DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TACHES Tâche n° : L1.1 État de l’art des techniques actuelles Date de démarrage : T0 Date de fin : T0 + 6 mois Durée (en mois) : 6 mois Objectifs et résultats attendus : Réalisation d’un survey/rapport détaillée Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Réaliser une étude bibliographique portant sur le domaine de la e-santé et des méthodes de machine Learning. Accompagnement d’ingénieurs en informatique et de docteurs Description des coûts : Coût de démarrage matériel IT : 110 000 Euros Achat de l’ensemble du matériel informatique : 7* PCs, Serveur Professionnel et divers installation réseau Principaux achats : Matériel bureautique : Bureaux, Chaises, Papier, Papeterie, Divers abonnements revues scientifiques, livres spécialisés. Investissements à réaliser : Serveur haute performance dédié aux développements d’intelligence Artificiel Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 1.1 Semestre 1 : Rapport détaillé faisant l’état de l’art des domaines abordés par le projet (e-santé, intelligence artificielle, internet des objets, …) Tâche n° : L1.2 Récolte et analyse des données Date de démarrage : T0 + 6 mois Date de fin : T0 + 6 mois Durée (en mois) : 6 mois Objectifs et résultats attendus : Données récoltées traitées et prêtes à l’emploi Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Sécurisation de des stockages internet (machines de stockage des données) Collecte et analyse des données du Health Data Hub et autres sources de données Traitement sur les données afin de les rendre exploitable pour la suite du projet Description des coûts : Salaires : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs) voir Budget en annexe. Sous-traitance : Stockage et sécurisation secondaire des données Principaux achats : Stockages de données (matériel et cloud) Investissements à réaliser : Machine de traitement configuré pour le machine learning, serveur de stockage et de back-up Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 1.2 Semestre 2 : Compte rendu des premières analyses de données suite aux différents traitements réalisés. Tâche n° : L1.3 Innovation et protocole expérimental Date de démarrage : T0 + 6 mois Date de fin : T0 + 18 mois Durée (en mois) : 12 mois Objectifs et résultats attendus : Outrepasser les limitations techniques actuelles Fournir un protocole expérimental permettant la mise en place de la solution Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Collecte et analyse des données du Health Data Hub. Construction de modèles et validations Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 1.3 Semestre 2 : Compte rendu détaillé des résultats des expérimentation et définition exacte de ceux qui vont être appliqués pour la suite du projet Tâche n° : L2.1 Mise en place de stockages de données Date de démarrage : T0 + 18 mois Date de fin : T0 + 20 mois Durée (en mois) : 2 mois Objectifs et résultats attendus : Bases de données fonctionnelles, sécurisées, respectant les normes RGPD Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Création de supports de stockage des données du projet Sécurisation et mise aux normes de la base et des traitements Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 2.1 Semestre 3 : Outils de gestion de donnée avec description des caractéristiques de respect des normes et de confidentialité ainsi que des caractéristiques de sécurité et de robustesse des bases de données. Tâche n° : L2.2 Mise en place des API Date de démarrage : T0 + 20 mois Date de fin : T0 + 26 mois Durée (en mois) : 6 mois Objectifs et résultats attendus : Mise en place de Web-Services permettant l’utilisation des techniques validées lors de la validation expérimentale Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Création d’APIs cognitives utilisant les modèles choisis après validation expérimentale – IA, statistiques, … Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Principaux achats : matériels de test Investissements à réaliser : smartphones, objets connectés, objets connectés santé Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 2.2 Début semestre 5 : API ou Web-Service fonctionnel permettant la réalisation sommaire des fonctions centrales qui seront proposées par l’application finale Tâche n° : L2.3 Pr ototypage Date de démarrage : T0 + 20 mois (T0 = date de démarrage du projet) Date de fin : T0 + 24 mois Durée (en mois) : 4 mois Objectifs et résultats attendus : Création d’un prototype d’application fonctionnelle Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Utilisation du web service Mise en place des fonctions principales Connection entre les API et les bases de données Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 2.3 Semestre 5 (dépendant des l’API) : Prototype d’application réalisant les fonctionnalités principales de l’application finale (gestion d’utilisateur, prélèvement et traitement d’informations, prédictions de pathologies, …) Tâche n° : L2.4 Benchmark UI/Tests Date de démarrage : T0 + 24 mois (T0 = date de démarrage du projet) Date de fin : T0 + 27 mois Durée (en mois) : 3 mois Objectifs et résultats attendus : Mise en place d’une interface utilisateur ergonomique, avec une prise en main simple Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Création d’une interface utilisateur ergonomique Réaliser une étude graphique et fonctionnelle des applications existantes Travail sur l’accessibilité de l’application selon les utilisateurs Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 2.4 Semestre 5 : Interface utilisateur permettant la prise en main de l’application Tâche n° : L3.1 Boucle de test Date de démarrage : T0 + 27 mois (T0 = date de démarrage du projet) Date de fin : T0 + 35 mois Durée (en mois) : 8 mois Objectifs et résultats attendus : Livrer une application terminale pouvant être déployée Travaux réalisés et moyens mis en œuvre : Réalisation d’un cahier de test Faire réaliser les tests de l’application et récolter les remarques Analyser les remarques et améliorer l’application (3 opérations à répéter jusqu’à obtenir une application convenable au marché) Description des coûts : Salaires & Services : Rémunération des équipes techniques (Experts Ingénieurs et Docteurs), Pilotage et supports - voir budget en annexe. Sous-traitance : Tests de l’application Livrables : (numéro de livrable, semestre de disponibilité, description) 3.1.1 Début semestre 6 : Cahier des tests pour validation 3.1.2 Semestre 6 : Application finale prête au déploiement