国立劇場の再整備に係る整備計画(概要)令和3年3月一部改定文部科学副大臣のもと、関係省庁(※)によるプロジェクトチーム(PT)において、令和2年7月に策定した「国立劇場の再整備に係る整備計画」について、その後の、国立劇場の再整備にあたって必要となる機能、民間収益施設導入の考え方、PFI事業スキーム等の検討結果を踏まえ、以下の通り改定。※文科省、文化庁、内閣官房、国土交通省、日本芸術文化振興会(国立劇場)機能強化等の方向性:(1)伝統芸能の伝承と創造に係る機能強化、(2)文化観光拠点としての機能強化、(3)周辺地域との調和等多国立劇場のスペック民間収益施設の導入の考え方、PF|事業スキーム・伝統芸能の伝承と創造の中核拠点として、国内外の人々の交流を生み出す文||1)民間収益施設の導入の考え方比観光拠点となるように整備を行う。昌施設整備及び維持管理・運営を一体でPF1事業に位置付けたうえで、PF1事・施設のデザインには、木材活用等により和を感じさせるなど「日本らしさ」業の付帯事業として定期借地権等を活用した民間収益施設の設置を前提に進め、文を取り入れ、風格・品格を備えた施設とする。化観光に資するホテルに加え、事務所、レストランやカフェ、売店等を想定する。・感染症への対策など集客施設としての対応を充実するとともに、障害者、高||て2)PFT「事業の業務範囲内者、子供連れ、外国人など来場するすべての方が安全で快適に利用できる施設整備業務のほか、建築物及び一般的な設備機械の維持管理業務や劇場運営業高水準のユニバーサルデザインを導入する。務の一部(公演の本体業務及びその付随業務以外)を含め、BTO方式・サービス購入型を前提に進める。(1)伝統芸能の魅力を適切に表現できる舞台設備ーートコスト、ビFT事業の事業期間無人開口及び奥行きの拡張、花道及び文楽穫底の計納PFI事業費の平準化による年度負担額の抑制及び民間事業者のリスク負担軽減自動化、電動巻上式中物機構の導入、各劇場楽居の5議請Me是||このパフンス等について引き続き検討を進めるとともに.、マーケットサウンディン狂陰化解消、大道具関連施設の拡充と防音対策、較議議っクの結果や市場の動向等を崎まえて事業期間を設定。稽古場の狭陰化解消及び防音・防振対策、Ka今後の進め方可変式ニ・アー導でさフロセーアス「アイーチの間等ご・基本的な仕欄・面積は文化庁に設置する有識者会議において関係団価の意見を中(2)人材養成にかかる機能強化まえ、検証・調王を行う。0研修機能の集約、諸室・スペースの拡充、研修室の防音・防振対策等人放議を含めた子設計国については、関係機関と引き続き調整・協議を進(3)展示機能の充実と普及・発信機能の強化・近接する隼町換気所の配置・景観及び永田町駅・半蔵門駅からのアプローチの改観劇を目的としない人々も利用できる、」善・景観整備について、関係機関等と協議を進める。グランド・ロビーの新設、体験型展示施設議周』・霞が関団地に係る都市計画について、東京都等の関係機関等と連携し必要な調整の拡充、舞台衰を見学できるツアー動線の敵還還。N吉aeを進める。新設、短時間で観劇体験ができるイベントKO(liをスケジュールスペースの新設、ICTの活用等による/|記ーー」-_-ーー_-新たな鑑賞環境の創出に向けた機能強化等リリ/町|4JE>再整備後の再開場時期は、整備計画の策定後の概ね10年後(令和11年度)SE昌指す。本整備計画は、今後の検討状況を踏まえ、必要に応じ改定を行う。(4)レストラン、カフェ、ショップの整備Es上中観劇を目的としない人々も利用できるレストラン・ショップ等をグラン||"人73年度実池太守概具の策定sohohkド・ロビーに接して配置し、これらの魅力向上等を図るで生葬還二の定・公表-Ro24223令和4年度入札手続きご契約締結令和5年度秋頃~現国立劇場施設の休館令和11年度再開場

質問: 国立劇場の再整備に係る整備計画(概要)において、今後の進め方として、・基本的な仕様・面積は文化庁に設置する有識者会議において関係団体の意見を踏まえ、検証・調整を行うとありますが、他には何がありますか。
解答: 民間収益施設を含めた施設計画については、関係機関と引き続き調整・協議を進める。近接する隼町換気所の配置・景観及び永田町駅・半蔵門駅からのアプローチの改善・景観整備について、関係機関等と協議を進める。霞が関団地に係る都市計画について、東京都等の関係機関等と連携し必要な調整を進めるの３つです。