年内完成。2011年3月，根据媒体报导，建造项目由于厂商艾列孔工程（Elecon Engineering）在齿轮箱的推进轴上的设计出现问题，再加上诸如柴油发电机等方面的零件也在安装上出现事故，导致建造工程一再被延迟。2011年8月，印度国防部向印度人民院提交报告，对于维克兰特舰体已经完成75%的建造工作，并将在2011年12月向首次下水，之后的工作将会进一步完成，并进行调试。2011年12月29日，科钦造船厂（CSL）已经完成了超过14,000吨的建造工作，并将其拖出旱坞。直至2012年下半年，船厂再次