Sehr geehrte Damen und Herren.  Vor über einem Jahr habe ich einen Auftrag als Fliesenleger angenommen. Dies verlief alles mündlich . Es gibt keinen schriftlichen Bauvertrag.  Die Aussage des Bauherren war immer 'Das muß bis April 2015 fertig sein'  Nun habe ich meine Arbeiten so geplant, dass ich im April spätestens Mai fertig bin - es kann ja immer zu Verzögerungen kommen.  Sämtlich andere Aufträge habe ich erst ab Juni in die Planung genommen, wegen diesem Großprojekt.  Nun war es so, dass am 16.03.2015 ein Anruf von diesem Bauherren kam, dass ich die Arbeiten sofort unterbrechen soll auf unbestimmte Zeit. Es vergingen fast 4 Monate, ohne das ich auf der Baustelle arbeiten konnte oder sollte.  Ich kann ja nun nicht ewig warten, weil mir dadurch ein finanzieller Schaden entstanden wäre.  Ich hab denzufolge weitere Aufträge angenommen, um Geld zu verdienen. ( Ich bin derzeit gut mit Arbeit ausgelastet.)   NUN kommt plötzlich ein Anruf, es wird weiter gemacht. Zeitlich passt mir das aber nun gar nicht mehr, weder der Juli,August, September und Oktober weisen Kapazitäten auf. Ich konnte zu keinem Zeitpunkt wissen wann es auf der Großbaustelle weiter geht, konnte aber auch nicht daheim sitzen bleiben, um auf diesen 'Anruf es geht weiter ' zu warten.  Ich möchte dort nicht weiter Arbeiten, alle Arbeiten wurden auf Stundenlohnbasis und nach Anweisung vom Bauträger ausgeführt.  Welches Recht hat der Bauherr, womit muß ich rechnen , wenn ich nicht weiter mache.  Danke Gruß Sven Schulze

§ 293 Annahmeverzug. Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt.