通、消防、楼宇结构安全等多个方面带来严重影响，重申支持「沿海走线方案」。
轻轨一期工程持续超支.审计署在2015年1月19日公佈轻轨第三阶段专项审计报告，批评项目估算数目错乱情况持续。顾问公司及凼仔段承建单位长期工作不力，运输基建办公室（运建办）不依法监督、拖延误事，致轻轨估算已由最初的42亿元，大增至164亿元（截至2017年底），且尙未封顶。并警告工程每延后一年便可能增加十多亿澳门元开支，且成本会以复合增长累加。另外，轻轨一期已严重延误，因澳门北段尚未定案，按五至六年工程推算