经估建设经费达629.6亿元，超出原编计画经费601亿元甚多，后提出可调整之设计建议方案排定优先顺序採行，初步结算计画总经费控制尚控制在预算601亿元以内，其中雪山隧道土建部分约佔260余亿元。。
施工历程.雪山隧道为完成蒋渭水高速公路建设的关键工程。施工期间遭遇台湾工程史中未曾面对的困难，造成工程严重受阻且进度大幅落后，直至2000年5月整体工程进度仅有33.6%，通车时程因此比预估的1998年足足晚了八年。细数雪山隧道工程艰难之处，主要因素在于行经极度恶劣的地质，其中包括了六处