《汉江大桥可行性研究报告》完成初稿；11月10日，建设领导小组在武汉第一次正式向湖北省计划委员会和湖北省交通厅递交了正式报告；12月20日，建设领导小组在北京向中华人民共和国交通部和水电部汇报了汉江大桥修建事宜。1988年1月14日，郧县汉江大桥可行性研究讨论会在郧县召开；3月8日，郧县政府与湖北省交通规划设计院正式签订了《郧县汉江公路大桥勘查合同》；3月9日，湖北省交通规划设计院选点对汉江大桥位置桥头接线进行了勘测；3月20日，汉江大桥指挥部正式成立；10月8日，湖北省交通厅、湖北省计划委员会、郧阳地