试的技术人员没发现任何异常。主机组人员洛弗尔、马丁利，以及航空航天局高管和工程师都曾批准此次加热。更换氧气瓶需推迟任务至少一个月，最后二号罐在发射前再度充满液氧，一经通电就处于危险状态。审查委员会还发现，斯威格特根据任务控制中心指令打开二号罐风扇之举产生电弧，导致氧气瓶着火。委员会还用装有点火线路的氧气瓶测试，罐内温度急剧升高并爆炸，情况与阿波罗13号服务舱二号罐类似。服务舱四号托架类似面板经过测试同样因爆炸与测试设备分离。
对应变更.从阿波罗14号开始，氧气瓶经过重新设计，温