发条件，九龙仓需要在8个月内开工项目并在3年半以内竣工投入使用。但是在2008年4月中旬，在该地块发掘出宋代水利及街市遗址，使得工程一度陷入停滞；在国家文物局提出遗址不可破坏的要求后，九龙仓与成都市政府一度陷入僵持，甚至传言九龙仓将退出开发。在5月的汶川大地震影响下，IFS施工更是难以按照原速进行，并对设计方案进行了修改。最终，成都IFS实际耗时5年，于2013年竣工，并在2013年底至2016年下半年将各部分陆续开放投入使用。
设计特点.成都国际金融中心是成都市目前已建成的最高的