11月8日：工程团队高层成员与运输及房屋局进行会议，向该局报告修订的工程时间表等最新情况。港铁向政府滙报，西九龙总站在2015年10月才能够完成施工。运房局指出高铁若无法在2015年通车，需早日向公众公佈。2013年11月20日：路政署向运房局局长张炳良简报后，运房局打算在22日举行的铁路小组会议上表明高铁在2015年后才可投入服务的可能性。2013年11月21日：政府指港铁行政总裁致电局长，坚持高铁可在2015年年底通车。在当晚运房局和港铁的紧急会议上，港铁指出如不能维持2015年完工目标，将无法