IPv4ExHAUSTIONアクションプラン策定にあたっての考え方ツ総務省において開催された「インターネットの円滑なIPv6移行に関する調査研究会」報告書(2008年6月)において指摘されているとおり、2011年初頭をターゲットとするツIPv4アドレス在庫の枯当時期については、上記報告書において、以下のとおり予測されている。国際的在庫(IANAPool)の枯潟は、2010年半ば<2012年初頭日本国内で利用するアドレスの補充が不可能となるのは、2011年初頭2013年半ば一方、G.Huston氏の最新予測(2009年10月現在)では、IANAにおける枯渦日については2011年2Qて4QAPNICにおける枯渦日については2012年2Qて3Qとされている。(web上で日々データが更新されているため、日々枯当予測日が変わる。)"枯潟時期は、景気後退による設備投資減で延びる可能性がある一方で、ワイヤレスブロードバンドサービスサービスでの利用の加速化、駆け込み需要などの理由で早まる可能性もある。 。したがって、現時点では従来のとおり、ターゲットを2011年初頭とする。※「インターネットの円滑なIPv6移行に関する調査研究会報告書」http7/Www.soumu.g0jp/S-news/2008/pdf0806172bt1.pdf"ただし、アクションプラン自体は、少し時間的な幅をもたせたモデルとし、事業者は自社の状況とリスクを考慮し、自社に最適なはスケジュールを立てていくツ最も対応の遅い事業者でもJPNIC/APNIC枯渦時期には対応を完了するようにする"本アクションプランはアドレス消費状況やIPv6技術課題検討進捗度合い、IPv6利用サービスの開始予定などを見て、随時改定していくこととするCopyright(C)2009TaskForceonIPv4AddressExhaustion,Japan3wlPv4ExHAUSTIONアクションプラン:ネットワーク関連(ISP、iDCなど)ネットワーク関連事業者にとって、IPv4アドレス枯湯対応に必要な典型的なアクションリストは以下の通りである。1.相湯対応方針決定・経営判断i.枯渦問題の自社への影響を分析するij枯渦対応方針について経営判断を行うとヶ例:非対応、対応手段Pv6、LSN等)、対応時期,、アクセス網方式など2.事業計画検討・サービス企画立案i.方針のブレークダウン及び事業計画を検討すると例:サービス企画、ネットワーク概要設計、運用方式・システム検討など>事業計画決定を踏まをてすべてのスケジュールが走り出す3.設計・技術検証4.機器選定・調達・構築・運用システム準備5.要員教育6.基本サービス開始Copyright(C)2009TaskForceonIPv4AddressExhaustion,Japan4ーー

質問: アクションプラン策定にあたっての考え方では、総務省において開催された「インターネットの円滑なIPv6移行に関する調査研究会」報告書(2008年6月)において指摘されているとおり、何年初頭はターゲットにしていますか。
解答: 2011年初頭です。