10年4月15日正式启动。 然后计划每个单元机组的建设需要46个月，显着比芬兰和法国的前两个欧洲压水反应堆更快速，和更便宜。1号反应堆的反应堆反应炉压力槽于2012年6月安装，第二台在2014年11月安装。台山1号压力容器由日本三菱重工业进口，法国阿海珐的蒸汽发生器。 第二个压力容器和相关的蒸汽发生器是由中国的东方电气和上海电气公司制造的。据报道，2014年的建设延迟了两年，主要原因是关键部件延误和项目管理问题。于2016年2月在台山1号进行了冷功能测试，预计2017年上半年启动。台山2号计划于