施工工区受到大水重创，并且工区唯一的联外道路易被沖毁以及风灾后脆弱的地质问题皆影响施工进展，最大的工程落后时程更长达7个月之久。致使台电数度延长施工期限以及追加兴建经费。2011年5月5日，万松施工处贯通自松林拦河堰至松林分厂长达4.7公里的发电头水隧道。
完工.2012年6月，包含松林分厂在内的万松计画正式完工，总工程共费时约10年，并展开试营运发电，与台电主系统完成併联，同年11月5日，松林分厂完成厂区各项目之验收待电业执照发布即可完全投入营运。2013年9月13日，松