研究，宣布补助800亿元。2019年6月3日，由世曦工程顾问公司得标办理综合规划案。9月5日及11日，分别于鸟松区、凤山区举办黄线综合规划作业初步成果说明会。12月20日，高雄市政府捷运工程局进行综合规划作业并办理说明会及公听会，蒐集各方意见结果，凤山区除原规划的五甲路外，另有建议行经保泰路为替代方案，捷运局将针对两方案由顾问公司委託世新大学进行问卷调查；2020年3月中，五甲路原案以约四分之三的支持率胜出。同月底，综合规划案正式提报交通部审查。9月22日，捷运局于凤山行政中心召开环境影响说明书公开会议