ing）提供。科钦造船厂採用了模组化的建造方式，共有874块模组被连接在一起。在铺设龙骨的时候，有423个约8000吨重的模组已经完成连接。虽然印度海军曾希望维克兰特号在2010年便能下水，但实际上在建造过程中科钦造船厂便因为多次个别原因将维克兰特从旱坞拖出，以腾出空间予其他建造工作进行，再加上缺乏建造经验的缘故，导致完工时间不断拖延。最终（CCS）将试航时间定在2013年，并在2014年内完成。2011年3月，根据媒体报导，建造项目由于厂商艾列孔工程（Elecon Engineering）在齿轮箱