，农民要求加价。民国30年(1941年)重新确定地价，总计36.86万元。由于对工程进度预算错误，民国29年(1940年)7月17日报称完成93％，而实际工程只完成70％。全场应处理土方尚余16.4万立方公尺，还需工45万个。9月20日再急电江津、合川、綦江等县征工5000名，命10月1日如数到场继续赶筑，并限年底完成。由于各县民工均不足额，工程进度缓慢。11月13日再电各县增征3500名，限民国29年(1940年)1月25日送足。5月22日，空军第一路司令部以军事急需令工程处昼夜磙压，限期完成。工程初期预