84年（民国73年）行政院院长俞国华推动的系列大型基础设施建设，包含三十个子计画的十四项工程建设，预计在七十九年底陆续完成。十四项工程建设包括了：然而后续工程进度在经过不断修改、更正后，仍只有九个完成，九件严重落后。其中又以占总经费50%以上的五轻、捷运、北二高和牡丹水库延误较多；而台电编列的核四一千余亿元经费，尚冻结在立法院，动工时间遥遥无期。在经建会的调查报告中，土地取得困难是进度缓慢最大的原因，特别是北二高，两年半内取到能施工的土地不及所需土地的三成。
参考资料.