1981年7月31日，天长坝至龙溪调整池之间的引水隧道正式完工，并随即开始从天长坝取水口以及磐石坝取水口进水，桧溪坝至天长坝之间的引水隧道则持续施工中。1981年8月31日，会同地质调查师前往7号横坑施工段勘查，研判施工单位是挖到了天长断层泥岩与砾石的堆积带，使得该工程段的涌水量大并且岩压异常。台电以安全为考量，决定将此段放弃，并从6号横坑另绕道重新衔接7号横坑的施工路段。第二段改线的隧道路段为11.4公里处至11.5公里处，其原因在于，最初在进行隧道定线时，因设计的台电仅以小比例尺的地形图绘制