措施计划，其中包括外部监督检查后恢复了混凝土工作。2009年5月，Stephen Thomas教授报告说，经过18个月的建设并经过一系列质量控制问题后，该项目“超过预算20％以上，EDF正在着挣扎保持按计划进行。”2010年8月，监管机构法国原子能安全委员会（ASN）报告了二次密封钢衬垫上的进一步焊接问题。 同一个月，法国电力公司宣布成本增加50％，达到€50亿欧元，并且到2014年，调试延迟了大约2年。2011年7月，法国电力公司宣布估计成本已上升至€60亿欧元，并且施工完成延迟至2016年