80万元。2013年，路政署建议于同年年底起在皇后大道中介乎万邦行至卡佛大厦一段长90米的行车道进行增高工程，以拉短与两边行人路的高度差距。施工期间，将会分为3阶段实施临时交通安排，包括全面封路、局部封路和交通改道等。首阶段皇后大道中介乎戏院里至域多利皇后街一段行车道完全封闭，届时原本经由皇后大道中西行的车辆将会改行干诺道中或者士丹利街，工程预计需时6至8日；次阶段涉及重置行车道上的公用事务检修井，预计需时一至两个月，期间最多封闭一条行车道；第三阶段则重置两边行人路石壆，预计进行两至三个月，毋须封路。工