大的挑战。2015年2月28日明报新闻指出港铁观塘线延线工程传出「一迟再迟」。港铁消息称，由于黄埔站的月台隧道面对复杂地质变化，加上工人不足，挖掘进度较预期慢，令黄埔站或未能赶及2016年中前竣工，为避免观塘线延线通车日期再度拖延，港铁初步构思仿效西港岛线局部通车的安排，2016年中观塘线延线会如期启用，但先启用何文田站，之后才启用黄埔站。2015年11月15日星岛日报引述运输及房屋局局长张炳良发言，观塘线延线现时整体工程完成约近九成，预计在2016年约第三至第四季度通车。2016年2月18日苹