业，其中第二、第六林班地所属台湾大学溪头实验林则交由南投县政府养护，以做为该工程的道路用地。在交通部与各单位研商当中，就有考量到传统工法修复，工期预计耗时二年，为及早抢通并提升工程效率，国道新建工程局与921震灾重建会研拟限制性招标及统包採购，公共工程委员会则与承包商、监造商制定「赶工奖励金实施要点」。2002年11月20日完成招标，由介兴营造承缆「溪头风景特定区二－1号道路安定弯段复建工程」。2002年11月22日正式动工。2003年1月4日开始进行凿山开炸。工程期间採24小时三班制，以全天候方式赶工