第一、第二阶段合计为128MW。
施工.第二阶段的建置作业由西门子歌美飒提供6MW风力机组及维护保养、比利时商负责水下基础工程及海底电缆工程、华城电机负责陆上变电站。海事工程于2019年5月底动工，风机在丹麦制造后运至台湾，在台中港预组装后，再载至苗栗外海安装。其中，在6、7月进行水下基础打桩作业时，因未派出足够的观察船与鲸豚观察员以确认警戒区内的鲸豚活动，海洋风电被环保署开罚150万元罚锾。首支风机在同年7月底安装完成，于10月9日全数安装完成，并已于2019年12月完成商业运转