且到2014年，调试延迟了大约2年。2011年7月，法国电力公司宣布估计成本已上升至€60亿欧元，并且施工完成延迟至2016年2012年12月3日，法国电力公司宣布估计成本已上升至€85亿欧元。2014年11月，法国电力公司宣布，由于延迟了阿海珐组件的交付，因此完工将延期至2017年。2015年4月，阿海珐向法国核监管机构ASN通报，反应堆容器钢中发现异常，导致“机械韧性值低于预期值”。 进一步的测试正在进行中。 2015年7月，《每日电讯报》报道，自2006年以来，阿海珐一直意识到这个问题