工作分解结构是关键的专案交付标的，可将专案团队工作组编成为可管理的部分。专案管理知识体系〈PMBOK第五版〉所定义的工作分解结构：「由专案团队实施整个专案工作范围的阶层化分解，以达成专案目标，并产出必要的交付标的」。工作分解结构的基本元素，可为资料、服务、产品或其组合，工作分解结构也为细部成本估算与管制提供了必要的框架，以及时程展开与管制的指引。
概述.工作分解结构系将专案阶层分解成为阶段、交付标的、和工作包，它是一种为了达成目标〈例如：一个计画、专案、或契约〉所需要工作细分的