text: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-BQLDA Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023
BÁO CÁO
Tình hình quản lý dự án đối với gói thầu “Đo đạc hoàn chỉnh mạng
lưới độ cao quốc gia khu vực từ Đà Nẵng trở ra” thuộc Dự án “Hiện đại hoá
hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển
kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố và khu
vực ven biển”
Kính gửi: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU
1. Tên gói thầu: Đo đạc hoàn chỉnh mạng lưới độ cao quốc gia khu vực từ
Đà Nẵng trở ra.
2. Tên dự án: Hiện đại hoá hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy
hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại
một số thành phố và khu vực ven biển.
3. Chủ đầu tư: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
4. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
5. Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày
19 tháng 12 năm 2024.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU
1. Liên danh nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH một thành viên
Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 30 tháng
11 năm 2023.
3. Lực lượng kỹ thuật:
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
A Lực lượng kỹ thuật
1 Quản lý chung Người 1
Quản lý kỹ thuật và Chất lượng sản
2 Người 3
phẩm
3 Bộ phận Giám sát tiến độ Người 4
4 Trực tiếp thi công Người 64
B Phương tiện, thiết bị phục vụ thi công

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Máy thủy bình điện tử Cái 5
2 Ô tô (7 chỗ, bán tải) Chiếc 4
3 Máy tính xách tay Cái 10
4 Máy GPS cầm tay Cái 6
5 Máy in A4 Cái 3
6 Máy in Ao Cái 5
7 Xe máy Cái 26
4. Khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện:
Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
ĐO ĐẠC HOÀN
CHỈNH MẠNG
I
LƯỚI QUỐC GIA
HIỆN ĐẠI
Tìm điểm độ cao
1.1 hạng III có tường
vây
Điểm 46 64 64
1.2 Chọn điểm độ cao 653 661 65 726
Chọn điểm lưới độ
1.2.1 Điểm 13 12 12
cao gốc, lưới "0"
13 12 12
Chọn điểm độ cao
1.2.2 Điểm 401 392 65 457
hạng I
Điểm độ cao thay
thế điểm bị mất, hư
1.2.2.1 Điểm 225 237 43 280
hại trên tuyến độ
cao hạng I
Điểm độ cao thay
thế điểm bị mất, hư
1.2.2.2 hại trên tuyến độ Điểm 89 88 22 110
cao hạng II nâng
cấp lên hạng I
Điểm độ cao trên
1.2.2.3 tuyến độ cao hạng I Điểm 87 67 67
xây dựng mới
Chọn điểm độ cao
1.2.3 Điểm 239 257 257
hạng II
Điểm độ cao thay
thế điểm bị mất, hư
a Điểm 94 113 113
hại trên tuyến độ
cao hạng II

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Điểm độ cao thay
thế điểm bị mất, hư
b hại trên tuyến độ Điểm 11 27 27
cao hạng III nâng
cấp lên hạng II
Điểm độ cao trên
c tuyến độ cao hạng Điểm 134 117 117
II xây dựng mới
Đổ, chôn mốc độ
1.3 cao (Không chống 333 661 65 726
lún)
Đổ, chôn mốc độ
1.3.1 cao thuộc lưới độ Điểm 3 12 12
cao gốc, lưới "0"
Mốc thường Điểm 3 11 11
Mốc gắn Điểm 1 1 1
Đổ, chôn mốc độ
1.3.2 Điểm 214 392 65 457
cao hạng I
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.3.2.1 115 237 43 280
hại trên tuyến độ
cao hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 28 4 32
7
b Mốc thường Điểm 208 39 247
108
c Mốc gắn Điểm 1 1
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.3.2.2 hại trên tuyến độ Điểm 69 88 22 110
cao hạng II nâng
cấp lên hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 4 11 1 12
b Mốc thường Điểm 76 21 97
65
c Mốc gắn Điểm 1 1
Mốc độ cao trên
1.3.2.3 tuyến độ cao hạng I 30 67 67
xây dựng mới
a Mốc thường Điểm 15 61 61
b Mốc gắn Điểm 6 6
Đổ, chôn mốc độ
1.3.3 Điểm 116 257 257
cao hạng II

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.3.3.1 Điểm 77 113 113
hại trên tuyến độ
cao hạng II
a Mốc cơ bản 4 7 7
b Mốc thường 73 106 106
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.3.3.2 hại trên tuyến độ Điểm 27 27
cao hạng III nâng
cấp lên hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 0 0
b Mốc thường Điểm 27 27
Mốc độ cao trên
1.3.3.3 tuyến độ cao hạng 39 117 117
II xây dựng mới
a Mốc cơ bản Điểm 1 1 1
b Mốc thường Điểm 38 106 106
c Mốc gắn Điểm 10 10
Đổ, chôn mốc độ
1.4 320
cao (có chống lún)
Đổ, chôn mốc độ
1.4.1 cao thuộc lưới độ Điểm 10
cao gốc, lưới "0"
Mốc thường 10
Đổ, chôn mốc độ
1.4.2 Điểm 187
cao hạng I
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.4.2.1 Điểm 110
hại trên tuyến độ
cao hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 17
b Mốc thường Điểm 93
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.4.2.2 hại trên tuyến độ Điểm 20
cao hạng II nâng
cấp lên hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 1
b Mốc thường Điểm 19

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Mốc độ cao trên
1.4.2.3 tuyến độ cao hạng I 57
xây dựng mới
Mốc thường Điểm 57
Đổ, chôn mốc độ
1.4.3 123
cao hạng II
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.4.3.1 Điểm 17
hại trên tuyến độ
cao hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 3
b Mốc thường Điểm 14
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.4.3.2 hại trên tuyến độ 11
cao hạng III nâng
cấp lên hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 2
b Mốc thường Điểm 9
Mốc độ cao trên
1.4.3.3 tuyến độ cao hạng 95
II xây dựng mới
a Mốc cơ bản Điểm 1
b Mốc thường Điểm 94
Xây tường vây
1.5 mốc độ cao (không 333 642 65 707
chống lún)
Xây tường vây mốc
độ cao thuộc lưới
1.5.1 Điểm 3 11 11
độ cao gốc, lưới
"0"
Mốc thường Điểm 3 11 11
Xây tường vây mốc
1.5.2 Điểm 214 384 65 449
độ cao hạng I
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.5.2.1 115 236 43 279
hại trên tuyến độ
cao hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 7 28 4 32
b Mốc thường Điểm 108 208 39 247

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.5.2.2 hại trên tuyến độ Điểm 69 87 22 109
cao hạng II nâng
cấp lên hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 4 11 1 12
b Mốc thường Điểm 65 76 21 97
Mốc độ cao trên
1.5.2.3 tuyến độ cao hạng I Điểm 30 61 61
xây dựng mới
Mốc thường Điểm 30 61 61
Xây tường vây mốc
1.5.3 Điểm 116
độ cao hạng II 247 247
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.5.3.1 Điểm 77 113 113
hại trên tuyến độ
cao hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 4 7 7
b Mốc thường Điểm 73 106 106
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.5.3.2 hại trên tuyến độ Điểm 27 27
cao hạng III nâng
cấp lên hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 0 0
b Mốc thường Điểm 27 27
Mốc độ cao trên
1.5.3.3 tuyến độ cao hạng Điểm 39 107 107
II xây dựng mới
a Mốc cơ bản Điểm 1 1 1
b Mốc thường Điểm 38 106 106
Xây tường vây
1.6 mốc độ cao (có Điểm 320
chống lún)
Xây tường vây mốc
độ cao thuộc lưới
1.6.1 Điểm 10
độ cao gốc, lưới
"0"
Mốc thường 10

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Xây tường vây mốc
1.6.2 Điểm 187
độ cao hạng I
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.6.2.1 110
hại trên tuyến độ
cao hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 17
b Mốc thường Điểm 93
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.6.2.2 hại trên tuyến độ 20
cao hạng II nâng
cấp lên hạng I
a Mốc cơ bản Điểm 1
b Mốc thường Điểm 19
Mốc độ cao trên
1.6.2.3 tuyến độ cao hạng I Điểm 57
xây dựng mới
Mốc thường Điểm 57
Xây tường vây mốc
1.6.3 Điểm
độ cao hạng II 123
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.6.3.1 17
hại trên tuyến độ
cao hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 3
b Mốc thường Điểm 14
Mốc độ cao thay
thế mốc bị mất, hư
1.6.3.2 hại trên tuyến độ 11
cao hạng III nâng
cấp lên hạng II
a Mốc cơ bản Điểm 2
b Mốc thường Điểm 9
Mốc độ cao trên
1.6.3.3 tuyến độ cao hạng 95
II xây dựng mới
a Mốc cơ bản Điểm 1
b Mốc thường Điểm 94

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MTV Trắc địa
KL Đăng
MT miền Nam Bản đồ Ghi
STT Nội dung công việc ĐVT Hợp Hoàn ký
Đăng Đăng chú
đồng thành tháng
Hoàn ký Hoàn ký
đến nay tiếp
thành tháng thành tháng
theo
đến nay tiếp đến nay tiếp
theo theo
Thay đổi thông tin
trên mặt mốc và
1.7 222
tường vây do nâng
cấp hạng độ cao
Điểm độ cao hạng
1.7.1 II nâng cấp lên Điểm 176
hạng I
Điểm độ cao hạng
1.7.2 III nâng cấp lên Điểm 46
hạng II
Xây dựng mốc độ
cao quan trắc
chuyển dịch đứng
1.8 (Đổ mốc, chôn Điểm 55 53 53
mốc và gắn mốc
độ cao quan trắc
chuyển dịch đứng)
Mốc thường (có
Điểm 37 3 3
chống lún)
Gắn mốc Điểm 18 50 50
Đo nối độ cao
hạng I, II (bằng
1.9 17.455,8 1.338,2 655 1.050 0 2.388,2 655
máy thủy chuẩn
điện tử)
1.9.1 Đo độ cao hạng I Km 12.437,1 902,6 350,0 1.050 1.952,6 350,0
1.9.2 Đo độ cao hạng II Km 5.018,7 435,6 305,0 435,6 305,0
Đo qua sông hạng
1.10 I (bằng máy quang 3
cơ)
Đo qua sông (trên Lần
1.10.1 3
400m dưới 1000m) đo
Đo qua sông hạng
1.11 II (bằng máy 6
quang cơ)
Đo qua sông (trên Lần
1.11.1 2
150m dưới 400m) đo
Đo qua sông (trên Lần
1.11.2 4
400m dưới 1000m) đo
Cập nhật, bổ sung
1.12 ghi chú điểm độ 837
cao

5. Tình hình giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm: Trung tâm Kiểm định
chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
5.1. Nhân lực:
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đỗ Thị Thuý Lan Trưởng phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
2 Nguyễn Xuân Phong Phó Trưởng phòng KĐSP ĐĐBĐ
3 Đặng Quý Hải Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
4 Trần Văn Mạnh Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
5 Trần Anh Tuấn Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
6 Đặng Văn Lưu Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
7 Trần Thị Thu Hà Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
5.2. Hạng mục kiểm tra
Thời gian
Giám sát, kiểm tra
Ghi
STT Nội dung công việc
Đơn vị cấp CĐT chú
thi công
Ngoại
Nội nghiệp
nghiệp
Đo nối độ cao hạng I (bằng máy
1 Từ 9/2023 Từ 9/2023 Từ 11/2023
thủy cuẩn điện tử)
Từ
Đo nối độ cao hạng II (bằng máy 11/2023 Từ 11/2023
2 Từ 11/2023
thủy chuẩn điện tử) đến đến 11/2024
11/2024
5.3. Kết quả kiểm tra
Nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định
tại Phụ lục Ia Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Giá trị thực hiện (tạm tính)
6.1. Giá trị thực hiện trong kỳ báo cáo: 5.028.827.642 đồng
7.2. Giá trị thực hiện lũy kế tính đến kỳ báo cáo: 30.096.430.557 đồng

III. Đề xuất và kiến nghị:
Ban quản lý đề nghị:
- Liên danh nhà thầu cần bổ sung lực lượng kỹ thuật, máy móc thiết bị, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công đoạn đo cao mạng lưới quan trắc chuyển dịch đứng
Thành Phố Hà Nội. Tiếp tục thực hiện công việc đo nối cao hạng I và công đoạn
đo nối độ cao hạng II để hoàn thành khối lượng các nội dung công việc theo đúng
thời hạn hợp đồng đã ký kết.
- Đề nghị Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ giám
sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện của các nhà thầu để kịp thời phát hiện, xử
lý các vướng mắc nhằm đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thời hạn
hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư
Đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Trung tâm KĐCLSP (để biết);
- Lưu VT.
Nguyễn Đức Phú