Procédé de fonctionnement d’un dispositif de gestion (81) d’une phase de second œuvre de réalisation d’un bâtiment (1), le procédé comprenant : une étape (S1) de définition d’au moins un premier intervenant et un deuxième intervenant devant exécuter chacun au moins une tâche de la phase de second œuvre, une étape (S2) de définition d’un planning d’exécution des tâches de la phase de second œuvre, une étape (S3) de calcul d’un degré d’exécution d’au moins une tâche de la phase de second œuvre devant être exécutée par le premier intervenant, et une étape (S4) de communication du degré d’exécution de l’au moins une tâche de la phase de second œuvre au moins au deuxième intervenant. Procédé de fonctionnement selon la revendication 1, caractérisé en ce que l’étape de définition d’au moins un intervenant comprend une sous-étape de déclaration d’un intervenant et une sous-étape de validation de cet intervenant. Procédé de fonctionnement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’étape de calcul du degré d’exécution de l’au moins une tâche de la phase de second œuvre comprend un comptage d’un nombre de sous-tâches de la phase de second œuvre qui sont terminées. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de calcul du degré d’exécution de l’au moins une tâche de la phase de second œuvre est réitérée au moins pour chaque tâche devant être exécutée à une date donnée du planning. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape (S3) de calcul d’un degré d’exécution d’au moins une tâche de la phase de second œuvre est basée : - sur une information fournie par le premier intervenant au dispositif de gestion ou - sur une information fournie automatiquement au dispositif de gestion à l’issue de l’exécution partielle ou totale de l’au moins une tâche, ou - sur un temps chronologique en l’absence d’information contradictoire. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le procédé comprend une étape de calcul d’un degré d’avancement de la phase de second œuvre. Procédé de fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que le procédé comprend en outre une étape d’affichage du degré d’avancement de la phase de second œuvre, l’étape d’affichage pouvant notamment comprendre : - un affichage d’un plan du bâtiment et de représentations des tâches en différents lieux du plan du bâtiment, les représentations des tâches indiquant de préférence un degré d’exécution d’une tâche, et/ou - un affichage d’un graphique sur lequel sont positionnées des représentations des tâches le long d’un axe temporel, les représentations des tâches indiquant de préférence un degré d’exécution des tâches. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de définition du planning d’exécution des tâches de la phase de second œuvre comprend une définition d’une quantité d’appareils électriques à installer et en ce que l’étape de calcul du degré d’exécution de l’au moins une tâche de la phase de second œuvre comprend un comptage du nombre d’appareils électriques installés. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de communication du degré d’exécution de l’au moins une tâche de la phase de second œuvre comprend : - une sous-étape d’envoi d’un message au deuxième intervenant, notamment un message indiquant qu’il peut intervenir pour exécuter au moins une tâche définie lors de l’étape de définition, et/ou - une sous-étape d’affichage du degré d’exécution de l’au moins une tâche de phase de second œuvre sur une interface accessible au premier et au deuxième intervenant. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le procédé de fonctionnement comprend : - une étape d’enregistrement de données numériques, par exemple des données numériques d’un plan d’architecture, sur un support numérique par le premier intervenant, et - une étape d’attribution, au deuxième intervenant, de droits d’accès et de modifications sur ces données numériques. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le procédé de fonctionnement comprend : - une étape d’enregistrement d’une date de fin d’exécution d’une tâche, et - de préférence, en cas de dépassement de temps imparti pour exécuter une tâche, une nouvelle mise en œuvre de l’étape de définition du planning d’exécution des tâches de la phase de second œuvre. Procédé de fonctionnement selon la revendication précédente, caractérisé en ce que l’étape d’enregistrement est déclenchée par une détection automatique d’une fin d’exécution de la tâche, la détection automatique étant par exemple la conséquence : - d’une mise à jour, sur un serveur, de données de fonctionnement d’un appareil électrique qui a été installé dans le bâtiment, et/ou - d’un message émis par un appareil électrique qui a été installé dans le bâtiment. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de définition du planning d’exécution des tâches de la phase de second œuvre comprend : - l’utilisation d’un projet type servant de base pour la définition du planning, un utilisateur sélectionnant les tâches qui permettent de définir le planning adapté à la phase de second-œuvre à réaliser, et/ou - la sélection d’au moins une fonction entraînant la sélection de tâches associées à l’au moins une fonction. Procédé de fonctionnement selon l’une des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’étape de définition du planning d’exécution des tâches de la phase de second œuvre comprend une saisie guidée, étape par étape, pour que les tâches nécessaires à la définition du planning soient sélectionnées. Dispositif de gestion (81) comprenant des éléments (91, 92, 93, 94) matériels et/ou logiciels mettant en œuvre le procédé selon l’une des revendications précédentes, notamment des éléments matériels (91, 92, 93, 94) et/ou logiciels conçus pour mettre en œuvre le procédé selon l’une des revendications précédentes.