3月《路透社》报导指出，核电厂的总兴建成本已精简至244亿美元，但因人员培训问题导致联邦核能管理局拒绝授予运营许可，核电厂第一机组在2018年宣布完工后，预计延期至2019年底或2020年才可正式启动。2020年1月，核电厂宣布将在该年的第一季度开始填装燃料，较原计划的2017年8月延迟了约2.5年，联邦核能管理局在审查报告中提出400项缺失，并要求修正各种技术、组织和管理问题。2020年2月，联邦核能管理局批准第一机组的运营许可；同年3月，阿联核能公司宣布完成第一机组的燃料填装工作，将在开始供电前对系