user
Hãy viết một đoạn văn ít nhất 200 chữ dựa trên nội dung được nói tới trong câu sau: Đóng điện thông tuyến đường dây 500kV mạch 3


assistant
Trước đó, đoạn tuyến đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2 đóng điện tháng 6/2021, đoạn tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đóng điện tháng 5/2022. Dự đường dây 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch là dự án thuộc cụm Dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku2). Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành dự án. Dự án đường dây 500kV mạch 3 được khởi công tháng 12/2018, quy mô xây dựng đường dây 500kV mạch kép từ Vũng Áng tới Pleiku2 dài gần 742km, trong đó đoạn tuyến từ trạm biến áp (TBA) 500kV Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Sân phân phối 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) dài hơn 32km. Đây là đoạn tuyến ngắn nhưng gặp rất nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 7/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNNPT đã chỉ đạo và yêu cầu CPMB và các đơn vị tham gia dự án quyết tâm, huy động tối đa nguồn lực, bổ sung và tăng cường ngay lực lượng, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu. Hàng ngày, lãnh đạo EVNNPT họp điều độ trực tuyến đầu giờ, đồng thời cử đoàn công tác các ban chuyên môn của EVNNPT bám sát hiện trường để chỉ đạo thi công. EVNNPT cùng với các đơn vị thi công điều phối nhân lực với phương châm tập trung tối đa nguồn lực cho dự án này để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. Lãnh đạo CPMB và các phòng chức năng trực tiếp có mặt tại công trường để điều hành, xử lý và giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát luôn có người bám công trường để giám sát tác giả, xử lý hiện trường và tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu. EVNNPT cũng đã huy động các đơn vị trực thuộc như Công ty Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2 bố trí lực lượng để thực hiện công tác phát quang, nghiệm thu hành lang tuyến, lắp đặt khung định vị,… và hỗ trợ các đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu. Trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hành lang tuyến, EVNNPT thống nhất với các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành với phương châm "thi công đến đâu, nghiệm thu hoàn thành đến đó", kết thúc công tác kéo dây khoảng néo cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện vận hành dự án. Ông Trương Hữu Thành, Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Quá trình triển khai dự án đường gây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch nói riêng và toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 gặp rất nhiều yếu tố khách quan tác động như các đợt dịch COVID-19 năm 2020, 2021, bão lũ năm 2020 và đặc biệt vướng mắc kéo dài trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Mặc dù vậy, dự án thường xuyên nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương từ cấp tỉnh/huyện/xã có đường dây đi qua đã tạo mặt bằng để đơn vị thi công triển khai dự án và hoàn thành dự án. EVNNPT, CPMB cũng cử cán bộ, nhân viên thường xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành công tác thi công, tháo gỡ và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Trong một số tình huống có phương án tăng cường, bổ sung nhân lực, phương tiện thi công cho các đội kéo dây, điều động kịp thời vật tư trong quá trình thi công. EVNNPT ghi nhận và đánh giá cao CPMB, các nhà thầu đã thi công ngày đêm để đạt được khối lượng công việc rất lớn để đưa dự án về đích. Trong quá trình thi công đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và an ninh công trường. Phó Tổng giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành cho biết: Việc đóng điện dự án đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành toàn bộ dự án đường dây 500kV mạch 3. Khi dự án hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền tải lưới điện 500kV của hệ thống điện quốc gia; giải tỏa công suất nguồn nhiệt điện và năng lượng tái tạo trong khu vực. Đồng thời góp phần đảm bảo cung ứng điện cho tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum, thành phố Đà Nẵng và phụ cận. Dự án đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2) có tổng mức đầu tư 11.949 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Trung quản lý, điều hành. Toàn Thắng