014年9月15日晚间10时，烟囱工程全数完成。新1号机截止至2016年1月时，已开始进行保温风烟道安装及空气预热器安装、后炉顶部包封板的组装、电焊与仪表支架安装、I/O回路测试、汽机区仪表支架安装与仪表校正、DCDAS系统 I/O回路测试以及汽机房锅炉饲水管路的复装及銲接。新2号机部分，锅炉区粉煤机附属设备已开始安装作业，一次风机（PAF）间隙调整组装工作、汽机区汽机房锅的炉饲水管路与排放管路安装、銲接及热处理。由于施工状况迟缓，台电公司在2015年预估新1号机的实际完工日期将可能延迟至2016年