Nach dem Grundsatz des Bundesgerichtshofs in der neuen Sache "Branchenbuch Berg" , dem der rechtliche Ansatz des erkennenden Senats bereits in der Verfügungssache [REF] entsprach die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision gegen das Senatsurteil vom [DATE] in der Hauptsache ist zurückgewiesen worden räumen die weitere Angaben des Formularschreibens, die die Beklagten zu ihrer Entlastung anführen und die bei sorgfältiger Lektüre den wahren Zweck der Aussendung erkennen lassen, den Vorwurf der Wettbewerbswidrigkeit nicht aus. Auf sie braucht deshalb im Einzelnen nicht eingegangen zu werden. Nach den Kriterien des Bundesgerichtshofs ist vielmehr entscheidend, dass das Formularschreiben nach seiner Gestaltung und seinem Inhalt geradezu darauf angelegt ist, bei einem flüchtigen Leser den falschen den umschriebenen falschen Eindruck hervorzurufen. Zur Feststellung dieses Zieles reichen im Streitfall die erörterten Merkmale des Schreibens aus, die es bei einer offenen Werbung für die Erstbestellung einer Eintragung in ein privates Internet-Branchenverzeichnis nicht gäbe, also das äußerst zurückhaltende Erscheinungsbild, die amtlich klingende Begrifflichkeit und das Fehlen jeder werblichen, reklamehaften Hervorhebung von Vorzügen von Angebot und Anbieter. Wettbewerbswidrig ist hier das Spekulieren auf einen erfahrungsgemäß selbst bei Gewerbetreibenden vorkommenden Mangel an Sorgfalt. Jenseits der vom Bundesgerichtshof auch in seinem neuen Urteil abgehandelten Bedeutung des Verständnisses der angesprochenen Verkehrskreise für die Bestimmung einer Irreführung spielt der von den Beklagten immer wieder angeführte im Schadensersatzrecht bedeutsame Begriff des "Eigen oder Mitverschuldens" im Wettbewerbsrecht keine Rolle.

Tenor Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 0. Zivilkammer des Landgerichts Köln vom [DATE] [REF] wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens trägt die Klägerin. Zur fehlenden Erfolgsaussicht der Berufung wird zunächst auf die Gründe des Hinweisbeschlusses des Senats vom [DATE] Bezug genommen. Die Stellungnahme der Klägerin vom [DATE] führt zu keiner anderen Beurteilung der Erfolgsaussicht der Berufung. Der Senat hält daran fest, dass die von der Klägerin zitierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine nicht mit dem hiesigen Rechtsstreit vergleichbare Fallkonstellation betrifft. In dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall war der Nachunternehmer auf Vorleistungen anderer Unternehmer angewiesen, um seinerseits die mit dem Bauherrn vereinbarte Bauleistung erbringen zu können. Der Bundesgerichtshof hat es als Unterlassung der erforderlichen Mitwirkungshandlung des Bauherrn angesehen, wenn dem Nachunternehmer das Baugrundstück nicht rechtzeitig aufnahmebereit zur Verfügung gestellt wird. Aus den Grundsätzen dieser Entscheidung und der ihr zugrunde liegenden früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist nicht abzuleiten, dass dem Bauherrn im Verhältnis zu seinem bauleitenden und bauüberwachenden Ingenieur im Sinne einer Mitwirkungshandlung obliegt, diesem die Möglichkeit zu verschaffen, seine Bauüberwachungstätigkeit ohne zeitlich verzögerte Arbeitsweise von Bauunternehmen erbringen zu können. Der Ingenieur kann und muss seinen vertraglichen Leistungspflichten auch dann nachkommen, wenn Bauunternehmer zögerlich arbeiten. Allein die zeitliche Streckung der Tätigkeit bildet kein Leistungshindernis. Entgegen der Darstellung der Klägerin hat der Senat im Hinweisbeschluss nicht die Auffassung vertreten, dass ein Verzug des Bauunternehmers hier der Klägerin anzulasten wäre. Es gilt die rechtlichen Voraussetzungen einer Haftung des Beklagten festzustellen. Dabei stellt sich die Frage, ob die Klägerin insoweit zutreffend die Auffassung vertritt, dass der Bauherr gegenüber dem bauleitenden und bauüberwachenden Ingenieur im Sinne einer Obliegenheit nicht verzögerlich arbeitende Bauunternehmen bereitzustellen hat. Ist dies zu verneinen, was nach Auffassung des Senats der Fall ist, so rechtfertigt sich hieraus nicht der zwingende Umkehrschluss, dass der Leistungsverzug dem Ingenieur als Verletzung von Bauüberwachungs und Koordinierungspflichten zuzurechnen wäre. Eine zeitliche Streckung der Tätigkeit des Ingenieurs fällt grundsätzlich in seinen Risikobereich. Der Gesetzgeber verschafft dem Architekten/ Ingenieur durch § 0 Abs. 0 HOAI die Möglichkeit, sich gegen finanzielle Nachteile ungewöhnlich lange dauernden Leistungen abzusichern. Wenn die Klägerin hiervon keinen Gebrauch gemacht hat, geht dies zu ihren Lasten. Im Fall einer bei Vertragsschluss unvorhersehbaren ungewöhnlichen Verlängerung der Bauzeit kann ferner eine Honoraranpassung nach den Grundsätzen der Änderung der Geschäftsgrundlage in Betracht kommen. Dass die tatsächlichen Voraussetzungen insofern hier nicht gegeben sind, wurde bereits im Hinweisbeschluss ausgeführt. Der Senat ist nach wie vor der Auffassung, dass die Sache aus den im Hinweisbeschluss bereits ausgeführten Gründen keine grundsätzliche Bedeutung hat, die eine Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung erfordern würde.