说明高铁工程的完工时间将延至2016年，高铁香港段可于2017年底投入服务。2014年8月15日：港铁行政总裁韦达诚提早离任，由副行政总裁梁国权接任。港铁公佈的调查报告指韦达诚未有「专业的怀疑态度」监察工程。2014年10月28日：港铁工程总监周大沧提早退休，由沙中线总经理黄唯铭接任。港铁公佈的调查报告指周大沧自信可追回进度是「错误观念」。2015年6月30日：港铁公司对外宣佈造价升至853亿元，较原预算大增三成（203亿）；通车日期也拖延，由2014年所称的2017年底，延至2018年第3季。