也・3か所のアクセス道路が計画中igグッカ-チッタゴン抱高速道路への連結・4車線のシェイク・ハシナ道路(10km)(③-1)は現在建設G中。2019年6月完成予定0上ーー・Zone22&23までの工業都市内道路建設予定(BEZAAnnual普バンガバンドッゥ工Report2017)日業都市内道路_人・現在建設機材運搬用道路が整備されている.ののsitakunda-・BWDBが中国政府の援助を得てチッタゴンから工業都市まで人ChittagongSuperの80kmの堤防兼道路を建設中回>dyke・堤防兼道路は2022-23年に完成予定に・WBの支援を得て鉄道独が計画中鉄道・ダッカ-チッタゴン間鉄道から工業都市までの鉄道支線敷設の為のFsは終了・BRPowergen社がエネルギー省と協力し、150MWの火力発電所の建設を推進中・完成は2020年の予定スネ林キえッ圭司082・ガスパイプラインは電力・エネルギー・鉱山資源省が敷設予定.・将来500MWまで増設予定・チッタゴン港湾公社CPA)は2018年6月にFsを完了ミレシュライ/シタクン。。・シタクング準はペンガバンドッゥ工業都市のzone25に位置クーターミナル入設計画評にコンテナー貨物の取扱いを行う計画。バルク貨物の取扱いは少ない.・ADBの支援を受け経済性調査を行ったでal。。。。・場所はチッタゴン浴の北部・Phase1の完成は2023年度を予定(CPA談)・チッタゴン河口よりZone23より4km南に位置するシタクンダ・ターミナル建設予定地までは、水深(DL)8.5メートルを確保可能。チッタゴンとシタクンダの間に沖待ちポイント2ヶ所を設置予定Zone22&23までの航路・シタクンダからZone22&23までの約4kmは深が必要・大型の船を呼び込む場合は水深(DD11メートルを確保する必要があり、その場合は航路の商深が必要。今後需要次第。・潮待ちを利用して入港してくる船に対しては、安全性の問題より途中に沖待ちポイントを設置する必要あり水の供給並びに排水処理"・BEZAはFeni川の水を処理し経済特区に供給する計画設備について・バンガバンドゥ工業都市内に排水処理設備を設思予定21

質問: バングラディシュのバンガバンドゥ工業都市で行われているオフサイトインフラの進捗について、ガス焚き火力発電所の進捗はどうなっていますか。
解答: BRPowergen社がエネルギー省と協力し、150MWの火力所の建設を推進しており、完成は2020年の予定です。ガスパイプラインは電力・エネルギー・鉱山資源省が敷説予定です。将来的には500MWまで増設する予定です。