text: BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-BQLDA Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023
BÁO CÁO
Tình hình quản lý dự án đối với gói thầu “Đo đạc hoàn chỉnh mạng lưới
độ cao quốc gia khu vực từ Quảng Nam trở vào, tính toán mực nước biển
trung bình, tính toán bình sai tổng thể mạng lưới độ cao quốc gia”. Thuộc dự
án “Hiện đại hoá hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây
dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số
thành phố lớn và khu vực ven biển”
Kính gửi: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ GÓI THẦU
1. Tên gói thầu: Đo đạc hoàn chỉnh mạng lưới độ cao quốc gia khu vực từ
Quảng Nam trở vào, tính toán mực nước biển trung bình, tính toán bình sai tổng
thể mạng lưới độ cao quốc gia.
2. Tên dự án: Hiện đại hoá hệ thống độ cao quốc gia phục vụ công tác quy
hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại
một số thành phố và khu vực ven biển.
3. Chủ đầu tư: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.
4. Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
5. Thời gian thực hiện gói thầu: Từ ngày 26 tháng 6 năm 2023 đến ngày
26 tháng 12 năm 2025.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GÓI THẦU
1. Liên danh nhà thầu thi công: Liên danh Công ty TNHH một thành viên
Tài nguyên và Môi trường miền Nam - Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ.
2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26 tháng 6 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11
năm 2023.
3. Lực lượng kỹ thuật:
STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
A Lực lượng kỹ thuật
1 Quản lý chung Người 1
2 Quản lý kỹ thuật và Chất lượng sản phẩm Người 3
3 Bộ phận Giám sát tiến độ Người 3

STT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
4 Trực tiếp thi công Người 70
B Phương tiện, thiết bị phục vụ thi công
1 Ô tô ( 07 chỗ, bán tải) Chiếc 5
2 Máy tính xách tay Cái 15
3 Máy GPS cầm tay Cái 10
4 Máy in A4 Cái 5
5 Máy in Ao Cái 5
6 Xe máy Cái 26
7 Dụng cụ tìm mốc Nhóm 15
4. Khối lượng các hạng mục công việc đã thực hiện:
Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MT MTV Trắc địa
Đơn
KL Hợp miền Nam Bản đồ Đăng ký Ghi
STT Nội dung công việc vị Hoàn
đồng Đăng Đăng tháng chú
tính Hoàn Hoàn thành
ký ký tiếp
thành thành đến nay
tháng tháng theo
đến đến
tiếp tiếp
nay nay
theo theo
ĐO ĐẠC HOÀN
CHỈNH MẠNG
I LƯỚI ĐỘ CAO
QUỐC GIA HIỆN
ĐẠI
Tìm điểm độ cao có
1.1 1.200 224 1.424
tường vây
Trên tuyến đo hạng I Điểm 626 626
Trên tuyến đo hạng II Điểm 491 159 650
Tìm điểm độ cao hạng
Điểm 148 83 65 148
III có tường vây
1.2 Chọn điểm độ cao 658 799 81 880
Chọn điểm độ cao
1.2.1 297 363 363
hạng I
Điểm độ cao hạng I
thay thế điểm bị mất,
1.2.1.1 Điểm 183 259 259
hư hại trên tuyến độ
cao hạng I
Điểm độ cao hạng I
thay thế điểm bị mất,
1.2.1.2 hư hại trên tuyến độ Điểm 90 101 101
cao hạng II nâng cấp
lên hạng I
Điểm độ cao hạng I
1.2.1.3 trên tuyến độ cao Điểm 24 3 3
hạng I xây dựng mới

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MT MTV Trắc địa
Đơn
KL Hợp miền Nam Bản đồ Đăng ký Ghi
STT Nội dung công việc vị Hoàn
đồng Đăng Đăng tháng chú
tính Hoàn Hoàn thành
ký ký tiếp
thành thành đến nay
tháng tháng theo
đến đến
tiếp tiếp
nay nay
theo theo
Chọn điểm độ cao
1.2.2 361 436 81 517
hạng II
Điểm độ cao thay thế
điểm bị mất, hư hại
1.2.2.1 Điểm 139 174 47 221
trên tuyến độ cao
hạng II
Điểm độ cao thay thế
điểm bị mất, hư hại
1.2.2.2 trên tuyến độ cao Điểm 26 42 34 76
hạng III nâng cấp lên
hạng II
Điểm độ cao trên
1.2.2.3 tuyến độ cao hạng II Điểm 196 220 220
xây dựng mới
Đổ, chôn mốc độ cao
1.3 202 324 146 324 146
(Không chống lún)
Đổ, chôn mốc độ cao
1.3.1 Điểm 92 157 87 157 87
hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.3.1.1 Điểm 62 117 117
trên tuyến độ cao
hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.3.1.2 trên tuyến độ cao Điểm 30 39 39
hạng II nâng cấp lên
hạng I
Mốc độ cao trên tuyến
1.3.1.3 độ cao hạng I xây Điểm 1 1
dựng mới
Đổ, chôn mốc độ cao
1.3.2 110 167 59 0 0 167 59
hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.3.2.1 Điểm 54 100 100
trên tuyến độ cao
hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.3.2.2 trên tuyến độ cao Điểm 56 12 12
hạng III nâng cấp lên
hạng II
Mốc độ cao trên tuyến
1.3.2.3 độ cao hạng II xây 55 55
dựng mới
Đổ, chôn mốc độ cao
1.4 456 150 47 81 0 231 47
(có chống lún)
Đổ, chôn mốc độ cao
1.4.1 205 22 27 22 27
hạng I

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MT MTV Trắc địa
Đơn
KL Hợp miền Nam Bản đồ Đăng ký Ghi
STT Nội dung công việc vị Hoàn
đồng Đăng Đăng tháng chú
tính Hoàn Hoàn thành
ký ký tiếp
thành thành đến nay
tháng tháng theo
đến đến
tiếp tiếp
nay nay
theo theo
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.4.1.1 Điểm 121 22 22
trên tuyến độ cao
hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.4.1.2 trên tuyến độ cao Điểm 60 0
hạng II nâng cấp lên
hạng I
Mốc độ cao trên tuyến
1.4.1.3 độ cao hạng I xây Điểm 24 0
dựng mới
Đổ, chôn mốc độ cao
1.4.2 251 128 20 81 209 20
hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.4.2.1 Điểm 85 101 47 148
trên tuyến độ cao
hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.4.2.2 trên tuyến độ cao Điểm 26 0 34 34
hạng III nâng cấp lên
hạng II
Mốc độ cao trên tuyến
1.4.2.3 độ cao hạng II xây Điểm 140 27 27
dựng mới
Xây tường vây mốc
1.5 độ cao (không chống Điểm 202 324 146 324 146
lún)
Xây tường vây mốc
1.5.1 92 157 87 157 87
độ cao hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.5.1.1 Điểm 62 117 117
trên tuyến độ cao
hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.5.1.2 trên tuyến độ cao Điểm 30 39 39
hạng II nâng cấp lên
hạng I
Mốc độ cao trên tuyến
1.5.1.3 độ cao hạng I xây Điểm 1 1
dựng mới
Xây tường vây mốc
1.5.2 110 167 59 0 0 167 59
độ cao hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.5.2.1 Điểm 54 100 100
trên tuyến độ cao
hạng II

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MT MTV Trắc địa
Đơn
KL Hợp miền Nam Bản đồ Đăng ký Ghi
STT Nội dung công việc vị Hoàn
đồng Đăng Đăng tháng chú
tính Hoàn Hoàn thành
ký ký tiếp
thành thành đến nay
tháng tháng theo
đến đến
tiếp tiếp
nay nay
theo theo
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.5.2.2 trên tuyến độ cao Điểm 56 12 12
hạng III nâng cấp lên
hạng II
Mốc độ cao trên tuyến
1.5.2.3 độ cao hạng II xây Điểm 55 55
dựng mới
Xây tường vây mốc
1.6 độ cao (có chống 456 150 47 81 0 231 47
lún)
Xây tường vây mốc
1.6.1 205 22 27 22 27
độ cao hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.6.1.1 Điểm 121 22 22
trên tuyến độ cao
hạng I
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.6.1.2 trên tuyến độ cao Điểm 60 0
hạng II nâng cấp lên
hạng I
Mốc độ cao trên tuyến
1.6.1.3 độ cao hạng I xây Điểm 24 0
dụng mới
Xây tường vây mốc
1.6.2 251 128 20 81 209 20
độ cao hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.6.2.1 Điểm 85 101 47 148
trên tuyến độ cao
hạng II
Mốc độ cao thay thế
mốc bị mất, hư hại
1.6.2.2 trên tuyến độ cao Điểm 26 0 34 34
hạng III nâng cấp lên
hạng II
Mốc độ cao trên tuyến
1.6.2.3 độ cao hạng II xây Điểm 140 27 27
dựng mới
Thay đổi thông tin
trên mặt mốc và
1.7 263
tường vây do nâng
cấp hạng độ cao
Điểm độ cao hạng II
1.7.1 Điểm 115
nâng cấp lên hạng I
Điểm độ cao hạng III
1.7.2 Điểm 148
nâng cấp lên hạng II

Khối lượng theo từng liên danh Tổng
Công ty TNHH Công ty TNHH
MTV TN và MT MTV Trắc địa
Đơn
KL Hợp miền Nam Bản đồ Đăng ký Ghi
STT Nội dung công việc vị Hoàn
đồng Đăng Đăng tháng chú
tính Hoàn Hoàn thành
ký ký tiếp
thành thành đến nay
tháng tháng theo
đến đến
tiếp tiếp
nay nay
theo theo
Xây dựng mốc độ
cao quan trắc
chuyển dịch đứng
1.8 (Đổ mốc, chôn mốc 95 75 0 20 0 95
và gắn mốc độ cao
quan trắc chuyển
dịch đứng)
Mốc thường (có
Điểm 7 2 0 27
chống lún)
Mốc thường (không
Điểm 63 36 36
chống lún)
Tận dụng mốc chuyên
Điểm 32 32
ngành
Đo nối độ cao hạng
1.9 I, II (bằng máy thủy 21.497,4 803,9 2327,2 896,0 1.250 1.699,9 3.577,2
chuẩn điện tử)
1.9.1 Đo độ cao hạng I 8.750,5 526,5 384,5 526,5 384,5
1.9.2 Đo độ cao hạng II 12.746,9 277,4 1942,7 896,0 1.250 1.173,4 3.192,7
1.10 Đo qua sông hạng I 5
Đo qua sông (trên Lần
5
400m dưới 1000m) đo
1.11 Đo qua sông hạng II 28
Đo qua sông (dưới Lần
5
150m) đo
Đo qua sông (trên Lần
12
150m dưới 400m) đo
Đo qua sông (trên Lần
8
400m dưới 1000m) đo
Đo qua sông (trên Lần
3
1000m) đo
Cập nhật, bổ sung
1.12 Điểm 979
ghi chú điểm độ cao
Tính toán mực nước
biển trung bình tại
Hòn Dấu với chuỗi số
1.13 liệu nghiệm triều 18,6 Trạm 6
năm gần nhất; xác
định số “0” độ cao, số
“0” độ sâu
Tính toán bình sai
1.14 Điểm 44
lưới "0", lưới gốc
Tính toán bình sai
1.15 Điểm 1.891
lưới độ cao hạng I
Tính toán bình sai
1.16 Điểm 1.598
lưới độ cao hạng II
Tính toán bình sai
1.17 Điểm 4.527
lưới độ cao hạng III

5. Tình hình giám sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm: Trung tâm Kiểm định
chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.
5.1. Nhân lực:
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đỗ Thị Thuý Lan Trưởng phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
2 Nguyễn Xuân Phong Phó Trưởng phòng KĐSP ĐĐBĐ
3 Đặng Quý Hải Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
4 Trần Văn Mạnh Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
5 Trần Anh Tuấn Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
6 Đặng Văn Lưu Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
7 Trần Thị Thu Hà Nhân viên phòng KĐSP ĐĐ&BĐ
6.2. Hạng mục kiểm tra
Thời gian
Giám sát, kiểm tra
Ghi
STT Nội dung công việc cấp CĐT
Đơn vị chú
thi công
Ngoại nghiệp Nội nghiệp
Tìm điểm độ cao hạng III có tường
1 Đến 9/2023 Từ 9/2023 10/2023
vây
Chọn điểm, đổ mốc, chôn mốc, xây Từ 10/2023 Từ 10/2023
2 Từ 4/2024
tường vây mốc độ cao hạng I đến 3/2024 đến 3/2024
Chọn điểm, đổ mốc, chôn mốc, xây Từ 10/2023 Từ 10/2023
3 Từ 4/2024
tường vây mốc độ cao hạng II đến 3/2024 đến 3/2024
Thay đổi thông tin trên mặt mốc và Từ 4/2024
4 Từ 4/2024 Từ 6/2024
tường vây do nâng cấp hạng độ cao đến 5/2024
Xây dựng mốc độ cao quan trắc
chuyển dịch đứng (Đổ mốc, chôn Từ 7/2023
5 Từ 7/2023 Từ 10/2023
mốc và gắn mốc độ cao quan trắc đến 9/2023
chuyển dịch đứng)
5.3. Kết quả kiểm tra
Nội dung, mức kiểm tra đối với sản phẩm đo đạc và bản đồ được quy định
tại Phụ lục la Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường.
6. Giá trị thực hiện (tạm tính)
6.1. Giá trị thực hiện trong kỳ báo cáo: 7.898.937.681 đồng
6.2. Giá trị thực hiện lũy kế tính đến kỳ báo cáo: 20.368.756.200 đồng

III. Đề xuất và kiến nghị:
Ban quản lý đề nghị:
- Liên danh nhà thầu cần bổ sung lực lượng kỹ thuật, máy móc thiết bị, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện công đoạn đo cao mạng lưới quan trắc chuyển dịch đứng
Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Đà Nẵng, Thành Phố Cần Thơ và ĐBSCL.
Tiếp tục thực hiện hoàn thiện công tác nội nghiệp Chọn điểm, đổ mốc, chôn mốc,
xây tường vây mốc độ cao hạng I, II để hoàn thành khối lượng các nội dung công
việc theo đúng thời hạn hợp đồng đã ký kết.
Đề nghị Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ tập
trung giám sát, kiểm tra chất lượng ngoại nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các
vướng mắc nhằm đảm bảo việc thi công được thực hiện theo đúng thời hạn hợp
đồng đã ký kết với chủ đầu tư.
Đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Trung tâm KĐCLSP (để biết);
- Lưu VT.
Nguyễn Đức Phú