Tenor Dem Beklagten wird hinsichtlich der Versäumung der Berufungsbegründungsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gewährt. Auf die Berufung des Beklagten wird unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels das Urteil des Landgerichts Bonn vom [DATE] [REF] teilweise abgeändert und wie folgt neu gefasst: Die Klage wird abgewiesen. Auf die Widerklage wird der Kläger verurteilt, an den Beklagten 0 € zzgl. Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem [DATE] zu zahlen. Im Übrigen wird die Widerklage abgewiesen. Von den Kosten des Rechtsstreits erster Instanz tragen der Kläger 0 % und der Beklagte 0 %. Die Kosten der Streithelferin erster Instanz tragen der Beklagte zu 0 % und die Streithelferin selbst zu 0 %. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen der Kläger zu 0 % und der Beklagte zu 0%. Die Kosten der Streithelferin im Berufungsverfahren tragen der Beklagte zu 0 % und die Streithelferin selbst zu 0 %. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Jede Partei kann die Vollstreckung der jeweils anderen Partei gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht die andere Partei vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 0 % des zu vollstreckenden Betrages leistet. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tenor 0. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem [DATE] zu zahlen, sowie 0 € vorgerichtliche Kosten und weitere 0, € Mahnkosten, jeweils nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem [DATE] . 0. Die weitergehende Klage wird abgewiesen. 0. Die Widerklage wird abgewiesen. 0. Von den Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 0/0 und der Beklagte 0/0 zu tragen. Von den Kosten des Streithelfers haben dieser 0/0 und der Beklagte 0/0 zu tragen. 0. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 0% des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar. Der Kläger verlangt von dem Beklagten für die Lieferung und Montage einer Solaranlage restlichen Werklohn. Der Beklagte macht u.a. geltend, die Anlage sei zu spät errichtet worden, weswegen ihm ein Ertragsausfall von Februar [DATE] sowie ein Schaden wegen geringerer Einspeisevergütung entstanden sei. Auch habe die Anlage gravierende Mängel , insbesondere seien die gelieferten Wechselrichter falsch und die gelieferten Photovoltaikmodule [im Folgenden auch: PV-Module] fehlerhaft montiert worden. Im Einzelnen: Der Beklagte beauftragte den Kläger mit der Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage für ein Stallgebäude. Dem gingen zwei Angebote des Klägers voraus, das eine vom [DATE] und das andere vom [DATE] , die beide einen Bruttoangebotspreis von jeweils 0 € ausweisen. Doch war der Nettoangebotspreis für die Module, das Montagesystem pp. im Angebot vom Dezember um 0, € höher. Nach Vortrag des Beklagten betreffen diese 0, € die von der Streithelferin erbrachten Stahlarbeiten zwecks Ertüchtigung der Halle. Zu Pos. 0 bot der Kläger ein Montagesystem und zu Pos. 0 Wechselrichter „T0 oder gleichwertig“ mit einem Wirkungsgrad von 0% an. Auch für diese Wechselrichter gewährte er eine „Garantie: 0 Jahre“. Der Aufwand für Blitzschutz war im Angebot des Klägers nicht enthalten . Dem Angebot des Klägers vom September war eine Wirtschaftlichkeitsberechnung beigefügt, die von einer Inbetriebnahme Ende [DATE] ausging. Bei einer späteren Inbetriebnahme war die Einspeisevergütung geringer, was den Parteien auch bekannt war. Die Halle des Beklagten war statisch so instandzusetzen, dass sie die Anlage problemlos tragen konnte. Der Kläger oder der Beklagte beauftragte den Statiker; diesen bezahlte der Beklagte direkt. Nach Vorliegen der Statik beauftragte der Kläger oder der Beklagte die Streithelferin, die von dem Statiker für erforderlich gehaltenen Stahlarbeiten vorzunehmen. Hierfür zahlte der Beklagte 0, €. Bei der örtlichen Netzbetreiberin war ein Einspeiseantrag zu stellen; dafür erteilte der Beklagte dem Kläger am [DATE] eine Generalvollmacht. Nach einer Auftragsbestätigung des Klägers vom [DATE] von dem Beklagten am selben Tag unterzeichnet sollte die Zahlung der PV-Anlage in drei Abschlägen erfolgen. Die Schlusszahlung von 0 € nach Fertigstellung der DC-Montage ist noch offen. Dazu verhält sich die Schlussrechnung vom [DATE] . Mit Schreiben vom [DATE] mahnte der Kläger die Zahlung der Rechnung an. Mit Schreiben vom [DATE] forderten die Bevollmächtigten des Klägers den Beklagten zur Zahlung auf. Die Streithelferin war beauftragt, Spezialrahmen für die Module herzustellen und die einzelnen Module auf dem Grundstück des Beklagten in die Spezialrahmen zu montieren und dort zu verdrahten. Die Fa. T0 führte die gesamte Verkabelung und Installation durch. Unstreitig ist, dass der Kläger anstatt der geschuldeten Wechselrichter der „Marke T0 oder gleichwertig“ Wechselrichter der Marke T #### einbaute. Streitig ist, ob die Gleichwertigkeit gegeben ist. Die Anlage ist seit [DATE] in Betrieb. Bereits mit Schreiben vom [DATE] hatte der Beklagte gegenüber dem Kläger nach seinem Vortrag diverse Mängel gerügt und Frist zur Mangelbeseitigung bis zum [DATE] gesetzt. Der Elektriker C stellte am [DATE] weitere Montagemängel fest . Darüber hinaus zeigten zwei der Wechselrichter zu unregelmäßigen Zeiten Störungen an, ein dritter Wechselrichter zeigte permanent eine Störung an. Mit Schreiben vom [DATE] und vom [DATE] rügte der Beklagte die Mängel bzw. weitere Mängel: Die zugesicherte Anlagenleistung sei zu gering; ein Wechselrichter sei defekt, das Dach der Garage durch Montagearbeiten beschädigt worden. Es folgten weitere Mängelrügen des Beklagten, so am [DATE] ., [DATE] . und am [DATE] . Anfang [DATE] wurden infolge eines Sturms neun PV-Module vom Dach geweht . Die von dem Beklagten abgeschlossene Sturmschadenversicherung übernahm den Schaden. Auch in der Folgezeit lösten sich weitere Module, die in die Montagerahmen verklebt waren . Im Frühjahr [DATE] ließ der Beklagte die Anlage durch ein anderes Unternehmen wieder herstellen. Die meisten PV-Module konnten wieder verwendet werden. Der Beklagte hat zuerst mit der Klageerwiderung wegen der nach seinem Vorbringen nicht vertragsgemäßen Wechselrichter die Minderung in Höhe von 0 € erklärt. Gegen den Restwerklohn hat er aufgerechnet mit einem Schadensersatzanspruch iHv. 0 € wegen der geringeren Einspeisevergütung, wäre die Inbetriebnahme im [DATE] erfolgt. Gegen die restliche dann noch offene Forderung des Klägers hat der Beklagte mit einem Schadensersatzanspruch aus Verzug iHv. 0 € aufgerechnet, da die Inbetriebnahme nicht im Januar sondern im [DATE] erfolgt ist. Mit Widerklageschriftsatz vom [DATE] hat der Beklagte den Minderungsbetrag mit 0, € beziffert und den Minderungsbetrag wegen defekter bzw. fehlender Wechselrichter mit 0, €. Gegen die restliche Klageforderung iHv. 0, € hat er dann mit den Kosten der Reparatur der PV-Module aufgerechnet, da diese nicht ordnungsgemäß befestigt seien. Der Restbetrag iHv. 0 € war Gegenstand der Widerklage vom [DATE] . Er hat mit Schriftsatz vom [DATE] seine Forderung von 0, € wegen Mindereinspeisung und damit die Widerklage um 0 € erhöht. Mit Schriftsatz vom [DATE] hat er seine Widerklage um einen Feststellungsantrag erweitert. Hierauf wird verwiesen. Der Beklagte beziffert nunmehr die tatsächlich eingetretenen Mindererträge mit 0 € sowie die Reparaturkosten zur Behebung der Mängel mit 0, €. Schließlich macht der Beklagte wegen geringerer Einspeisevergütung einen Betrag iHv. 0 € geltend. Abzüglich der Klageforderung ergibt sich ein Betrag iHv. 0 €; dieser ist Gegenstand der Widerklage. Soweit sich Module gelöst haben, sei das darauf zurückzuführen, dass der Elektriker unter die Module habe kriechen müssen; dabei habe er unabsichtlich mit dem Körper gegen die Module gedrückt. den Kläger zu verurteilen, an den Beklagten 0 € nebst Zinsen in Höhe von 0 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen. er habe das Angebot des Klägers vom [DATE] bereits im [DATE] , nachdem die statische Berechnung vorlag, mündlich angenommen. Der Kläger habe ihm, dem Beklagten, Anfang Dezember eine Inbetriebnahme im [DATE] zugesichert. Der Wirkungsgrad der von dem Kläger gelieferten und eingebauten Wechselrichter sei 0% geringer. Der Beklagte meint, allein weil dem ersten Angebot des Klägers eine Wirtschaftlichkeitsberechnung per [DATE] beigefügt war, sei das Grundlage der Verpflichtung des Klägers gewesen. Die Garantie von 0 Jahren müsse sich auch auf die Montage bzw. das Montagesystem beziehen. Der Kläger habe arglistig gehandelt, indem er andere als die vertraglich vereinbarten Wechselrichter geliefert habe. Das Gericht hat gemäß Beschluss vom [DATE] , teilweise konkretisiert mit Beschluss vom [DATE] und ergänzt mit Beschluss vom [DATE] , u.a. Beweis erhoben über die Fragen, ob durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Dipl. Ing. L0. Auch sollte der Sachverständige dazu Stellung nehmen, ob der Sabotageakt für einen der Mängel ursächlich war. Der Sachverständige L0 hat erklärt, er könne nicht beantworten, ob eine Verklebung der Module zulässig ist. Die Kammer hat daher diesbezüglich Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gutachtens des Dr. M. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten des Dipl. Ing. L0 vom [DATE] nebst Ergänzung vom [DATE] sowie auf das Gutachten des Dr. Ing. M vom [DATE] Bezug genommen. Mit Beschluss vom [DATE] ist dem Kläger aufgegeben worden, einen weiteren Vorschuss iHv. 0, € für den Sachverständigen M bei der Gerichtskasse einzuzahlen, jedoch ohne Erfolg. Mehrere Nachfragen blieben fruchtlos. Eine ergänzende Anhörung der beiden Sachverständigen ist daher nicht mehr durchgeführt worden. Der Kläger hat zwischenzeitlich die „eidesstattliche Versicherung“ abgegeben. Die Parteien haben betreffend die streitgegenständliche Photovoltaikanlage einen Werklieferungsvertrag geschlossen, [REF] . Auf diesen Vertrag ist Kaufrecht anzuwenden, §§ 0 ff. BGB. Denn die Lieferung und Übereignung der Solarmodule steht nach dem Vertrag der Parteien im Vordergrund, wohingegen die Montage zwar nicht unwichtig, aber doch zweitrangig ist, vgl. BGH NJW-RR [DATE] , S. 0. Der Zahlungsanspruch des Klägers gegen den Beklagten ist der Höhe nach unstreitig mit 0 €. Dieser Zahlungsanspruch ist jedoch in Höhe eines Betrags von 0 € gemindert. Dem Beklagten steht gegen den Kläger ein Anspruch auf Minderung wegen der nicht gleichwertigen Wechselrichter aus [REF] zu. Denn die von dem Kläger gelieferten und montierten Wechselrichter sind nicht gleichwertig den angebotenen T0 Wechselrichtern. Das steht fest aufgrund des Gutachtens des Dipl. Ing. L0. Dieser hat zur Überzeugung der Kammer ausgeführt, der Wirkungsgrad der Wechselrichter sei 0% geringer als der der angebotenen Wechselrichter mit einem Wirkungsgrad von 0% , was in 0 Jahren zu einem Minderertrag in Höhe von 0 € führe. Betrachte man einen Zeitraum von 0 Jahren, ergebe sich zwar ein höherer Minderertrag, doch sei das mit den Vorgaben des EEG nicht zu vereinbaren, denn die Dauer der Einspeisevergütung betrage nur 0 Jahre. Die Kammer bemisst den Minderungsbetrag mit dem Minderertrag. Der Beklagte hat die Abweichung der vertraglich geschuldeten von den gelieferten Wechselrichtern bereits mit Schreiben vom [DATE] gerügt und dem Kläger eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt. Soweit der Kläger den Erhalt des Schreibens bestreitet, hat der Beklagte die Postquittung vorgelegt und ferner das Faxprotokoll. Die Frist zur Nacherfüllung ist erfolglos verstrichen; ob der Kläger wie er vorträgt eine Beseitigung der Mängel zu keinem Zeitpunkt überhaupt verweigert bzw. endgültig verweigert hat, ist unerheblich, da er den Mangel binnen der gesetzten Frist nicht behoben hat. Das Recht zur Minderung des Kaufpreises ist nicht verjährt, schon weil sie in unverjährter Zeit erklärt worden ist . Unabhängig hiervon besteht für die Wechselrichter eine Garantie von 0 Jahren. Zwar bezieht sich die Garantie auf Wechselrichter vom Typ „T0 oder gleichwertig“, doch umfasst das Garantieversprechen auch den Fall, dass die gelieferten Wechselrichter eben nicht gleichwertig sind. Der Einwand des Klägers, mit dem Angebot sei nur auf die Herstellergarantie verwiesen worden, ist nicht stichhaltig. Denn eine solche Einschränkung ergibt sich aus dem Wortlaut anders als bei den PV-Modulen, wo ausdrücklich auf eine „Produktgarantie“ verwiesen wird nicht. Der Kaufpreisanspruch des Klägers ist infolge der Erklärung der Minderung durch den Beklagten gemindert worden. Dass der Beklagte an der Minderung in der Folge nicht mehr festgehalten hat, ist unbeachtlich. Denn die Rechtsfolge der Minderung trat mit der dem Kläger zugegangenen Erklärung unmittelbar und bindend ein. Auch war diese Erklärung ab Zugang unwiderruflich. Der Minderungsanspruch des Beklagten ist auch nicht wegen [REF] ausgeschlossen. Denn die Lieferung und Montage der streitgegenständlichen Anlage war für den Beklagten kein Handelsgeschäft, [REF] . Dass der Beklagte den von der PV-Anlage erzeugten Strom an den örtlichen Netzbetreiber weitergibt und insoweit Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen mag, bedeutet nicht, dass er einen in kaufmännischer Weise eingerichteten und organisierten Gewerbebetrieb unterhält, [REF] . Schadensersatzansprüche des Beklagten gegen den Kläger iHv. 0 € wegen der mangelhaften Leistung der Wechselrichter bestehen nicht. Denn insoweit ist offen geblieben, ob die Störungen der Wechselrichter auf deren Mangelhaftigkeit oder auf Überspannungen im Netz zurückzuführen sind. Insoweit hat der Sachverständige L0 ausgeführt, dass die Ursache für die Beschädigung an den Wechselrichtern sehr wahrscheinlich Überspannungen seien, die durch das Stromnetz und / oder von der Gleichspannungsseite her eingekoppelt worden seien. Überspannungsschutzmaßnahmen fehlten. Diese indes waren vertraglich nicht geschuldet. Die von dem Kläger für die Wechselrichter erklärte Garantie von fünf Jahren erstreckt sich daher auch nicht auf Überspannungsschäden. Schadensersatzansprüche des Beklagten iHv. 0 € wegen verspäteter Lieferung / Montage / Inbetriebnahme der Anlage, mit welchen der Beklagte aufgerechnet hat, bestehen ebenfalls nicht. Denn eine Vereinbarung der Parteien, dass die Anlage noch in [DATE] hätte fertig gestellt werden sollen, fehlt. Es mag sein, dass der Kläger dem Beklagten eine solche Fertigstellung mehrfach in Aussicht gestellt hat. Doch enthält die insoweit maßgebliche Auftragsbestätigung des Klägers vom [DATE] , die der Beklagte am selben Tag unterschrieben hat, ein Fertigstellungsdatum nicht. Vielmehr war an diesem Tag offenkundig, dass eine Fertigstellung bis Ende des Jahres ausgeschlossen war, zumal die Bleche, mit denen das Dach neu eingedeckt werden sollte, erst am [DATE] geliefert wurden. Dass wie beiden Parteien bekannt war die Einspeisevergütung bei einer Inbetriebnahme in [DATE] geringer ausfallen würde, ändert nichts. Schadensersatzansprüche des Beklagten gegen den Kläger iHv. 0, € wegen der mangelhaften Montage der PV-Module und der mangelhaften Verkabelung sind dem Grunde nach zwar gegeben. Die mangelhafte Montage hat der Beklagte bereits mit Schreiben vom [DATE] gerügt . Doch sind diese Schadensersatzansprüche aus [REF] verjährt, § 0 Abs. 0 Ziffer 0. BGB. Die gelieferte Solaranlage ist kein Bauwerk im Sinne von [REF] und hat auch nicht die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht . Dass das Bauwerk selbst vor Montage der PV-Anlage statisch zu ertüchtigen war, ändert hieran nichts. Da die Verjährung mit Ablieferung begann, [REF] , trat die Verjährung Ende [DATE] ein. Zwar ist nach [REF] die Aufrechnung mit einer verjährten Forderung möglich, doch setzt das voraus, dass der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet werden konnte. Erstmals aufgerechnet werden konnte mit den Kosten der Mangelbeseitigung jedoch erst in [DATE] . Das bis dahin geltend gemachte Zurückbehaltungsrecht hat die Verjährung nicht gehemmt. Soweit der Beklagte meint, die Produktgarantie für die PV-Module und die Garantie für die Wechselrichter erstrecke sich auch auf das Montagesystem, kann dem nicht gefolgt werden. Denn die Produktgarantie bezieht sich nach dem eindeutigen Wortlaut des Angebots des Klägers nur auf die PV-Module und die von dem Kläger für die Wechselrichter eingeräumte Garantie nur auf jene. Vorgerichtliche Kosten des Klägers iHv. netto 0 € nebst Mahnkosten iHv. 0, € schuldet der Beklagte ebenso wie die zuerkannten Zinsen nach den [REF] . Die auf die vorgerichtlichen Kosten entfallende Umsatzsteuer kann der Kläger jedoch nicht mit Erfolg als Schaden geltend machen, da bei dem Kläger davon auszugehen ist, dass er zum Abzug der Vorsteuer berechtigt ist. Die Umsatzsteuer stellt für ihn nur einen „durchlaufenden Posten“ dar.