In the process of further construction the pace of the tower erection changed over a fairly wide range: the underground and podium parts of the building were being built at an average rate of about 2 levels a month; after the podium was completed, the construction of standard floors went at a faster rate of 4 floors per month, while at the technical 33-34 levels of the building the construction of that floor was significantly suspended and lasted more than five months; one of the cranes was replaced with two more powerful ones, and a strong metal outrigger structure was formed, contributing to the greater rigidity of the building and its resistance to wind loads.
В процессе дальнейшего строительства темп возведения башни изменялся в достаточно широких пределах: подземная и стилобатная часть здания строилась со средней скоростью порядка 2 уровней в месяц; строительство стандартных этажей после стилобатной части шло с более высокой скоростью — 4 этажа в месяц; на технических 33-34-х уровнях темп строительства здания был заметно приостановлен, строительство этого этажа длилось более 5 месяцев, произведена замена одного из подъёмных кранов на два более мощных, и была сформирована мощная металлическая конструкция аутригеров, способствующая большей жёсткости здания и устойчивости его к ветровым нагрузкам.