ucléaire，缩写：ASN）报告说，二次安全壳钢衬里检查的焊缝中有四分之一与规范不符，并且在混凝土基层发现了裂缝。 法国电力公司表示，在建设初期提出的这些问题正在取得进展;然而，5月21日，法国原子能安全委员会下令暂停混凝土浇筑。 一个月后，法国原子能安全委员会接受了法国电力公司的纠正措施计划，其中包括外部监督检查后恢复了混凝土工作。2009年5月，Stephen Thomas教授报告说，经过18个月的建设并经过一系列质量控制问题后，该项目“超过预算20％以上，EDF正在着挣扎保持按计划进行。”