超过42.5亿美元，相较于在2012年预估的34亿美元超出了25%，原因包括“项目启动时的系统工程建设不充分”“OCX对网络安全提出的要求过于复杂”等等。2016年10月，美国国防部这一该项目进行了重新认证，保证在其严重违约之后仍可继续推进。据美国政府问责署于2016年11月的报告，OCX Block 1是GPS III项目延期的主要原因。2017年3月，雷神公司决定调整OCX Block 1的交付时间，使其在OCX Block 2建设完成后一同交付。而在2017年7月，雷神公司将OCX的交付时间再次延