Oración 1: a continuación se describe lo que se encontró por medio del cuestionario relativo a problemas con la variabilidad de las actividades y control de la variabilidad: - En el inicio del proyecto, en las actividades de cimentación y excavación se detectaron sobre costos debido a que durante el proceso de diseño no se determinó bien que las condiciones del suelo podrían representar problemas y no se especificó claramente un sistema constructivo que mitigara los problemas con el suelo
Oración 2: la obra se atrasó en el programa ya que fue necesario hacer la excavación por medio de taludes, trincheras y submuración, además de que se presentaron sobre costos importantes
Conector: como resultado,
Relación: reasoning
Género: theses