向首次下水，之后的工作将会进一步完成，并进行调试。2011年12月29日，科钦造船厂（CSL）已经完成了超过14,000吨的建造工作，并将其拖出旱坞。直至2012年下半年，船厂再次将其拖回旱坞，并继续进行推进器和发电系统的集成工作。2012年7月，印度时报（The Times of India）报导，维克兰特号的建造工作已经拖延了三年，并且航母的调试计划将定在2017年。后来在2012年11月，新德里电视台（NDTV）报导航母的建造成本已经再度上升和至少需延迟五年才能交付印度海军。这次延迟之后，预计交付