阿波罗计划

title: 背景.
content: 阿波罗计划于1960年早期在艾森豪威尔执政时被提出,作为水星计划的后续计划。水星计划使用的航天器只能进入地球轨道,只能搭载一名宇航员,而预想中的阿波罗航天器不仅能搭载三名宇航员,也许还可以登月。美国太空总署经理阿伯·西尔弗斯坦(Abe Silverstein)当时选择以希腊神话中的太阳神命名此计划,事后提到这是他给自己的儿子预留的名字。虽然航空航天局已经开始进行计划,但艾森豪威尔对航天计划似乎并不热衷,因此他们并没有得到足够的经费进行阿波罗计划。 1960年11月,竞选时承诺要使美国在太空探索和导弹防御上全面超过苏联的约翰·肯尼迪当选总统。虽然对太空计划较为热衷,他在当选总统后并没有立刻决定开始登月计划,甚至还打算砍掉一些花费大回报低的计划。肯尼迪对航天事业并不十分了解,太空探索需要的大量资金也使他不敢轻易做出决定。当航空航天局局长詹姆斯·韦伯要求年度财政预算增加百分之三十时,肯尼迪支持加快发展大规模推进器的研发,却没有支持其他更大的项目。  1961年4月12日,苏联宇航员尤里·加加林成为了首次进入太空的人类,加深了美国对在太空竞赛中落后的恐惧。次日,在与白宫科学委员会的会谈中,许多议员希望能够立刻开始一项太空计划以保证在与苏联的竞赛中不至于落后太多。肯尼迪对此事却较为谨慎,不愿意立刻进行任何重大举措。4月20日,肯尼迪给副总统林登·约翰逊发去备忘录,询问他对于美国太空计划的意见,以及美国追赶苏联的可能性。在翌日的回复中,约翰逊认为“我们既没有尽最大努力,也没有达到让美国保持领先的程度。”约翰逊还提到未来登月的计划不仅可行,也绝对可以使美国在太空竞赛中获得领先地位。  1961年5月25日,肯尼迪在参、众两院特别会议中宣布支持阿波罗计划: 肯尼迪发表这段演讲前一个月,美国刚刚将第一个宇航员送入太空,还没有进入地球轨道。这种不利局面使一些航空航天局的工作人员对登月计划并不十分乐观。
title: 选择任务模式.
content: 在登月成为主要目标后,阿波罗计划的决策者们开始面临如何才能尽可能安全、经济、简单地将宇航员送上月球。曾有四个方案被考虑:  与其他几个方案不同,月球轨道集合只需要一艘很小的航天器降落在月球表面,使返回时在月球上起飞航天器的质量大大减小。通过将登月舱的一部分留在月球上,月球起飞质量得以再次减小。  登月舱本身份为两部分,包括降落部分和起飞部分,前者用于在登月时降落,后者在任务完成后起飞与指挥/服务舱会合并返回地球。由于航天器质量减轻,一次任务只需要一次单独的火箭发射。当时的顾虑是次数较多的对接和分离所提出的技术难度。
title: 航天器.
content: 最终选择了月球轨道集合意味着航天器将包括两个主要部分:指挥/服务舱以及登月舱。
title: 指挥/服务舱.
content: 指挥舱(Command Module,CM)呈锥形,用于搭载宇航员从地面一直到月球轨道,是唯一在任务完成时返回地球的部分。指挥舱的设备包括反应控制推进器、对接口、导航系统以及阿波罗导航计算机。服务舱(Service Module,SM)中储存了宇航员需要的各种设备,例如服务推动系统、燃料、氧气罐、机动喷口和通讯天线。在阿波罗15号任务中,航天器进入月球轨道时的推进器也位于服务舱的末尾。指挥舱与服务舱被称为指挥/服务舱(CSM)。服务舱还携带了科学仪器模块。返回大气层前,服务舱被丢弃。只有指挥舱外层有隔热板,能够抵挡进入大气层时的高温。进入大气层后,指挥舱打开降落伞,逐渐减速并降落在海面等待救援。  北美航空竞标成功,获得了指挥/服务舱的合同,由哈里森·斯托姆斯(Harrison Storms)负责。北美航空和航空航天局的关系一度紧张,特别是阿波罗1号的大火使三名宇航员丧生后。大火是指挥舱内的电线短路引起的,原因非常复杂,调查小组的结论是“指挥舱的设计、制作工艺和质量控制都有问题。”
title: 登月舱.
content: 登月舱是真正登月时使用的部分。为了尽可能减轻重量,登月舱没有隔热板,动力很小,只能在月球表面飞行。登月舱能够搭载两名宇航员,包括一个降落部分和一个起飞部分。后者在登月任务完成时使用前者作为发射平台,进入月球轨道后与指挥/服务舱对接,准备返回地球。降落部分里还装载了阿波罗科学实验包,以及最后三次任务中的月球车。  格鲁门航空航天公司进行登月舱的设计和建造,负责人是汤姆·凯利(Tom Kelly)。登月舱也出现过许多问题;由于其测试的延迟,整个阿波罗计划都险些没能成功。由于登月舱进度缓慢,首次登月舱的载人飞行也不得不推迟,使得阿波罗8号9号互换。阿波罗9号在地球轨道中首次使用了登月舱,阿波罗10号将登月舱带到了月球轨道(但没有登月),对整个航天器的各个部分进行了详细的测试。
title: 各次任务.
content: 阿波罗计划中包括11次载人任务,从阿波罗7号一直到阿波罗17号,全部从佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。阿波罗4号到阿波罗6号都是无人测试飞行(正式地讲没有阿波罗2号和阿波罗3号)。  1967年9月,位于休斯敦的载人航天中心提出了一系列任务以完成登月任务。七个任务类型被提出,每个类型都对特定的航天器和任务进行测试;每一个任务类型的执行都需要前一类型的成功完成。这些任务类型分别是:  之后又增加了英语:H任务,月表停留时间被加长;最后的英语:J任务中,登月舱在月球表面停留三天。被取消的阿波罗18号至20号都是英语:J任务。  最遥远的设想甚至还包括了英语:I任务,有相当大的科学研究比例。当预算缩减成为现实时,这些科学研究项目被放到了英语:J任务里。
title: 宇航员.
content: 以下的宇航员曾在阿波罗计划中执行过飞行任务:  来自水星计划7人  来自第二组宇航员  来自第三组宇航员  来自第四组宇航员  来自第五组宇航员
title: 返回标本.
content: 阿波罗计划的各次登月任务共带回了381.7千克的月球岩石标本,大部分目前储存在休斯敦林顿·约翰逊太空中心的月球物质回收和回归宇航员检疫实验所中。  通过放射测年后,研究人员发现月表岩石标本与地球相比都很古老。最年轻的月表岩石都比地球上已知的最古老岩石要久远。月海中的玄武岩标本的年龄多在32亿年左右,高地中的标本甚至达到46亿年的年龄。由此可见,月球是在太阳系早期形成的。  大卫·斯科特和詹姆斯·艾尔文在执行阿波罗15号任务时找到的起源石是月球岩石标本中最重要的岩石之一,被认为是在月球诞生时形成的。  许多月球岩石似乎集中在微流星形成的撞击环形山中;在地球上由于有较厚的大气层而不可能出现类似情景。
title: 争议.
content: 近来,由于对美苏争霸时期的问题的一系列揭秘,对其真实性开始有争议。随着不断的媒体报道和相关者披露内幕,不少人(据称美国就有约2000万)认为这和“星球大战计划”一样,是美国自导自演的一场世纪大骗局,而且还对其本身的可行性提出种种质疑。质疑登月真实性的人所宣称发现的疑点都是基于NASA公布的月球照片。而相信登月真实性的人则尽可能合理地对这些疑点进行科学解释。目前,绝大多数人还是认为阿波罗计划是真实的,认为那些宣称“披露内幕”或妄图否定阿波罗登月计划的人,要么带有经济、政治目的,要么就是宣扬伪科学的伪科学主义者。
title: 其它.
content: 阿波罗计划的总投资为194.08亿美元(至1973年),折合2005年的1350亿美元。 1960-1973年,NASA总预算566.61亿美元。1960年至1973,阿波罗计划的年度预算和美国航天局的年度预算的最高峰都出现在1966年,1966年美国GDP是8150亿美元。当年阿波罗计划年度预算29.67亿美元,占美国GDP的0.4%;当年NASA年度预算45.12亿美元,占美国GDP的0.6%。  总重为381.7公斤的月球矿石在阿波罗计划中被带回地球。现在绝大部分矿石保存在休斯顿的月球物质回收和回归宇航员检疫实验所。少数被美国政府分配到全国各个实验室进行分析,或作为礼物送给其他各国政府。  2018年美国NVIDIA公司使用「光影追迹技术(Real-Time Ray Tracing)」,验证人类真有登陆月球。
title: 科技影响.
content: 阿波罗登陆月球计划耗资巨大,这一计划把人送上月球同时,也触发了其他科技领域的进步,对现今带来巨大的变化。如 美国电器制造商Black&Decker在1961年推出一款无线电钻,之后拿到了美国太空局的订单,研制一款特制电钻,用来在太空采集样本。在研发过程中,该公司还开发了1979年问世,世界上第一台无线吸尘器。  阿波罗计划对时间的精准度要求极高,几分之一秒之差也足以决定太空人的生死。因此工匠们研制出每年误差仅一分钟的石英钟,使钟表更准时。  太空人在太空中使用的银离子技术的水净化装置,使得水质变得更干净,这技术现今普遍使用在净化喷水池与游泳池。  1967年,阿波罗1号训练过程发生起火焚毁,造成3名太空人丧生。之后美国太空局研发耐火纺织面料,这技术也在全世界普及,受益者包括消防员、多发性硬化病患者和马匹。  美国太空局在研究微型电路技术的过程中,意外产生出植入式心脏除颤器的设计灵感,这技术可真接用在患者皮肤下,对于高度心律不正常患者来说是救命福音。  其他技术如太空饮食的冷冻干燥技术产生了速食食品和用来保护登月舱不被高温炙热的太空毯,催生了救生毯,主要用来救灾与人道救援。

Summary: 阿波罗计划(英语:Project Apollo)或作阿波罗工程, 港澳地区及台湾有时称其为太阳神计划,是美国太空总署从1961年-1972年从事的一系列载人航天任务,于1960年代的10年中,主要致力于完成载人登陆月球和安全返回地球的目标。1969年,阿波罗11号宇宙飞船达成了上述目标,尼尔·阿姆斯特朗成为第一个踏足月球表面的人类。为了进一步执行在月球的科学探测,阿波罗计划一直延续到1970年代早期。总共耗资250亿美元(币值相当于2018年时的1530亿美元)。

Programme Apollo: Le programme "Apollo" est le programme spatial de la NASA mené durant la période 1961 – 1972, qui a permis aux États-Unis d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune. Il est lancé par le président John F. Kennedy le, essentiellement pour reconquérir le prestige américain mis à mal par les succès de l'astronautique soviétique, à une époque où la guerre froide entre les deux superpuissances battait son plein.