宮下発電所建設事業が完成した年はいつですか?
1941年(昭和16年)に始まった宮下発電所建設事業は困難の連続であった。
まず冬季の豪雪と夏季の豪雨が工事の進捗を阻み、続いて戦局悪化に伴う物資の欠乏で放流用のゲートの搬入もままならなかったばかりか、次第にダム建設のための物資も枯渇する有様となった。
こうした状況にもかかわらず日本発送電の監督官庁であった軍需省電気局は1945年(昭和20年)までの完成を厳命しており、中国人労働者の強制労働などで工事を進め1944年(昭和19年)にはダム湖への湛水(たんすい)が開始された。
だが完成予定の1945年日本は終戦を迎え、一時工事は中断する。
しかし今度は戦後復興のための事業に変化し工事は再開され、物資と電力が極端に欠乏する中で1946年(昭和21年)に発電所第1号機が運転を開始、1万3800キロワットの電力を生み出すことができた。
そして1949年(昭和24年)には当初の計画を半減し認可出力3万6000キロワットとして事業を完成させた。
これは阿賀野川に建設されていた山郷発電所でも同様だった。