为观塘线延线完工时间延迟，无法达到原定2015年通车的目标。港铁解释是因为附近道路交通繁忙、施工地方狭窄，令工程滞后约六个月时间。当中因为兴建黄埔站，要避开沿途路面的道路、社区设施、地下管线及楼宇，成为工程最大的挑战。2015年2月28日明报新闻指出港铁观塘线延线工程传出「一迟再迟」。港铁消息称，由于黄埔站的月台隧道面对复杂地质变化，加上工人不足，挖掘进度较预期慢，令黄埔站或未能赶及2016年中前竣工，为避免观塘线延线通车日期再度拖延，港铁初步构思仿效西港岛线局部通车的安排，2016年中观塘线延线会如期