1,700公尺。
动工.五甲隧道于1978年8月开始动工后，共有两个施工断面，分别从隧道上口与隧道下口向内开凿。然而，当隧道上口开凿至8.5公尺，以及下口开凿至12.92公尺时，洞口多次发生坍方，导致工程进度严重落后。经由台电工程师前往会勘后，乃决定将隧道改线，隧道下口移至奇莱路20.231公里处，使得隧道总长从原先的1,700公尺缩短成603公尺，原隧道段的路段则改为露天开挖路基，以降低隧道坍方的风险。当隧道向内开凿至320公尺处时，因隧道上方岩质极度恶劣，施工人员改採用底导