交第二航务工程局有限公司、中铁山桥集团有限公司；监理单位分别为武汉桥梁建筑工程监理有限公司、武汉大通公路桥梁工程咨询监理有限责任公司。9月23日，大桥主塔第一根直径2.5米、长110米的钻孔桩开钻。12月25日，39根梅花型排列的钻孔桩全部浇筑完成，共用钢筋1,332.69吨，混凝土21,602立方米。2009年2月27日，大桥南岸38号主塔墩承台开盘浇筑混凝土。10月，大桥第一片钢箱梁试吊成功，重约240吨。12月7日，大桥北主塔成功封顶；12月10日，南主塔成功封顶。2010年7月21日，大桥主桥合龙；