掘进度较预期慢，令黄埔站或未能赶及2016年中前竣工，为避免观塘线延线通车日期再度拖延，港铁初步构思仿效西港岛线局部通车的安排，2016年中观塘线延线会如期启用，但先启用何文田站，之后才启用黄埔站。2015年11月15日星岛日报引述运输及房屋局局长张炳良发言，观塘线延线现时整体工程完成约近九成，预计在2016年约第三至第四季度通车。2016年2月18日苹果日报引述运房局指观塘延线所有车站结构工程已于去年底完成，路政署认为下半年第三至第四季度通车目标可行。
影响.Sectio