名称定为「珠山发电厂」，场址选定在南竿乡清水村西北海滨，总厂区佔地约8.59公顷，其中，厂区用地尚需要依靠填海造陆7公顷，总工程费用约为新台币30亿元，由靖玮营造有限公司得标后开始投入施工。然而，珠山发电厂施工期间遭遇钢筋与混凝土市场价格翻涨，以及中国大陆地区禁止砂石出口，更因为天候不佳使得运输材料与人员的飞机、船舰常停航、南竿严重缺水、投入施工的人力不足等等的诸多因素，导致发电厂施工工期延长，这时，台电公司已在珠山发电厂兴建工程中投入了45亿元。尔后经过另一承包商经华城电机公司加紧赶工下，最终于2