不能如期完成并推迟至2016年9月。2013年10月24日：港铁公司执行总监会会议中，工程总监指出项目因多个合约出现关键的延误，影响整体项目的时间表。不过以局部开通模式，项目仍可以按原来日期和预算完成。2013年11月8日：工程团队高层成员与运输及房屋局进行会议，向该局报告修订的工程时间表等最新情况。港铁向政府滙报，西九龙总站在2015年10月才能够完成施工。运房局指出高铁若无法在2015年通车，需早日向公众公佈。2013年11月20日：路政署向运房局局长张炳良简报后，运房局打算在22日举行的铁