From: hkeim@mzdmza.zdv.uni-mainz.de
Newsgroups: de.talk.jokes
Subject: ... Planung
Date: 12 Oct 92 16:53:22 GMT
Reply-To: hkeim@mzdmza.zdv.uni-mainz.de
Organization: Johannes-Gutenberg Univ. Mainz


    
                          P L A N U N G
                         ===============
    
    Das Projekt: Bau eines Einfamilienhauses, 
                 zwei Stockwerke und Keller,
                 Grundflaeche: 100 Quadratmetern
                 Baumaterial: Ziegel
    
    Der Architekt kalkuliert wie folgt: Das letzte Bauvorhaben (eine
    Doppelgarage) hatte eine Grundflaeche von 25 Quadratmetern.
    Verbraucht wurden 1000 Ziegel. Die Baukosten betrugen 10000 Mark,
    was einen Preis von zehn Mark pro Ziegel bedeutet. Das neue Haus
    hat die vierfache Grundflaeche und die doppelte Hoehe - dies
    bedeutet 8000 Ziegel oder 80000 Mark Baukosten.
    
    Das Angebot von 80000 Mark erhaelt den Zuschlag, und der Bau
    beginnt. Da die Maurerkolonne ausgelastet sein will, wird
    beschlossen, immer nur ein Zimmer zu konstruieren und gleich
    anschliessend zu bauen. Das hat den Vorteil, dass die Planungs- und
    die Ausfuehrungsgruppe immer ausgelastet sind. Weiter wird
    beschlossen, mit den einfachsten Sachen anzufangen, um moeglichst
    schnell in die Bauphase einsteigen zu koennen. Das Schlafzimmer
    scheint dafuer am besten geeignet zu sein.
    
    Das Schlafzimmer wird zu schnell fertig, und die Planungen fuer
    die Kueche muessen unterbrochen werden. Da im Zusammenhang mit der
    Kueche bereits am Esszimmer geplant wurde (Durchreiche zur Kueche),
    wird dieses, um die Bauarbeiten fortfuehren zu koennen, als
    naechstes in Angriff genommen. Schritt drei in der Fertigstellung
    ist das Wohnzimmer. Als auch dieses fertig ist, stellt sich
    heraus, dass die Planungen fuer Kueche und Baeder doch mehr Zeit in
    Anspruch nehmen als geschaetzt. Da der Bauherr auch "endlich" mal
    was Konkretes sehen will, wird eine Seite der Fassade komplett
    hochgezogen, um den Eindruck des fertigen Hauses zu vermitteln.
    Um das Dach montieren zu koennen, wird die andere Seite der
    Fassade ebenfalls hochgemauert. Da hier noch keine Planung
    vorliegt, koennen leider keine Fenster und Tueroeffnungen
    beruecksichtigt werden.  Man ist aber ueberzeugt davon, diese ohne
    groessere Probleme spaeter herausbrechen zu koennen.
    
    Leider ist damit auch die Grundflaeche des Hauses festgelegt.
    Damit ergibt sich der Zwang, die Kueche in den ersten Stock
    verlegen zu muessen. Statt der geplanten Durchreiche wird nun ein
    Speiseaufzug eingebaut, was das Projekt erheblich verteuert.
    Dadurch haben sich trotz bestaendigen Arbeitens unter Hochdruck
    die Bauarbeiten verzoegert, so dass der Hausherr (der seine alte
    Wohnung gekuendigt hatte) gezwungen ist, in das erst halbfertige
    Haus einzuziehen. Als besonders nachteilig erweist sich das
    Fehlen von Elektro- und Sanitaeranschluessen. Letzteres Problem
    wird durch Anmieten eines Toilettenwagens (Kosten 170 Mark pro
    Tag) vorlaeufig endgueltig ueberbrueckt.
    
    Alle anderen Arbeiten werden gestoppt um vorrangig die
    Elektroinstallationen vorzunehmen, schon allein wegen der
    fehlenden Fenster. Mit Hilfe externer Kraefte (1500 Mark pro Tag)
    wird die Elektrik in kuerzester Zeit verlegt, allerdings ober
    Putz, um "saubere Schnittstellen" fuer die noch nicht geplanten
    Hausteile zu schaffen. 
    
    In der Benutzung stellt sich dann als unguenstig heraus, das
    Wohnzimmer als einziges Zimmer zur Strasse hin angelegt zu haben
    (zur Erzielung eines moeglichst kurzen Transportweges der
    Ziegelsteine wurde natuerlich auch die Haustuere strassenseitig
    eingebaut), da nun das Haus durch das Wohnzimmer betreten werden
    muss.
    
    Dies erscheint dem Hausherrn ganz und gar unertraeglich; als
    Loesung wird ein Teilabriss erwogen. Dagegen spricht, dass bereits
    250000 Mark verbaut sind und der Bauherr samt Familie
    uebergangsweise in ein Hotel ziehen muesste. Die Tuer nach hinten zu
    versetzen erforderte, ein Loch in die Fassade zu brechen. Im
    Hinblick auf die unsichere Statik wird davon Abstand genommen. So
    wird das Haus bis zum ersten Stock von au_en mit Erde
    aufgeschuettet. Das urspruenglich geplante Badezimmer wird zum Flur
    umfunktioniert - die Toilettenwagen-Loesung hat sich inzwischen
    etabliert. Weiterer Vorteil: auf den Fensterdurchbruch im
    ehemaligen Erdgeschoss kann verzichtet werden.
    
    Das Erdgeschoss wird zum Keller, der Dachgarten als Wohnzimmer
    umgebaut und aus Kostengruenden (und um eine endgueltige Loesung
    nicht von vornherein zu verbauen) mit Planen provisorisch
    abgedeckt. Kostengruende sind es auch, die das Projekt an dieser
    Stelle beenden. Alles weitere wird auf eine spaetere
    Realisierungsphase verschoben. Fazit: Der Bauherr hat zwar etwas
    ganz anderes bekommen, als er eigentlich wollte. Aber immerhin
    hat er ueberhaupt etwas bekommen, auch wenn er statt der geplanten
    80000 Mark nun immerhin ganze 440000 Mark hingelegt hat. Der
    Architekt hat seine Truppe staendig ausgelastet und mit Hochdruck
    und Ueberstunden gearbeitet. Wie vorgesehen wurden 8000
    Ziegelsteine verbraucht, was beweist, dass seine Schaetzung im
    Prinzip richtig war. Seine aktualisierte "Cost-Data-Base" weist
    nun einen Preis von 55 Mark pro Ziegel aus, was bei der naechsten
    Garage einen Angebotspreis von 55000 Mark ergibt.
    
   
                       ...................
   


    PS: Korrekturlesen (RE.RE.RE) kann entfallen, da nicht auf meinem
        Mist gewachsen.                  (....frisst trotzdem Chips)
                                                               
                                                              H.-J.K
Newsgroups: de.talk.jokes