长503.9公尺，共投入513,893日圆预算兴建。铁桥的桥墩为椭圆形，基础深度达30呎以上。由于大安溪河床多为直径较大较硬的砾石，沉箱工法下沉速度可能较慢，恐无法在汛期来临前完成基础，所以包商改成在河床挖掘大坑至预定深度，吊放椭圆形大铁筒进坑底以混凝土封底后，再以红砖砌筑基础至河床面，并在内部插入长铁棒加劲。而河床面以上的桥墩也是红砖砌造，局部使用日本花岗石与台湾粗石砌筑。本桥工期长达5年，其中4年耗在基础与桥墩工程上，是建桥成功的关键。大安溪铁桥的桁梁1908年（明治41年）竣工时为单线下承式施