工作分解结构编码方案的实际范例："1.0 Aircraft System"
终端元素.在一个树状结构的最低元素，终端元素不能再进一步细分。在一个工作分解结构中，这样的元素〈活动、或交付标的〉也称为工作包，可用来估算资源需求、预算、和持续时间，可用相依性连结，可排定时程。在工作分解结构元素和组织部门的交接处，管制帐号与工作包被建立，效能也被规划、衡量、记录、与管制。工作分解结构可以向下表达至任何的关注层级，建议至少应有三个层级，为了高成本、或高风险项目可添加额外层级，对于系统工程