011年停止了核活动。初步成本估计约为€37亿欧元，但该项目已经出现了几个严重的成本增量和延迟。，该发电站至少延迟工期3年半，和超过预算的50％。阿海珐和电力公司卷入了争论“谁会承担成本超支，而现在电力公司将会违约是真正的风险”。 2009年8月，阿海珐宣布为该项目增加€5.5亿欧元的资金，将电站成本增加到€53亿欧元，并在2009年上半年剔除了中期营运利润。2009年9月，安全壳结构的圆顶被封顶。采购被完成90％，工程被完成80％，土建被完成73％。2010年6月，阿海珐宣布进一步拨备€4亿欧