民多户皆反对迫迁，而导致计画延至2018年8月（原定2017年11月）。
消防安全检查未过又延宕.2018年6月1日铁工局向交通部报告，高雄计画需延后通车，主因赶工不力及机电工程除错花了许多时间；左营车站，高雄车站，正义车站，凤山车站未通过消防安全检查、内惟车站未实施消检、左营车站，内惟车站台湾电力公司尚未送电、8个站无障碍设施还需加强，仅三块厝车站，科工馆车站完工验收。原本预期5月底能完工事项，预期7月底才能可完工，完工后还需经过自行检查、与台铁进行联合检查、报请交通部履勘等，加