三時估計法

三時估計法是企業管理 ； 尤其專案管理常見的評估分析作業方法及技術 。 分列樂觀 、 最有可能及悲觀等情境造成的工期及成本 ， 以達到專案管理的精確性 。 而期望時間通常公式爲 ( 樂觀 + 悲觀 +4 * 最有可能時間 ) / 6 此方法尤常見於成本變數過多時 。