就实地调查结果提出快泸式过泸法之水道建设意见。1912年，台湾总督府第28次帝国会议通过，以263万圆之预算开始进行建设，原工期预定四年，并任命滨野弥四郎为兴建「台南水道」主任技师，开始动工兴建。1913年因台南市市街改正实施，导致工期延后，又适逢第一次世界大战，因而相关材料高涨，预算额也重新修改，工期共延长了七年之久，一直延至1922年10月31日始竣工供水。整个工期共历时11年之久，总工程费共达433万圆，比原预算高出170万圆，计画给水人口为10万人，并另有至。1925年，至安平地区的配水管道完工。1