FR 2304133 A1 19761008 FR 7507806 A 19750313 La présente invention permet le contrôle de llavan- cement d'un chantier avec visualisation immédiate des avances et retards. I1 s'agit de la coupe sur le bâtiment que l'on suit et sur laquelle sont positionnées des échelles correspondant au temps d'exécution. Cette invention peut être utilisée sur tous les chantiers du bâtiment pour assurer un contrôle de l'avancement des travaux et mesurer régulièrement les avances et retards. I1 s'agit d'un dispositif simple et utilisable par tous les participants d'une opération. I1 n'est pas fondé sur des éléments mathématiques mais simplement sur une visualisation directe de l'avancement. I1 a pour avantage de donnier immédiatement, à la fois par une image l'état du chantier, et par un report sur les échelles de mesurer avec précision la position du chantier par rapport aux éléments de la prévision. Pour atteindre ces résultats le ou les bâtiments sont représentés par une coupe pour la structure : une échelle est-pasitionnée en ordonnée - pour les corps d'état secondaires : l'intérieur de la coupe sont positionnées des colonnes. Chaque colonne correspond à un corps d'état et possède sur l'un de ses côtés un calendrier d'exécution. La matérialisation de la mise à jour se fait - pour la structure : par le tracé d'une ligne horizontale passant par la date du jour positionné sur le calendrier de la structure. Cette ligne donne le niveau auquel devrait se trouver la structure du bâtiment. - pour les corps d'état : on procède de la même façon en traçant une horizontale sur chaque colonne repérée à partir du calendrier du lot. Le dessin annexe illustre à titre-d'exemple un mode de réalsisation du contrôle de l'avancement. I1 ressort-de celui-ci - pour la structure : ligne de mise à jour en trait plein en pointille au-dessous est figurez. la position du chantier. L'écart entre les deux lignes marque le retard de la position chantier par rapport à la prévision et par lecture directe sur le calendrier de la structure, on peut évaluer ce retard. - pour les autres lots : le trait horizontal plein marque la ligne de mise à jour. - le pointillé marque l'état actuel de l'avancement, ce dernier est accentué par l'utilisation des hachures. Là encore l'écart entre trait plein et pointillé donne l'image de la position du chantier et la lecture sur le calendrier du lot permet de l'évaluer. Ce mode de représentation d'un état d'avancement de chantier est applicable bien sûr à toutes les opérations de bâtiment. I1 peut être réalisé soit à partir de dessins, soit sur des supports en dur. L E G E N D E DU D E S S I N 0) Tableau d'avancement 1) Echelle calendaire de la structure 2) Echelle calendaire des lots 3) Différents niveaux de structure ressortant de la coupe 4) Différentes cages d'escalier 5) Dénomination de chaque lot 6) Ligne de mise à jour 7) Ligne de la position exacte du chantier. R E V E N D I C A T I Q N S 1) Tableau d'affichage pour la représentation de l'état d'avancement des chantiers du bâtiment permettant d'une part la visualisation de la position des travaux par rapport aux prévisions et la valorisation précise des acarts prévision-réalisation par lecture sur des échelles calendaires, positionnées verticalement. 2) Tableau d'affichage selon la revendication 1) caractérisé en ce que la structure est représentée par la coupe sur le bâtiment 3) Ensemble d'affichage selon la revendication 1) caractérisé en ce que chaque corps de métier autre que la structure est représenté par une colonne verticale. 4) Ensemble d'affichage selon la revendication 1) caractérisé par la présence d'échelles calendaires verticales pour la structure et les corps de métier.