基本完工并且将这台超级电脑更名为泰坦。
测试验收.「泰坦」在2013年初接受验收测试，但只完成了92%的测试项目，低于原来通过95%的测试项目的要求。后来检查发现，导致测试出现问题的是主机板的PCI-E插槽内的金手指连接器虚焊或焊接部位出现裂缝。对于这个问题，克雷公司按照合同要求承担修复所需费用，并且以每星期12到16个机柜的速度修复这个缺陷。修复过程中其它能正常运作的机柜照常运算以供研究者们继续进行他们的运算任务，而且到2013年3月11日，共8,972颗通用图形处理器通过测试后