，这不是工作任务持续时间的估算。工作分解结构第二层级的三个最大元素，被进一步细分至第三层级。在第三层级的二个最大元素，各别只代表17%的专案全部范畴。这些最大元素可利用前述的「逐步阐述」技术，被进一步细分。工作分解结构设计可借由软体〈例如一个电子试算表〉支援，以允许点值的自动滚动。努力和成本的估算，可透过专案团队成员间的讨论。这个协作技术建置更大洞察力于范畴定义、基本假设、以及专案管理所需粒度〈level of granularity〉的共识。