Kuuronkallion tuulivoimapuisto

Kuuronkallion tuulivoimapuisto on Keski-Pohjanmaalla Kannuksen Kuuronkalliolla sijaitseva tuulivoimapuisto, jossa toimii 14 tuulivoimalaitosta. Niiden kokonaiskapasiteetti on 59 megawattia ja vuosituotanto on noin 216 gigawattituntia. Voimalat on rakentanut wpd Finland Oy ja ne omistaa Commerz Real AG. == Yleistä == Tuulivoimapuisto sijaitsee pari kilometriä Kannuksen taajamasta etelään. Puistoalue on kaksiosainen siten, että suuri osa tuulivoimaloista sijaitsevat Niemikankaalla, Kuurokallion ja Teernevan välisellä alueella, ja neljä voimalaa Syrjänseljännevan ja Kämppäkankaan alueella. Alueen pohjoisreunalla sijaitsee avolouhos ja sen länsipuolella ampumarata. Tuulipuiston pituus on 5,5 kilometriä, leveys 1,5 kilometriä, ja kaikki voimalaitokset sisällensä sulkevan alueen pinta-ala on noin 5 neliökilometriä. Tuulipuistoksi kaavoitetun alueen pinta-ala on 7 neliökilometriä . Voimalat sijaitsevat 65–100 metriä mpy. Tuulivoimalaitokset ovat tanskalaisen Vestaksen valmistamaa V150-mallia, jonka napakorkeus on 155 metriä, tuuliturbiinin halkaisija 150 metriä, ja jonka kapasiteetti on 4,2 megawattia. Tuulipuistosta on kaksi tieyhteyttä. Useasta tuulivoimalaitoksesta on huoltotieyhteys Kannuksen ja Ullavan väliselle yhdystielle 7540. Muut voimalat joutuvat käyttämään Ypyän kautta kiertävää tietä, joka sekin yhtyy edellä mainittuun tiehen. Voimaloiden tuottama sähkö johdetaan maakaapeleilla Teerinevan itäpuolella puolella sijaitsevaan sähkökeskukseen, joka sijaitsee 110 kilovoltin sähkölinjan vieressä. == Historiaa == === Suunnittelu === Yhtiöt wpd Finland Oy ja Scandinavian Wind Energy SWE Oy aloittavat yhdessä suunnittelemaan tätä hanketta. Tarkoituksena oli sijoittaa 14–17 tuulivoimalaitosta hankealueelle ja sen tavoitekapasiteetti oli 42–51 megawattia. Tuulipuiston sijainnista johtuen tuli rakentaa lisäksi 110 kilovoltin siirtolinja kantaverkon yhteyteen. Hankkeen alussa, vuonna 2013, laadittiin suunnitelma ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA), jota alettiin heti toteuttamaan. YVA-selostus oli tarkoitus laatia syksyllä 2013 ja julkaista se vuoden 2014 alussa. Viranomaisten lausuntoa odotettiin kevääksi. Kaavoitusta varten laadittiin samalla toteutettava suunnitelma, jonka piti olla valmiina vuoden 2013 lopussa. Suunnitelmassa kunnallisvaltuuston hyväksyntää odoteltiin elokuuksi 2014. ELY-keskus sai arviointiohjelmasta lausuntopyynnön syyskuussa 2013 ja vastaus saapui lokakuussa 2013. Arviointiohjelman selostus valmistui niin, että hanke sai siitä lausunnon lokakuussa 2014. Kannuksen kaupunginvaltuusto hyväksyi tuulipuistolle osayleiskaavan toukokuussa 2015 . Hankkeen vetäjän huomasivat vastustuksen ja jakoivat elokuussa 2015 tuulivoimapuiston kahteen hankealueeseen. Tarkoituksena oli rakentaa ensin kauempana asutuksesta tulevat 12 tuulivoimalaa. Näiden rakennuslupahakemus jätettiin nähtäväksi, mutta rakennuslupaa ei voitu hyväksyä ennen osayleiskaavan lainvoimaisuutta. Valtuuston päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeudelle, joka kuitenkin hylkäsi valituksen kesäkuussa 2016. Asia eteni Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sekin hylkäsi valituksen kesäkuussa 2017. Muun muassa Kuuronkallion tuulipuiston YVA-menettelyä tutkittiin kyselyillä Helsingin yliopistolle laaditussa opinnäytetyössä. Siinä arvioitiin etukäteen, että hankkeen haasteellisuus liittyi taajama-alueen läheisyyteen, jossa tuulipuiston aiheuttaman rajoitukset taajama- ja asututustoiminnoille, maisemalliset vaikutukset ja tuulipuiston vaikutukset maakotkan ruuanhankintaan sen reviirillä. Kyselyyn vastasivat lähinnä lähialueiden asukkaita ja niistä lähinnä yli 50-vuotiaat (64 %). Noin kolmasosa vastaajista piti hanketta erittäin myönteisenä, mutta kahdeksasosa suhtautui siihen kielteisesti tai jokseenkin kielteisesti. Myönteisyys liittyi usein muiden energiamuotojen vastustamiseen. Noin 60 % vastaajista tulisivat näkemään tuulipuiston asunnoltaan käsin, mutta siitä huolimatta puolet vastaajista suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja 11 % kannattivat sitä. Silti noin 40 % vastaajista löysivät siitä enemmän kielteistä kuin myönteistä ja yli 20 % pitivät hanketta haitallisena ja tarpeettomana. Vastaajien näkemykset todettiin jakautuneiksi. === Rakentaminen === Rakentaminen aloitettiin vuoden 2017 hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Tuulipuisto otettiin käyttöön vuoden 2019 lopulla ja se alkoi tuottaa sähköä 2020 puolella. === Uutisia === Tuulivoimapuistolla on 10 vuoden mittainen pitkäaikaissopimus (PPA) Googlen kanssa, joka ostaa tänä aikana koko tuulipuiston sähkötuotannon itselleen. Tuulipuiston omistaja oli aluksi wpd Finland Oy, joka myi sen sijoittajille Commerz Real AG:lle heinäkuussa 2021. Tuulipuiston yhtä tuulivoimalaa vahingoitettiin elokuussa 2022 ampumalla konehuoneen jäähdyttimeen reiän. Tuulivoimalan automatiikka pysäytti tuotannon jäähdytysnesteen vähenemisestä johtuen. == Katso myös == * Luettelo Suomen tuulivoimaloista == Lähteet == == Aiheesta muualla == * Kuuronkallion tuulivoimapuisto (wpd Finlandin verkkosivut) Luokka:Suomen tuulivoimapuistot Luokka:Kannuksen rakennukset ja rakennelmat