Sehr geehrte Damen und Herren, für einen öffentlichen Auftraggeber sollen wir Bodenfliesen Format 90x20 cm verlegen, gemäß LV im Dünnbettverfahren, jedoch sind Teilbereiche der Wände rund, was im Leistungstext nicht erwähnt wurde. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um einen Mehraufwand beim Zuschnitt jeder einzelnen Bodenfliese. Weiterhin wurde das ausgeschriebene Wandfliesenformat von 60x30 auf 10x10 cm vom Bauherrn geändert. Auch hierbei handelt es sich um eine Mehrleistung, sowohl vom Preis als auch von der Verlegezeit. (Mehrpreishöhe ?) Der Bauherr akzeptiert dies beides nicht. Gibt es dazu eine Vorschrift, womit ich mein Nachtragsangebot rechtlich absichern kann. Ich bitte um kurzfristige Rückantwort  Freundliche Grüße

§ 650c Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2. (1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Absatz 2 vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die Leistungspflicht des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.(3) Bei der Berechnung von vereinbarten oder gemäß § 632a geschuldeten Abschlagszahlungen kann der Unternehmer 80 Prozent einer in einem Angebot nach § 650b Absatz 1 Satz 2 genannten Mehrvergütung ansetzen, wenn sich die Parteien nicht über die Höhe geeinigt haben oder keine anderslautende gerichtliche Entscheidung ergeht. Wählt der Unternehmer diesen Weg und ergeht keine anderslautende gerichtliche Entscheidung, wird die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung erst nach der Abnahme des Werks fällig. Zahlungen nach Satz 1, die die nach den Absätzen 1 und 2 geschuldete Mehrvergütung übersteigen, sind dem Besteller zurückzugewähren und ab ihrem Eingang beim Unternehmer zu verzinsen. § 288 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und § 289 Satz 1 gelten entsprechend.