由统包商施工相关事宜的讨论会议。会后决定，于同年11月改由得标组合的另一家公司，丹麦福龙公司进驻工区接管并主导后续施工，工程进度才得以以继续推展。1998年5月13日，城西垃圾焚化厂接近完工，垃圾开始进场堆置储坑中。5月21日，时任台湾省政府省长的宋楚瑜前往城西垃圾焚化厂主持点火典礼，全系统开始运转处理垃圾。1999年2月16日，城西垃圾焚化厂正式完工，并开始进行厂区设备验收作业，8月12日，完成验收。8月17日，厂区移交给台南市政府管理。9月6日完成8,000小时连续运转耐久测试。