::::建造与服役历史.鞍马级巡洋战舰两艘同级舰的建造作业均因建造船坞缺乏相关设备、专业工人不足与低建造优先度等因素而被延宕。鞍马号于1905年8月在横须贺海军工厂铺设龙骨，但却迟至1911年2月才完工；其冗长的建造时间主要是因为工厂将建造河内号与摄津号战舰以及修复对马海崃海战后俘获的俄国战舰等作业列为优先，因而排挤了鞍马号的施工时程。伊吹号的龙骨铺设作业则需等待安艺号战舰下水后才能腾出船架滑道供其使用。吴海军工厂利用伊吹号工程延宕的空档储备了许多零件与原料，并因此创下自伊吹号铺设龙骨至下水仅仅花了五个月