資料4一3古墳壁画保存活用検討会(第3回)H20.12.17高松塚古墳仮整備の進捗状況について1.仮整備工事の概要既存の旧保存施設を撤去し、墳丘等の外形復元と周辺造成を行う。復元は遺構を埋め戻した上で、墳丘及び周溝の外形を盛土張芝により整備する。また、整備に伴い、墳丘南側及び撤去跡(墓道部)等の発掘調査を行う。2.これまでの実施内容・発掘調査(墳丘裾東側および周溝)平成20年7月て10月・旧保存施設機械設備、電気設備撤去平成20年8月・旧保存施設2階部分(前室)撤去平成20年11月・発掘調査(古墳南西部、墓道部)平成20年12月平成21年1月(予定)・発掘調査の成果を踏まえた設計変更平成21年1月て2月・旧保存施設1階部分(機械室)撤去平成21年2月て3月・発掘調査(墓道南部)平成21年4月・墳丘復元平成21年4月て6月ーー89は・誤llEEレコ直ーー/た上=間間|石室解体中の墳丘周辺の状況(平成19年7月)墳丘上の仮設覆屋を撤去した状況(平成20年6月)人どー」|0、、さ=誠_詳。ゝ1を「arpr5と(っあ"ーーニー墳丘南側上半の整備用盛土を除去した状況旧保存施設撤去工事の状況(平成20年11月)(平成20年8月)

質問: 高松塚古墳仮整備の進捗状況についての写真は何が掲載されていますか。
解答: 掲載されている写真は、石室解体中の墳丘周辺の状況、墳丘上の仮設覆屋を撤去した状況、保存施設の撤去の状況です。