中山工区と高山工区の本坑工事が終わったのは1981年の何月ですか?
1981年(昭和56年)10月から12月にかけて、中山工区と高山工区の本坑工事が順次完了していき、残されたのは四方木工区と小野上南工区の境界付近となった。この区間では1981年(昭和56年)7月27日に迂回坑が貫通した。これは、迂回坑ではあったが中山トンネルの全区間が貫通したことを意味し、また四方木・高山の両工区が下流の小野上南工区とつながったことで、水没の恐れがなくなったことも意味した。小野上南工区の本坑工事は11月末まで続けられ、106km430m地点で完了した。これは当初設定の工区では小野上北工区を完全に含み、四方木工区の大宮方130mまでをも含むもので、総延長は4,720mとなった。そして四方木工区側から残り40mの工事が行われ、12月23日に貫通してようやく中山トンネル全区間の本坑が貫通した。