开始展开，并且就其大小、时间长短、责任划分〈亦即，系统、次系统、元件、任务、次任务、和工作包〉依次细分为可管理的组成，包括达成目标的所有必要步骤。工作分解结构提供一个契约总体规划与管制自然展开的共同框架，也是将工作细分为可定义增量的基础，可因此展开工作说明〈SOW〉，以及建立技术、时程、成本、和劳工工时报告。工作分解结构允许将工作、材料 ...等下属成本依次加总成为较高阶层的上属工作、材料 ...等成本。对于工作分解结构的每一个元素，个别产生一个待办工作项目的说明。此一技术〈有时称为"系统分解架构"