時差_(項目管理)

在項目管理中時差或浮動時間 （ Float ） 是指工作或線路可以利用的機動時間 ， 即在項目網絡圖中時差的延誤不會造成緊後工作 （ 自由時差或自由浮動時間 ） 和總工期 （ 總時差或總浮動時間 ） 的延誤 。 在網絡計劃中 ， 總時差 （ total float ） 最小的工作是關鍵工作 ， 也就是具有的機動時間最小 。 全部由關鍵工作組成的路徑即爲關鍵路徑 ， 關鍵路徑上總的工作持續時間最長 。 如右圖的雙代號網絡圖中 ， 有6項工作 、 5個節點和3條路徑 ， 其中10 -20-50 （ B - C ） 和10 -30-40-50 （ A-D-F ） 是關鍵路徑 ， 工作持續時間7個月 。 10-30-50 （ A-E ） 是非關鍵路徑 ， 工作E有1個月的自由時差 。 通過對總時差和自由時差的計算 ， 確定關鍵路徑和非關鍵路徑 ， 可以進行項目進度優化 ， 提高工作效率 。