土地征收等先期作业，已于2017年7月18日举行动土典礼。2017年，丰原1号隧道西口进行降挖作业时，先后在地表下3公尺处、7公尺处发现「朴口文化遗址」，洞口施工二度暂时停工，工程单位与考古团队合作进行分区考古发掘，减少工程延宕时间并达到保存遗址，营埔文化、牛骂头文化陆续出土。现场研判，东行线营埔文化层下方，仍存在牛骂头文化遗址，推估考古发掘作业将持续到2019年8月可完成，隧道洞口东行线降挖作业在遗址抢救完成后，可继续施工。国道4号丰原潭子段原订2021年通车，也将顺延一年半的工期，而发掘出来的遗址文