件装嵌延误，造成工程进度较预期慢。
南昌物业（汇玺）地基移除及重置工程.高铁正式动工时，工程费用预算已飙升至650亿元。其中「南昌物业地基移除及重置工程」，合约价值33亿元，是最早批出的合约之一。该工程要拔除南昌站原先为上盖项目汇玺打下的其中200多支桩柱，并为该项目代为进行重置地基工程；此后工程更出现延误和大幅超支达1.6倍，是超支最严重的一份合约，现估计需耗8.6亿元。拔桩工程的延误，将直接令美荔道至海庭道的高铁隧道挖掘工作延迟完成。
弃共用路轨改用「专