文件。工作分解结构在水平方向可显示为大纲形式，在垂直方向可显示为树状结构 (类似组织图〉。工作分解结构的展开，通常发生在一个专案的开始阶段，优先于专案和工作任务的细部规划之前。
历史.工作分解结构的概念，是由美国国防部从计画评核术〈PERT〉发展出来。1957年美国海军导入PERT，以支援发展其北极星飞弹计画。当时并未使用「工作分解结构」一词，首次实施的PERT将工作任务组编于产品导向的类别。1962年6月美国国防部、NASA、和航太产业界共同出版一份PERT/COST系统