大决策上没有及时做出决定，导致在建造时，有时会因设计变动而不得不拆除已完成的部分来改进。另外还包括造船厂必要的基础设施短缺、部分零件交付时间过长、劳工短缺、海军造船厂坞缺乏等；如在建造的丹东号即因船台问题，在船艏动工后4个月，船艉部份的工程才得以开工；米拉波号因缺少建造船台，必须等待下水后才得以建造。6艘丹东级战舰在1911年陆续服役于法国海军，并全分派至第一战斗分舰队；1913年5月至6月期间，所有丹东级战舰随舰队参与海上演习。
一次大战期间.当第一次世界大战爆发后，6艘丹东级战