アンダーピニングにより建物の下にトンネルを構築することになった、その建物とは何?
星美学園中高特別教室棟は前述の通り、アンダーピニングにより既存の建物の下にトンネルを構築することになった。
そのためにトンネルを跨ぐコンクリートスラブ方式の架台に校舎の荷重を受け替えてからその下を掘削することになった。
まず地面を覆う覆工板を敷設する必要があったが、許された工期は1983年(昭和58年)7月21日から8月31日の約40日間のみであった。
その上、埋蔵文化財の調査後に工事にかからなければならないという制約があったが、遺跡が少なく天候にも恵まれたため、無事工期内に覆工作業を完了した。
この覆工の下で以降のアンダーピニング作業を進めることになったが、資材の搬入や掘削土の搬出のために覆工の一部を開けておくことは許されなかった。
そこで、起点側の先に工事が行われていた部分からトンネル本坑断面内に約100メートルに渡って幅2.7メートル×高さ2.0メートルの作業用導坑を掘削した。
アンダーピニング作業時に出る土砂は、作業用導坑内からベルトコンベアで起点側に搬出した。
校舎を支える架台の基礎は場所打ち杭で径2.0メートル、長さ25.5メートルのものをTBH工法で施工した。
作業場所の高さが制約されているため、鉄筋かごを3.0-4.0メートル毎に継ぎ手を設けて繋ぎながら立て込んでいった。
これにより架台を構築した後、油圧ジャッキを利用して校舎基礎の杭24基を受け替えた。
受け替え完了後にトンネルの底面までの掘削を行った。
受け替えた校舎のトンネルルート上の部分の重量は約6,000トンであった。