. Quantitative Analyse der technisch machbaren und finanziell tragbaren Massnahmen zur Vermeidung beziehungsweise Minimierung der Risiken
3. Projektbegleitende finanzielle Nachverfolgung der Wirksamkeit der Massnahmen und Umsetzung nötiger Anpassungen
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Nutzungsflexibilität, Anpassungsfähigkeit und Rückbau
Ausschreibungskriterium: Nutzungsflexibilität und Anpassungsfähigkeit
Um zukünftige Nutzungsänderungen oder neue Anforderungen an die Infrastruktur sicherzustellen sind die Flexibilität der Nutzung und eventuelle Anpassungsmöglichkeiten bereits bei der Planung zu berücksichtigen. Dafür müssen zum Beispiel die Dimensionierung der Infrastruktur selbst, Nachfrageentwicklungen (Verkehrsmengen, Stromübertragungsleistungen, Wasserverbrauch usw.), räumliche und technische Nutzungsanforderungen, aber auch gesellschaftliche, technische oder regulatorische Trends, Entwicklungen und Anforderungen vorausschauend überprüft werden. Unterhalt und Überwachung der Infrastruktur sind miteinzuschliessen.

Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension, ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderungen 1 und 2 erfüllt sind:
1. Definition der Nutzungen unter Berücksichtigung allfälliger Ausbauetappen oder Vorinvestitionen hinsichtlich zukünftiger Bedürfnisse (z.B. Erweiterungsmöglichkeiten)
2. Dokumentierte Zusammenfassung (z.B. grafisch) der Entscheidungen und damit verbundenen Kosten
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Definition der Nutzungen unter Berücksichtigung allfälliger Ausbauetappen oder Vorinvestitionen hinsichtlich zukünftiger Bedürfnisse (z.B. Erweiterungsmöglichkeiten)
2. Dokumentierte Zusammenfassung (z.B. grafisch) der Entscheidungen und damit verbundenen Kosten
3. Einbezug der aktuellen und zukünftigen Benutzer und Betreiber (siehe auch das Kriterium "Stakeholder und Partizipation")
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Nutzungsflexibilität, Anpassungsfähigkeit und Rückbau
Ausschreibungskriterium: Einfache Erhaltung und Rückbau
Ausbaugrad, Ausbaufähigkeit und Materialisierungskonzept der Infrastruktur werden hinsichtlich Verfügbarkeit, Demontier- und Austauschbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Rezyklierbarkeit (siehe auch das Kriterium "Rückbaubarkeit"), Schadstoffreinheit, Reduktion der Materialvielfalt, Materialmischung (z.B. Verbundmaterialien) und Kompatibilität unter dem Aspekt eines langfristig optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnisses erarbeitet. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft ist dabei als Ziel zu sehen. Die Konstruktionen und Systeme sind – unter Berücksichtigung der geplanten Nutzungsdauer – so auszubilden und zu optimieren, dass deren Komponenten oder Schichten sich bei den wiederkehrenden Unterhalts- und Erhaltungsarbeiten einfach austauschen lassen.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension, ökologische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn folgende Anforderungen 1 bis 2 nur qualitativ erfüllt sind:
1. Quantitative Analyse der Einfachheit des Unterhalts (z.B. Austauschbarkeit für Bauteile, deren Lebensdauer kürzer als die des Bauwerks ist) bereits bei der Projektplanung
2. Quantitative Analyse der Einfachheit des Rückbaus bereits bei der Projektplanung
3. Optimierung des Projekts anhand der Ergebnisse
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Quantitative Analyse der Einfachheit des Unterhalts (z.B. Austauschbarkeit für Bauteile, deren Lebensdauer kürzer als die des Bauwerks ist) bereits bei der Projektplanung
2. Quantitative Analyse der Einfachheit des Rückbaus bereits bei der Projektplanung
3. Optimierung des Projekts anhand der Ergebnisse
2 Punkte
Waren- und Dienstleistungsgruppe: Bau_Tiefbau_und_Infrastruktur
Handlungsfeld: Volkswirtschaftliches Kosten-Nutzen-Verhältnis
Ausschreibungskriterium: Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse
Externe Nutzen und Kosten des Projekts werden mit Bezug auf ihre Relevanz identifiziert und optimiert. Ein Projekt gilt als volkswirtschaftlich nachhaltig, wenn z.B. deren Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit (inkl. Pünktlichkeit), Erreichbarkeit, Komfort, sowie allgemein Wertveränderungen, Versorgungssicherheit, touristische Entwicklung positiv beeinflusst werden und parallel dazu negative Auswirkungen auf z.B. Umweltexternalitäten, Wertveränderungen, touristische Entwicklungen, externalisierte Unfall- und Gesundheitskosten minimiert werden. Nicht alle Nutzen oder Kosten können monetarisiert werden, aber die Entwicklungen können auch qualitativ berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeitsdimensionen: Ökonomische Dimension
Ambitionsniveau Basis: Teilweise erfüllt, wenn nur folgende Anforderung 1 erfüllt ist:
1. Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse der Infrastruktur und der damit verbundenen Externalitäten
1 Punkt
Ambitionsniveau Vorbild: Erfüllt, wenn alle folgenden Anforderungen erfüllt sind:
1. Volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse der Infrastruktur und der damit verbundenen Externalitäten
2. Optimierung der Projektentwicklung aufgrund der Ergebnisse
2 Punkte