由塘朗至南头，全长11.178公里的南坪快速路（二期）A段工程（1－4标段）于2012年7月31日通车，二期A段南头立交至同乐立交及B段，截至2018年8月仍未建成通车，工期延误原因分别是由于A段5标段（中山园段）拆迁赔偿无法达成一致，中山园段需改线沿平南铁路正上方高架，按规定只能在没有列车通过的铁路天窗期内施工；B段则因前海深港现代服务业合作区获批，前海区域规划变更，道路设计改为地下；A段6标段（南头立交）已经建成，因为5标段未建成而与其余路段无法联通，现处于闲置中。广东省人民政府办公厅回应查询时指201