之岩盘打入地锚以固定岩体防止崩落。后续因更下方的引水隧道仍在施工中，上方控制廊道的施工团队为不影响下方工程，因此决定由控制室向下开挖先施作制水闸门的工程。而廊道开挖时，所产生之弃渣，由于廊道出口紧邻施工道路主线宽度过窄，施工道路周围地形陡峭，无法利用机械输送弃渣，加上控制室与下方引水隧道之间有7.3公尺的落差，也无法透过引水隧道协助输送弃渣，因此廊道开挖全由人力将弃渣搬运出隧道。制水闸门完成开挖后，因引水隧道已开始衬砌敷设的作业，为不影响敷设，因此暂停开挖排砂闸门竖井的工作，而是先进行制水闸门竖井喷