○４月２４日（金）定期点検透明な蓋越しに石室内の観察を行ったところ、小前室からの目視による限りでは、カビらしきものの存在は確認されなかった。○５月１日（金）定期点検予定（２）今後の予定これまでの定期点検の結果を踏まえ、石室内環境が比較的落ち着いている期間であり、作業者の確保が可能な５月から６月にかけて、集中的に壁画の取り外しを行う予定。＜スケジュール案＞期間：５月１１日（月）～６月５日（金）１週間の流れ：月曜日ＡＭ点検、準備月曜日ＰＭ～金曜日ＡＭ取り外し金曜日ＰＭ点検、片付け取り外し予定箇所：天井のうち天文図が描かれていた中央２石分の余白漆喰※ただし、壁画の状況次第で側壁の取り外しを行うこともありうる。取り外し方法：ヘラとダイヤモンドワイヤ･ソー等による剥ぎ取り取り外し手順：漆喰の状況を見ながら、既存のひび割れ等に沿ってダイヤモンドワイヤ・ソーを通すための道をヘラで取り外し、ある程度の面積をワイヤ・ソーで取り外す予定※期間中、土曜日・日曜日は作業を行わない。ただし、金曜日の作業終了時に殺菌灯を入れて土曜日・日曜日に１時間程度の紫外線照射を行う。-6-

質問: 取り外し方法としてヘラとダイヤモンドワイヤ・ソー等による剥ぎ取りがあげられますか。
解答は「はい」か「いいえ」で答えてください。
解答: はい。