HeTree/MevakerConcSen huggingface dataset:
זאת ועוד, למרות ההצהרה דלעיל, אכ"ס אינו עורך ואינו מפיק דוחות כלשהם לאיתור חשבוניות ששולמו בפיגור, ואינו מקיים בקרה ומעקב שוטפים אחר פיגורים, כך שלמשהב"ט אי ן מידע שלם ומרוכז על היקף החשבוניות ששולמו בפיגור, הסיבות לפיגור, והגורמים האחראים לו.
יתרה מכך, במהלך הביקורת, בפברואר 2013 ,, עדכן משהב"ט את הוראת היסוד, ובין היתר ביטל את פרק הבקרה, שחייב את אכ"ס להפיק דוחות מעקב בנוגע לתשלום באיחור לספקים; כמו כן, ביטל חלק מכללי הטיפול בקליטה וברישום של חשבוניות, שחייבו את יחידותיו ברישום קליטה ותנועה של חשבוניות בין גורמי הטיפול השונים במשהב"ט.
בכך צומצמה מחויבות אכ"ס לקיים בקרה על תשלום חשבוניות במועד, והן יכולתו לנקוט פעולות למניעת היווצרות פיגורים.
גוף מקבל הוא יחידה בצה"ל או במשהב"ט, המקבלת בפועל את הטובין, השירות או העבודה 15 )לא כולל חשבוניות מסוימות, כגון חשבוניות מרק"ט (מערכת ממוחשבת לרכש פריטים קטלוגיים המשודרות ישירות על ידי הספק למערכת, וחשבוניות המשולמות במנגנון הממו ּכן (מנגנון לאישור חשבוניות העומדות בקריטריונים שמגדיר חשב משהב"ט).
תשלומי משרד הביטחון לספקים 159 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 מהאמור לעיל עולה א פוא, שאין למשהב"ט תמונה כוללת של מצב הפיגורים בתשלומים, והוא פועל באופן שאינו שיטתי וסדור לאיתור צווארי בקבוק בתהליך אישור חשבוניות לתשלום, לניתוח הסיבות לפיגור בתשלום, ולקיום פעולות למניעת היווצרות של פיגורים בתשלומים לספקים.
בשנת 2008 הטמיע משהב"ט מערכת מידע אינטגרטיבית לניהול תהליכי העבודה והמשאבים ( ERP ), המטפלת, בין היתר, בחשבוניות לספקים.
בביקורת נמצא, כי מערכת המידע שבשימוש משהב"ט לוקה בחסר בנוגע למעקב ולבקרה אחר תשלום במועד של חשבוניות לספקים, כמפורט להלן: א.
אין אפשרות להפיק ממערכת המידע דוח הכולל את מועדי העברת החשבוניות מהגופים הרוכשים לאכ"ס.
במצב זה, לא ניתן לאתר את הגורמים האחראיים לעיכוב בחשבוניות (כאשר קיים עיכוב) - גופים רוכשים, אכ"ס או שילוב של גורמים אלה גם יחד.
חלק מהיחידות בצה"ל (ראו בהמשך) אינן מקושרות למערכת המידע שבשימוש משהב"ט, כך שהן נדרשות להעביר ידנית לגופים הרוכשים במשהב"ט חשבוניות כדי שאלה יזינו אותן למערכת, דבר שיש בו כדי לגרום לעיכוב בתהליך הטיפול בחשבוניות ולפגום ביכולת המעקב אחריהן.
אין בקרות מובנות - בקרות המהוות חלק בלתי נפרד ממערכת המידע - המזהות ומתריעות על חשבונית שמועד תשלומה מתקרב או שמועד תשלומה עבר, על פי מאפיינים שנקבעו.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי היעדר מידע שלם ומרוכז במשהב"ט בנוגע לפיגורים בתשלומיו לספקים פוגע ביכולתו של אכ"ס לבצע את תשלומי משהב"ט במועד.
לכן, חשוב שראש אכ"ס16 , מר צחי מלאך, יקבע כלליםלקיום הליך סדור של מעקב ובקרה אחר חשבוניות ששולמו בפיגור, ויפעל להקמת מנגנון בקרה לצורך כך הן באכ"ס והן בגופים הרוכשים, זאת כדי לאתר צווארי בקבוק בתהליך ולצמצם את היקף הפיגורים.
כמו כן, ראוי שמשהב"ט יפעל ליצירת ממשק בין מערכות המידע שלו לבין המערכות הממוחש בות של יחידות צה"ל המעבירות אליו חשבוניות, שבהן ממשק זה אינו קיים.
בהתייחסותו מאוגוסט 2013 לממצאי הביקורת אישר ראש אכ"ס, בין היתר, כי מערכת המחשוב במשהב"ט "לא מאפשרת בשלב זה קבלת מידע ניהולי על משך הזמן שהחשבונית נמצאת בכל אחת מתחנות האישור" (ההדגשה במקור), וכי לאור ממצאי הביקורת, שלפיהם "עולה חוסר במידע שלם ומרוכז בנוגע להיקף החשבוניות ששולמו בפיגור", הוא פועל ליצירת כלים אשר יצמצמו או ימנעו את התופעה, וביניהם: בחינת שירות לשידור דיגיטלי של חשבוניות ספקים, כך שתהיה למשהב"ט בקרה מלאה על תהליך אישור החשבוניו ת מרגע קבלת הטובין ועד לביצוע התשלום; ופנייה לאגף תקשוב וניהול מערכות מידע במשהב"ט לפיתוח דוח שיאפשר ניטור של מיקום החשבוניות ושל סטאטוס הטיפול בהן.
כמו כן הודיע, כי באכ"ס תתבצע בקרה שוטפת במערכת הממוחשבת לבדוק אם יש חשבוניות בפיגור, וכי יתווספו ניתוח והצג ה של נתונים בנוגע לפיגורים בתשלומים בדוחות מנהלים רבעוניים המוצגים לו.
16 ראש אכ"ס נושא גם בתפקיד חשב משהב"ט, ומתמנה לתפקידו על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.
היקף הפיגורים בתשלומים .
כאמור, אכ"ס אינו נוהג להפיק דוחות על פיגורים בתשלומי משהב"ט, וממילא למערכת המידע שברשותו מגבלות בהפקת דוחות בתחום זה.
על כן, בינואר 2013 ביקשו נציגי משרד מבקר המדינה מאכ"ס נתונים גולמיים על תשלומי משהב"ט לספקים בשנת 2012 ,.
זאת לצורך עיבוד עצמי של הנתונים, במטרה לבדוק האם קיימת תופעה של פיגורים בתשלומי משהב"ט לספקים, ולעמוד על היקפה.
להלן ריכוז הנתונים שעיבד משרד מבקר המדינה בנוגע לפיגורים בתשלומי משהב"ט לספקים בשנת 2012 (הטבלה מציגה את כמות החשבוניות ששולמו ואת סכומן, ורק את אלה ששילם משהב"ט בפיגור של חמישה ימים ומעלה מהמועד שנקבע בהסכם ההתקשרות עם הספק17:) .
ש"ח תשלומי משרד הביטחון לספקים 161 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 .
ס"ה חשבוניות שהוזנו למערכת 840,931 14,885,542 .
ס"ה חשבוניות ששולמובפיגור .
שיעור החשבוניות ששולמו בפיגור 81,006 .
חשבוניות ששולמו בפיגור של5 - 29 יום .
ושיעורן מתוך אלה ששולמו בפיגור 56,944 .
חשבוניות ששולמו בפיגור של 59-30 יום .
ושיעורן מתוך אלה ששולמו בפיגור 11,267 .
חשבוניות ששולמו בפיגור של 89-60 יום .
ושיעורן מתוך אלה ששולמו בפיגור 4,764 .
חשבוניות ששולמו בפיגור של90 יום ומעלה .
ושיעורן מתוך אלה ששולמו בפיגור 8,031 .
מהנתונים שבטבלה עולה, כי בשנת 2012 פיגר משהב"ט בתשלום שלכ- 81,000 חשבוניות (כ-%10 מסך החשבוניות18 ) בסכום העולה על3 מיליארד ש"ח (כ-%21 .
)מהסכום ששולם עוד עולה, שכ-30% מחשבוניות אלו, בסכום כולל של כ-570 מיליון ש"ח, שולמו בפיגור של30 יום ומעלה.
בהוראת משהב"ט בנושא "תשלום ריבית פיגורים" צוין, כי הגופים הרוכשים במשהב"ט, אכ"ס וכן הגופים הדורשים, אשר מוגשת להם חשבונית על ידי ספק בגין הספקת טובין, עבודה או שירות, נושאים באחריות, כל גורם בתחום תפקידו וחלקו בבדיקה ובאישור החשבונית, לטפל בה בצורה שתמנע עיכוב בביצוע התשלום, כמתחייב בתנאי ההסכם בין משהב"ט לבין הספק.
עוד צוין, כי בגין איחורים בתשלומים מעבר למועדי התשלום שנקבעו בעת ההתקשרות, שלא באשמת הספק, ישלם משהב"ט ריבית פיגורים ("ריבית החשב הכללי" המתפרסמת מעת לעת).
תשלום הריבית מותנה בבקשה בכתב מאת הספק.
בביקורת התברר, כי בשנת 2012 לא דרשו ספקים ממשהב"ט לשלם להם ריבית פיגורים, וממילא הוא לא חויב ולא שילם ריבית זו.
בהתייחסותו מאוגוסט 2013 לממצאי הביקורת מסר ראש אכ"ס, בין היתר, כי "לא התקבלו תלונות מספקים על איחור בתשלום ולכן ניתן להסיק כי בראיה כוללת התשלומים לספקים מתנהלים כסדרם".
18 כשהחציון הוא15 ימי פיגור (חציון הוא הערך שמעליו נמצאות מחצית מהחשבוניות ששולמו בפיגור וגם מתחתיו).
שם הדוח: תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 משרד מבקר המדינה מעיר, כי לא ניתן להסיק את המסקנה שלעיל, משום שההימנעות מתלונות ומדרישת ריבית פיגורים על ידי ספקים יכולה לנבוע מסיבות שונות, וכבר בביקורת הקודמת ציין משרד מבקר המדינה, כי הספקים ניצבים מול מערך שלטוני עתיר עוצמה, וכי מדובר במערכת יחסים א-סימטרית.
משרד מבקר המדינה חישב את סכום ריביות הפיגורים, שמשהב"ט היה נדרש לשלם בגין כל החשבוניות ששולמו בפיגור בשנת 2012 , אם הספקים היו תובעים זאת.
לפי שיעור ריבית הפיגורים שפרסם החשב הכללי (% 10.
25 - שיעור ריבית ממוצעת לשנת 201219 ), הסתכמו הריביות בכ-22.
מיליון ש"ח מבקר המדינה כבר העיר בדו חות קודמים על פיגור של משהב"ט בתשלום חשבוניות לעומת המועדים שנקבעו במסמכי ההתקשרות, ושכתוצאה מכך נפגעים ספקים.
בדוח זה עולה, כי למרות ההערות בדוחות הקודמים, גם בשנת 2012 נמצאו פיגורים בהיקפים משמעותיים בתשלום של משהב"ט לספקים.
נוסף על כך, הוא שינה לאחרונה את הוראותיו באופן שמצמצם את מחויבות אכ"ס לקיים בקרה על פיגורים בתשלומים.
כמו כן, מערכת המידע הקיימת מוגבלת ביכולותיה בנוגע לבקרה על ביצוע תשלום חשבוניות במועדן.
משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את תופעת הפיגורים בתשלום לספקים, ומעיר, כי מצב זה אינו עולה בקנה אחד עם מינהל תקין, פוגע בזכויותיהם של הספקים, בתדמיתו של משהב"ט, ואף מעמיד את משהב"ט בסיכון להיות חשוף לתביעות של ספקים לתשלום ריבית פיגורים.
נוכח הפיגורים בתשלומי משהב"ט לספקים, ובהיעדר מידע באכ"ס על הסיבות שגרמו לפיגור, לרבות הגורמים האחראים לו, בדק משרד מבקר המדינה את תהליכי הטיפול בחשבוניות ואת המעקב והבקרה על ביצוע תשלומים במועד, בארבעה תחומים שבכל אחד מהם למעלה מ - %12 מהחשבוניות20 שולמו בפיגור בשנת 2012 :.
להלן פירוט הממצאים 1 .
הטיפול בחשבוניות בינוי אגף ההנדסה והבינוי נושא באחריות לתכנון ולביצוע בינוי עבור צה"ל ומשהב"ט.
בין תפקידיו העיקריים: ניהול כלל הממשקים עם ספקים, ובהם מתכננים ויועצי בינוי, לרבות התחשבנויות עמם.
יצוין, כי בעבודות בינוי התשלום לספקים מבוסס על חשבונות חלקיים המוגשים במהלך העבודה, ועל חשבון סופי בסיומה.
לחשבונות אלה מצורפים כל המסמכים הרלוונטיים בהתאם לתנאי ההתקשרות, לרבות חשבוניות.
רק לאחר בדיקה ואישור של החשבונות ניתן לאשר את .
50 % , יוני-אוקטובר 10.
25 % , נובמבר-דצמבר 10.
20 חשבוניות על סמך הזמנה (הזמנה היא התחייבות חוזית של משהב"ט כלפי הספק) שסכומן מעל 100 ש"ח ושמשהב"ט שילם אותן בפיגור של מעל חמישה ימים מהמועד שנקבע בהסכם ההתקשרות עם הספק.
תשלומי משרד הביטחון לספקים 163 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 תשלום החשבוניות.
פרקי הזמן לבדיקה ולאישור של חשבונות חלקיים ושל חשבונות סופיים על ידי כל אחד מהגורמים נקבעו בהוראת היסוד של משהב"ט ובהוראות אגף ההנדסה והבינוי.
מניתוח של נתוני אכ"ס שערך משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 שילם משהב"ט 17,625 חשבוניות שהיו בטיפולם של רכזי חשבוניות בינוי באכ"ס21 בסכום כולל של כ-2.
2 מיליארד ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של 4,386 חשבוניות (כ-25% ), בסכום כולל של כ-340 מיליון ש"ח (כ -15% ), כשהחציון הוא23 .
חשבוניות מתכננים ויועצי בינוי מתכננים ויועצים מגישים חשבוניות ליחידה להתקשרויות עם מתכננים שבמטה אגף ההנדסה והבינוי (להלן - היחידה), המזינה אותן למערכת הממוחשבת ומעבירה אותן בצירוף המסמכים הרלוונטיים בדואר לבדיקה ולאישור של המחוזות 22 .
או של גופים דורשים, בהתאם לנסיבות לאחר שהגוף הרלוונטי בדק ואישר אותן, הוא מחזירן ליחידה בדואר להמשך טיפול.
לאחר שהיחידה בודקת את החשבוניות, לרבות הימצאות ם של המסמכים הדרושים, היא מאשרת ומעבירה אותן לאכ"ס לצורך בדיקה ואישור לתשלום.
1 ) מניתוח נתוני אכ"ס על ידי משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 שילם משהב"ט 12,033 חשבוניות של מתכננים ויועצים בסכום של כ-352 מיליון ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של 3,344 חשבוניות (כ -28% ) בסכום של כ -123 מיליון ש"ח (כ -35% ,) כשהחציון הוא25 .
ימי פיגור 2 ) בביקורת עלה, כי אין במחוזות שבאגף ההנדסה והבינוי רישום על קליטתן ועל תנועתן של חשבוניות המתכננים והיועצים.
על כן, אין ביכולתם לנהל מעקב ובקרה אחר תהליך הטיפול שלהם בחשבוניות אלה.
ראש היחידה ובעלי תפקידים ממחוז דרום וממחוז מרכז מסרו למשרד מבקר המדינה, כי הסיבות לפיגורים היו, בין היתר: א) אבדן חשבוניות ומסמכים במעבר בין גורמי הטיפול.
ב) אי-איוש של תפקיד ראש מדור התקשרויות של הגופים הדורשים בצה"ל בתחום היבשה, דבר שהביא ל"פער בניהול ובמעקב אחר החשבוניות".
ג) בדיקה ואישור של גופים דורשים ושל מחוזות בפרקי זמן שמעבר לזמנים שנקבעו בהוראות (חשבונות חלקיים - 26 ימים, וחשבונות סופיים - 40 ימים).
כך למשל, מבדיקה של15 חשבוניות שנבחרו אקראית על ידי היחידה נמצא, כי תשע מהן הוחזרו מהגופים הדורשים ליחידה לאחר למעלה מחצי שנה.
משרד מבקר המדינה העיר לאגף ההנדסה והבינוי, כי נוכח היעדר רישום ובקרה על חשבוניות מתכננים ויועצים במחוזות, ונוכח עיכוב ניכר בטיפול של גופים דורשים ואף אבדן של חשבוניות כאלה ומסמכים במעבר מהיחידה ואליה, נדרש, בין היתר, לאמץ שיטה לרישום, מעקב ובקרה על חשבוניות מתכננים ויועצים במחוזות, ולבחון אפשרות של העב רת החשבוניות והמסמכים על ידי היחידה למחוזות ולגופים דורשים בדואר אלקטרוני.
בהתייחסותו מספטמבר 2013 לממצאי הביקורת מסר סגן וממלא מקום ראש אגף ההנדסה והבינוי, כי הודגש למחוזות שיש לבצע רישום ומעקב אחר תנועת חשבונות מתכננים ויועצים.
חשבוניות של מתכננים, של יועצים ושל קבלנים 22 באגף ההנדסה והבינוי ארבעה מחוזות בפריסה גיאוגרפית.
ניהול התכנון והמתכננים הוא מתפקידי המחוזות.
ב חשבוניות קבלנים קבלנים מגישים את החשבוניות למחוזות אגף ההנדסה והבינוי בצירוף חישובי כמויות ומסמכים נדרשים אחרים.
לאחר בדיקה במחוז הן מועברות לאכ"ס23 לבדיקה נוספת ולביצוע תשלום.
תקני הזמן שנקבעו בהוראת היסוד ובהוראות אגף ההנדסה והבינוי לטיפול בחשבוניות קבלנים הם: במקרה של חשבון חלקי - 23 ימים במחוז ו-15 ימים באכ"ס (ס"ה38 ;)ימים ובמקרה של חשבון סופי - 100 ימים במחוז ו-35 ימים באכ"ס (ס"ה135 )ימים24.
1 ) מניתוח נתוני אכ"ס על ידי משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 שילם משהב"ט 5,592 חשבוניות של קבלנים בסכום של כ-1.
8 מיליארד ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של כ- 1,042 חשבוניות (כ-19% ) בסכום של כ-218 מיליון ש"ח (כ-12% ), כשהחציון הוא 18 .
ימי פיגור 2 ) בהיעדר מידע מרוכז באכ"ס בנוגע למועדי העברת החשבוניות בין הגופים, ביקש משרד מבקר המדינה ממחוז דרום וממחוז מרכז להשלים את המידע האמור 25 בנוגע לחשבוניות ששילם משהב"ט בפיגור: 150 חשבוניות שבהן טיפל מחוז דרום26 , כשהחציון הוא10 ימי פיגור; ו -85 חשבוניות שבהן טיפל מחוז מרכז 27 , כשהחציון הוא 40 ימי פיגור.
זאת, כדי לאתר את הגורמים שהיו אחראים לעיכוב בתשלום אותן חשבוניות לקבלנים, וכדי לברר את הסיבות לעיכוב זה.
להלן הממצאים: א) מבין 150 חשבוניות שבהן טיפל מחוז דרום, התעכבו מעבר לתקני הזמן75 חשבוניות במחוז ו -123 חשבוניות באכ"ס (מהן 48 חשבוניות אצל שני הגופים).
מבין 85 חשבוניות שבהן טיפל מחוז מרכז, התעכבו מעבר לתקני הזמן 69 חשבוניות במחוז ו -40 חשבוניות באכ"ס (מהן 24 חשבוניות אצל שני הגופים).
להלן טבלה המציגה את ממוצע ימי הטיפול במחוזות ובאכ"ס מעבר לתקני הזמן שנקבעו בהוראות: .
)חשבונות חלקיים מועברים לאכ"ס באמצעות המחשב (ללא העברת החשבונית הפיזית 24 חשבון סופי בא לסכם את ההתחשבנות בין הקבלן למשהב"ט בגין החוזה ובגין החשבונות החלקיים ששולמו במהלך ביצוע העבודה.
זמן הטיפול בחשבון סופי של קבלן הוא ארוך משום מורכבות הטיפול בו.
כך למשל, חשבון סופי עובר בדיקה ראשונה על ידי מפקח במחוז ובדיקה שנייה ביחידת התחשיבים וההתקשרויות במחוז.
נוסף על כך, חשבונות סופיים החורגים מסמכות החתימה של מנהל המחוז (כגון חשבונות סופיים מעל מיליון ש"ח), מועברים למזכירות סגן ראש אגף ההנדסה והבינוי להתקשרויות שבמטה לבדיקה נוספת.
25 המחוזות מנהלים רישוםאודות תנועתן של חשבוניות קבלנים בין גורמי הטיפול השונים בתוך המחוז ומחוצה לו.
26 חשבוניות מארבע "קבוצות רכש" שבהן שיעור החשבוניות ששולמו בפיגור היה גבוה מ-22% , מספר החשבוניות בפיגור היה גבוה מעשר, והסכום ששולם בפיגור היה גבוה מ-2 .
מיליון ש"ח 27 חשבוניות משתי "קבוצות רכש" שבהן שיעור החשבוניות ששולמו בפיגור היה גבוה מ -32% והסכום ששולם בפיגור היה גבוה מ-1 .
מיליון ש"ח תשלומי משרד הביטחון לספקים 165 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 חשבון חלקי .
)ב לכמחצית מהחשבוניות שהיו בטיפול מחוז דרום, לא היה למנהל המחוז הסבר לעיכוב בטיפול, ובנוגע ליתר החשבוניות מסר, כי העיכוב נבע, בין היתר, מעומס עבודה גדול.
אשר לחשבוניות שבהן טיפל מחוז מרכז, ראשת חטיבת תחשיבים, חשבונות והתקשרויות במחוז מרכז מסרה למשרד מבקר המדינה, כי רוב החשבוניות שהתעכבו היו של חשבונות סופיים, וזאת בעיקר עקב עומס עבודה של מפקחים ותחלופה גבוהה של בודקי חשבונות.
ראשת חטיבת חשבונות ההנדסה והבינוי באכ"ס מסרה למשרד מבקר המדינה, כי אישור חשבונות חלקיים התעכב מהסיבות הבאות: (1 ) הקבלן לא צירף לחשבון ערבות כנדרש28 .
)(מרבית המקרים (2 ) לא הייתה התאמה בין הרשום בכתב הכמויות החוזי לבין הכמויות שאושרו לביצוע בפועל.
(3 ) שינויים בהזמנות לא אושרו על ידי כל מורשי החתימה הנדרשים 29 .
בנוגע לסיבות לעיכוב אישור חשבונות סופיים מסרה, בין היתר, כי: (1 ) החשבונות נבדקים פיזית, דבר שכרוך בבירורים עם המחוזות ועם גורמים במטה ואורך זמן.
(2 ) בנוסף להזרמת החשבוניות למערכת הממוחשבת, על המחוזות להעבירן בדואר, ולעתים הן מגיעות בעיכוב רב או אובדות.
בהתייחסותו מספטמבר 2013 לממצאי הביקורת מסר סגן וממלא מקום ראש אגף ההנדסה והבינוי הסברים נוספים לעיכוב בטיפול בחשבוניות, וביניהם: קשיי מעבר בין מערכות מידע, וקליטת חשבונות סופיים מקבלנים ללא צירוף כלל המסמכים הנדרשים (שאותם הנחה להחזיר לאלתר לצורך השלמות לפני קליטתם).
משרד מבקר המדינה מעיר לאגף ההנדסה והבינוי ולאכ"ס, כי תקני הזמן שנקבעו בהוראות אמורים להוות יעדים בני השגה בנוגע לזמן הטיפול של כל גורם בתהליך הבדיקה והאישור של חשבוניות, תוך התחשבות במשאבים הנדרשים לכך.
נוכח פיגור בתשלום של כ- 19% מחשבוניות הקבלנים בשנת 2012 , ראוי לבצע ניתוח ובחינה של תהליך הטיפול של חשבוניות קבלנים לצורך ייעולו.
בהתייחסותו מספטמבר 2013 לממצאי הביקורת הודיע ממלא מקום וסגן ראש אגף ההנדסה והבינוי, כי הקים צוות על מנת לבחון את תהליך הטיפול בחשבוניות, להצביע על צווארי בקבוק, ולהציע חלופות והמלצות לשיפורו ולייעולו.
נקבע, כי הצוות יגיש את המלצותיו עד סוף שנת 2013.
28 קבלנים נדרשים להמציא למשהב"ט ערבות בנקאית לביצוע העבודה.
במקרה של חשבון חלקי ראשון או הגדלת הזמנה, אכ"ס אינו מאשר תשלום עד לקבלת הערבות.
29 אכ"ס נושא באחריות לאישור התשלומים ולניהול המידע עלהתשלומים שנעשו במסגרת ההזמנה, ובעת אישור חשבונית אכ"ס מקיים בקרה שההזמנות הרשומות במערכת המידע אכן נחתמו על ידי המורשים על פי ההרשאות.
יצוין, כי סיבה זו רלוונטית גם לעיכוב באישור חשבונות סופיים.
שם הדוח: תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 2 .
הטיפול בחשבוניות של קניות בהקפה30 שיטת הקנייה בהקפה נועדה לאפשר ליחידות צה"ל לבצע בתנאים מסוימים רכש במישרין מספקים ובסכומי כסף מוגבלים, ולכן בשיטה זו יחידות צה"ל משמשות הן כגוף דורש והן כגוף רוכש.
יחידות צה"ל מקבלות חשבוניות מספקים, בודקות אותן ומעבירות אותן לאכ"ס בצירוף המסמכים הנדרשים לצורך אישור וביצוע תשלום.
מניתוח נתוני אכ"ס על ידי משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 שילם משהב"ט 26,800 חשבוניות לקניות בהקפה, בסכום כולל של כ-52 מיליון ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של 9,305 חשבוניות (כ-35% ), בסכום של כ-20 מיליון ש"ח (כ-38% ), כשהחציון הוא 24 .
באכ"ס לא קיים מידע מרוכז על מועדי קבלת חשבוניות של קניות בהקפה מהיחידות בצה"ל, והוא אינו מקיים מעקב ובקרה שוטפים אחר הטיפול של היחידות בחשבוניות אלה.
בהיעדר מידע מרוכז באכ"ס על מועדי קבלת החשבוניות מהיחידות הדורשות בצה"ל, בחן משרד מבקר המדינה 64 חשבוניות ששילם משהב"ט בפיגור של מעל 100 ימים ושסכומן מעל 9,000 ש"ח.
התברר, כי מבין64 חשבוניות אלה כ-69% (44 חשבוניות) היו בטיפול של ח"א, כשהחציון הוא 153 ימי פיגור.
על כן בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול של ח"א בחשבוניות של קניות בהקפה.
ח"א מפעיל מערכת ממוחשבת (להלן - מערכת ח"א), שבאמצעותה מנהלות יחידות החיל, בין היתר, את הטיפול בחשבוניות של קניות בהקפה.
על פי נוהל עבודה בח"א בנושא ביצוע רכש בהקפה31, יחידות החיל מקבלות חשבוניות מספקים, מ חתימות אותן, מזינות אותן למערכת ח"א, ולאחר בדיקה מעבירות אותן למחלקת תקציבים ובקרה במטה החיל (להלן - מת"ב).
מת"ב מקיימת בקרה על תהליך הרכש בהקפה ועל טיפול היחידות בחשבוניות, לרבות בדיקת נכונות פרטי החשבוניות, לעומת הפרטים שהזינו היחידות למערכת הממוחשבת.
בת ום הבדיקה, משגרת מת"ב את נתוני החשבוניות שבמערכת ח"א לאכ"ס באמצעות תקשורת מחשבים.
כעבור מספר ימים מת"ב מעבירה לאכ"ס גם את החשבוניות32 , בצירוף המסמכים הנלווים.
על פי נתוני ח"א, בשנת 2012 הוא טיפל בכ- 8,300 חשבוניות של קניות בהקפה בסכום כולל של כ-17 מיליון ש"ח.
מבירור שערך משרד מבקר המדינה עם מת"ב בנוגע לעיכוב בתשלום של 44 החשבוניות שהוזכרו לעיל, נמצא, כי הסיבות העיקריות לפיגור בתשלום לספקים היו: חילופים של כוח אדם רלוונטי ביחידות, אבדן פיזי של חשבוניות, ושימוש בסעיף תקציבי לא נכון.
משרד מבקר המדינה העיר, כי יש חשיבות שאכ"ס יקיים מעקב ובקרה שוטפים אחר הטיפול בחשבוניות של קניות בהקפה, כדי לאתר את היחידות בצה"ל שבהן קיימים עיכובים משמעותיים.
בהתייחסותו מאוגוסט 2013 לממצאי הביקורת מסר ראש אכ"ס, כי ככלל, התשלום באכ"ס מתבצע עד ארבעה ימים לאחר קבלת נתוני החשבוניות בשידור בצירוף החשבונית והמסמכים, .
30 בשיטת הקנייה בהקפה יחידות בצה"ל או במשהב"ט רוכשות במישריןמספק, שלא באמצעות גופי ההרכשה הייעודיים במשהב"ט, בסכומי כסף מוגבלים, על פי הוראות משהב"ט וחוק נכסי המדינה, התשי"א- 1951.
המבוסס על הוראת משהב"ט בנושא 32 על פי הוראת משהב"ט בנושא, מת"ב אמורה להעביר את החשבוניות לאכ"ס בתוך 10 ימים מהמועד שבו התקבלו ביחידות.
תשלומי משרד הביטחון לספקים 167 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 ולפיכך אין עיכוב בתשלום ממועד ההגעה לאכ"ס והסיבה "לפיגור במועדי התשלום נובעת ".
עוד ציין, כי כיוון שהקנייה אינה נרשמת ]בצה"ל[ ככל הנראה מעיכוב החשבונית ביחידה במערכת הממוחשבת במשהב"ט, לאכ"ס אין את האפשרות לקיים מעקב אחר החשבוני ות שנקלטו במערכת ח"א.
כאמור, מתפקידיו העיקריים של אכ"ס הוא לבצע את תשלומי משהב"ט "בעיתויים המתאימים".
משרד מבקר המדינה מעיר, כי אם להערכת אכ"ס פיגור בתשלומי חשבוניות של קניות בהקפה לספקים נובע מעיכוב בטיפול של צה"ל בחשבוניות, עליו לקיים את התיאום הנדרש עם צה"ל, ולמצוא את הדרך המתאימה לקיום מעקב ובקרה, על פי מאפיינים שיקבע.
הטיפול בחשבוניות שירותי פרט במנה"ר היחידה להרכשת שירותים במנה"ר מבצעת רכש של שירותי פרט, רפואה, שיקום ותנאי שירות, בעיקר עבור הזרועות והפיקודים בצה"ל.
על פי הוראת מנה"ר בנושא הטיפול בחשבוניות, הגוף המקבל נושא באחריות לבדיקה ולאישור קבלת השירות, בין היתר, מבחינת טיבו ומועד קבלתו; מנה"ר נושא באחריות לבדיקה ולאישור תקינות החשבוניות, לרבות קיום מסמכים נלווים נדרשים; ואכ"ס עורך בדיקה נוספת ומשלם את החשבוניות.
מניתוח נתוני אכ"ס על ידי משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 טיפלה המערכה 33 לרכש שירותי פרט שביחידה להרכשת שירותים ב- 8,310 חשבוניות, בסכום כולל של כ -231 מיליון ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של 1,019 חשבוניות (כ-12% ), בסכום של כ-23.
6 מיליוני ש"ח (כ-10% ), כשהחציון הוא15 .
ימי פיגור עיקר הרכש שמבצעת המערכה לרכש שירותי פרט הוא בתחום "השכלה והכשרה"34 .
משרד מבקר המדינה בדק את הטיפול ב -197 חשבוניות בתח ום זה שסכומן 1,000 ,ש"ח ומעלה ושאותן שילם משהב"ט לספקים בפיגור של מעל 30 .
ימים בבדיקה נמצא, כי 95% מהחשבוניות האמורות הן בעבור שירותים שנרכשו לחיל החינוך והנוער כגוף דורש.
לחיל החינוך והנוער שלוחה ביחידה להרכשת שירותים, המזינה את חשבוניות החיל למערכת המידע של משהב"ט.
בנוגע ל-37 מבין197 החשבוניות, מסרו נציגי היחידה להרכשת שירותים ונציג מפקדת קצין החינוך והנוער הראשי ביחידה למשרד מבקר המדינה, כי הפיגורים במועדי התשלום נבעו, בין היתר, ממחסור בכוח אדם ומאבדן של חשבוניות (מהמסמכים עולה, כי כ-14% מהחשבוניות אבדו).
עוד מסרו, כי כדי להפחית את כמות החשבוניות המטופלות ולהוריד את עומס העבודה, באפריל 2013 התבקשו הספקים של חיל החינוך והנוער להגיש חשבונית מרוכזת אחת לחודש (ולא בעבור כל פעילות בודדת).
יצוין, כי מערכת המידע שבשימוש משהב"ט אינה מקושרת למערכות המחשב המשמשות את יחידות צה"ל, וכתוצאה מכך, אין לגורמים ביחידה להרכשת שירותים מידע ממוחשב בנוגע למועד שבו יחידה בצה"ל קיבלה חשבונית מספק, ואשר ממנו, על פי רוב, מתחיל מניין ימי .
33 ;מערכה כוללת מספר מחלקותהמחלקה היא תא הרכש הבסיסי במנה"ר, העוסק בתחום מוגדר.
34 בשנת 2012 טיפלה המערכה ב- 6,098 חשבוניות בתחום זה, שהסתכמו בכ -153 ;מיליון ש"ח מהן פיגר משהב"ט בתשלום של 744 חשבוניות (כ -12% ) בסכום של כ -17 מיליון ש"ח (כ - 11% ), כשהחציון הוא 19 .
ימים 168 דוח שנתי64ב .
שם הדוח: תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 התשלום לספק.
עוד יצוין, כי למערכת המידע הקודמת של משהב"ט היה ככלל ממשק למערכות שבשימוש יחידות צה"ל.
מעבר לכך, היחידה להרכשת שירותים אינה מרכזת נתונים על מועדי קליטת החשבוניות מיחידות צה"ל ועל מועדי העברתן לאכ"ס.
בהיעדר ריכוז נתונים זה, נפגעת יכולת המעקב והבקרה על משך הטיפול בחשבוניות לספקים, לרבות יכולת איתורן במקרה של אבדן, ואיתור גורמים מעכבים.
בהתייחסותו מאוגוסט 2013 לממצאי הביקורת מסר מנה"ר, כי סיבה נוספת לעיכוב בתשלומים היא שחיל החינוך והנוער משמש גוף דורש עבור כלל זרועות צה"ל ומשתמש בהזמנות מאגדות.
עקב שינויים בתקציב לאורך השנה, נדרש החיל להגדיל הזמנות שכבר אושרו, דבר שמחייב סבב חתימות נוסף לאי שור ההגדלה.
כך, שאין אפשרות להעביר חשבונית לתשלום עד להשלמת סבב החתימות.
משרד מבקר המדינה מעיר למנה"ר, כי ראוי שהיחידה להרכשת שירותים תרכז נתונים בנוגע לקליטתן ולתנועתן של החשבוניות בין גורמי הטיפול השונים, זאת על מנת לקיים מעקב ובקרה על משך הטיפול בחשבוניות.
הטיפול בחשבוניות שירותי תברואה באמו"ן האחריות לתחום הגנת הסביבה ותשתיות במערכת הביטחון היא מתפקידיו העיקריים של אמו"ן.
חטיבת תשתיות והגנה על הסביבה באמו"ן מבצעת הרכשה של שירותי פינוי אשפה ביתית ופסולת מוצקה ממחנות צה"ל באמצעות גורמים אזרחיים - קבלנים ורשויות מקומיות.
ספקים אלה מגישים את חשבוניותיהם למחלקת תברואה בחטיבת תשתיות והגנה על הסביבה (להלן - מחלקת תברואה), אשר סורקת אותן ומעבירה באמצעות הדואר האלקטרוני לגופים דורשים בצה"ל.
לאחר קבלת החשבוניות המאושרות חזרה, מזרימה אותן מחלקת תברואה למערכת המידע של משהב"ט, ולאחר בדיקה הן מועברות לאכ"ס.
על פי הסכם ההתקשרות עם הספקים, משהב"ט נדרש לשלם את חשבוניותיהם בתוך 60 ימים ממועד קבלתן במשרד לאחר אישור צה"ל.
יצוין, שאין לגורמים במחלקת תברואה מידע ממוחשב אם יחידה בצה"ל אישרה חשבונית של ספק, כי כאמור מערכת ה מידע שבשימוש משהב"ט אינה מקושרת למערכות המחשב המשמשות את יחידות צה"ל.
מניתוח נתוני אכ"ס על ידי משרד מבקר המדינה עולה, כי בשנת 2012 טיפלה מחלקת תברואה ב-649 חשבוניות, בסכום כולל של כ-39 מיליון ש"ח; מהן פיגר משהב"ט בתשלום של84 חשבוניות (כ-13% ), בסכום של כ-3.
5 מיליון ש"ח (כ-9% ), כשהחציון הוא21 .
ימי פיגור מבירור שערך משרד מבקר המדינה עם מחלקת תברואה נמצא, כי עיקר הסיבות לפיגור בתשלומי משהב"ט לספקים היו: א.
איחור בהזנת חשבוניות על ידי מחלקת תברואה למערכת הממוחשבת של משהב"ט (בין היתר עקב תחלופה גבוהה בכוח אדם בשירות חובה במחלקה, דבר שהביא לחוסר יציבות ולפגיעה במקצועיות הטיפול בחשבוניות).
הקלדת מועדים שגויים של מסירת חשבוניות.
שינויים בהזמנות שטרם אושרו על ידי כל מורשי החתימה הנדרשים, לא אפשרו אישור חשבוניות שהוגשו בגינן.
עוד עלה בביקורת, כי מחלק ת תברואה לא ריכזה נתונים בנוגע לקליטתן ולתנועתן של החשבוניות בין גורמי הטיפול השונים, זאת לצורך מעקב ובקרה, שיש בהם לסייע לאיתור עיכובים בתהליך הטיפול בחשבוניות ולמנוע פיגורים בתשלומים לספקים.
תשלומי משרד הביטחון לספקים 169 .
:שם הדוח תשלומי משרד הביטחון לספקים מסגרת הפרסום: דוח שנתי 64ב שנת פרסום: התשע"ד- 2014 בהתייחסותו מאוגוסט 2013 לממצאי הביקורת הודיע אמו"ן, בין היתר, כי מחלקת תברואה החלה (במאי 2013 ) בניהול רישום של כלל החשבוניות שהתקבלו, ושהוא פועל להפקת דוח למעקב אחר חשבוניות מרגע הזנתן למערכת הממוחשבת ועד לקבלת אישור אכ"ס.
עוד הודיע, כי הקדים את ספירת ימי התשלום ( 60 ימים) למועד הגשת החשבוניות במחלקה על ידי הספקים (במקום ספירה ממועד קבלת אישור צה"ל).
משרד מבקר המדינה מציין לטובה את התיקון של חלק מהליקויים שעשתה מחלקת תברואה באמו"ן במהלך הביקורת.
מערכת הביטחון היא גורם מרכזי המשפיע על פעילות המשק הישראלי.
משהב"ט, כגוף האחראי על תשלום תמורה לגורמים אזרחיים אשר סיפקו טובין או שירות לכלל מערכת הביטחון, מחזיק בעוצמה רבה, והוא מהווה מקור פרנסה חשוב, לעתים עיקרי, לספקים אלה.
יודגש, כי התחייבות כספית של משהב"ט מהווה התחייבות לתשלום של מדינת ישראל, ופיגור בתשלום, שמקורו בעבודה לקויה בגופי משהב"ט וצה"ל, אינו מתיישב עם מינהל תקין.