Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司于2007年1月取得B公司10%的股权,支付的款项为800万元,取得投资时B公司可辨认净资产公允价值总额为8400万元。因对被投资单位不具有重大影响且无法可靠确定该项投资的公允价值,A公司对其采用成本法核算,2007年末B公司实现净利润100万元,可供出售金融资产公允价值变动增加10万元。A公司按照净利润的10%提取盈余公积。2008年1月10日,A公司又以5000万元的价格取得B公司40%的股权,对该项长期股权投资转为采用权益法核算。假定投资双方未发生内部交易和事项。则成本法转为权益法进行追溯调整时影响期初未分配利润的金额是()万元。
A. 36
B. 45
C. 54
D. 27
答案：B
分析解释：[答案] B[解析:]进行追溯调整影响期初未分配利润的金额=[(8400×10% - 800)+100×10%]×(1 - 10%)=45(万元)。
A公司于2006年7月1日以400万元的价格购入某专利权,该专利权预计使用年限为4年,法律规定的有效使用年限为6年,采用直线法进行摊销,2007年末该专利权的可收回金额为200万元,2008年末的可收回金额为135万元,A公司于2009年7月1日以103万元的价格对外转让该专利权,营业税税率为5%。A公司转让该专利权所获得的净收益为()万元。
A. 17.85
B. 11.54
C. 7.85
D. 12.35
答案：A
分析解释：[答案] A[解析:]①A公司在2007年末的账面价值为250万元(400 - 400÷4×1.5),相比2007年末的可收回金额200万元,应计提50万元的减值准备,并在2008年摊销无形资产价值80万元(200÷2.5);②2008年末计提减值准备前的无形资产账面价值为120万元(200 - 80),此时的可收回金额为135万元,说明其没有发生减值,不需要计提减值准备,也不转回以前计提的减值准备;③2009年7月1日出售时的账面价值为80万元[120 - (120÷1.5×0.5)];④2009年7月1日出售该专利权的净收益=103 - 80 - 103×5%=17.85(万元)。
关于投资性房地产的转换,在公允价值模式下,下列说法中正确的是()。
A. 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益
B. 采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额直接计入所有者权益
C. 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,该项投资性房地产应当按照转换日的公允价值计量,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益
D. 自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,该项投资性房地产应当按照转换日的公允价值计量,公允价值与原账面价值的差额直接计入所有者权益
答案：A
分析解释：[答案] A[解析:]采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,该项投资性房地产应当按照转换日的公允价值计量。转换日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益。转换日的公允价值大于原账面价值的,其差额作为资本公积(其他资本公积),计入所有者权益。处置该项投资性房地产时,原计入所有者权益的部分应当转入处置当期损益。
甲公司有A、B、C三家分公司作为3个资产组,账面价值分别为600万元、500万元、400万元,预计寿命为10年、5年、5年,总部资产300万元,2008年末甲公司所处的市场发生重大变化对企业产生不利影响进行减值测试。假设总部资产能够按照各资产组账面价值并以使用时间为权数按比例进行分摊,则分摊总部资产后各资产组账面价值为()万元。
A. 720,600,480
B. 840,600,360
C. 600,500,400
D. 771.43,571.43,457.14
答案：D
分析解释：[答案] D[解析:] A分公司:600+300×(600×2)/(600×2+500+400)=771.43(万元)B分公司:500+300×500/(600×2+500+400)=571.43(万元)C分公司:400+300×400/(600×2+500+400)=457.14(万元)
甲公司为上市公司,2008年初“资本公积”科目的贷方余额为150万元。2008年2月1日,甲公司以自用房产转为以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,房产账面原价为1000万元,已计提折旧300万元,转换日公允价值为800万元,12月1日,将该房地产出售。甲公司2008年另以600万元购入某股票,并确认为可供出售金融资产,2008年12月31日,该股票的公允价值为660万元,假定不考虑相关税费,2008年12月31日甲公司“资本公积”科目的贷方余额为()万元。
A. 60
B. 150
C. 210
D. 310
答案：C
分析解释：[答案] C[解析:]“资本公积”科目的贷方余额=150+[800 - (1000 - 300)] - [800 - (1000 - 300)]+(660 - 600)=210(万元)。注意虽然自用房产转为以公允价值模式进行后续计量的投资性房地产时,公允价值大于账面价值的部分计入了资本公积,但是该投资性房地产处置时又将资本公积转入当期损益,所以对资本公积没有影响。
某建筑公司于20×7年1月签订了一项总金额为900万元的固定造价合同,最初预计总成本为800万元。20×7年度实际发生成本700万元。20×7年12月31日,公司预计为完成合同尚需发生成本300万元。该合同的结果能够可靠估计。20×7年12月31日,该公司应确认的营业收入和资产减值损失分别为()。
A. 630万元和30万元
B. 700万元和30万元
C. 630万元和100万元
D. 700万元和100万元
答案：A
分析解释：[答案] A[解析:]完工百分比=700÷(700+300)=70%,应确认的营业收入=900×70%=630万元,应确认的资产减值损失=[(700+300) - 900]×(1 - 70%)=30万元。
甲公司的主营业务是销售商品,其他业务是提供运输劳务,当年利润表中“主营业务收入”为4500万元,销项税发生额为765万元,其他业务收入650万元。资产负债表中“应收账款”年初数为700万元,年末数为660万元,“应收票据”年初数为120万元,年末数为150万元,“预收账款”年初数为89万元,年末数为66万元。本年不带息应收票据贴现400万元,贴现息为5万元,坏账准备的年初余额为35万元,年末余额为72万元,本年收回上年的坏账4万元。根据以上资料,本期现金流量表中的“销售商品、提供劳务收到的现金”项目填列的金额是()万元。
A. 5784
B. 4790
C. 5864
D. 5809
答案：C
分析解释：[答案] C[解析:]销售商品、提供劳务收到的现金=4500+650+(120 - 150)+(700 - 660)+(35 - 72)+(66 - 89)+765 - 5+4=5864(万元)。
2007年11月A公司与B公司签订合同,A公司于2008年1月销售商品给B公司,合同价格为800万元,如A公司单方面撤销合同,应支付违约金为100万元。 2007年12月31日市场价格大幅度的上升。A公司为了履行合同仍然于2008年1月初购入该商品并入库,购买商品成本总额为1000万元,则A公司的正确的会计处理为()。
A. 确认预计负债200万元
B. 确认存货跌价准备100万元
C. 确认预计负债100万元
D. 确认存货跌价准备200万元
答案：C
分析解释：[答案] C[解析:]由于年底尚不存在该批商品,属于没有标的物,因此A公司应根据损失200万元与违约金100万元二者较低者,确认预计负债。编制会计分录:借:营业外支出100贷:预计负0债100
甲股份有限公司发生的下列非关联交易中,属于非货币性资产交换的是()。
A. 用旧沙发换入公允价值3000元的新沙发,另外支付现金2700元
B. 用公允价值为30万元的原材料换入设备一台,设备公允价值为38万元,另外支付现金8万元
C. 用公允价值为100万元的准备持有至到期的债券投资换入公允价值为90万元的长期股权投资,收到补价10万元
D. 用账面价值为60万元的专利权换取公允价值为100万元机器设备,支付现金40万元
答案：B
分析解释：[答案] B[解析:]选项B支付的补价8万元占整个交易总额38万元的21%,属于非货币性资产交换;选项A和D的补价比例大于25%,属于货币性资产交换;选项C虽然补价比例小于25%,但准备持有至到期的债券投资属于货币性资产,所以属于货币性资产交换。
2008年1月10日,甲公司销售一批商品给乙公司,货款为5000万元(含增值税额)。合同约定,乙公司应于2008年4月10日前支付上述货款。由于资金周转困难,乙公司到期不能偿付货款。经协商,甲公司与乙公司达成如下债务重组协议:乙公司以一批产品和一台设备偿还全部债务。乙公司用于偿债的产品成本为1200万元,公允价值和计税价格均为1500万元,未计提存货跌价准备;用于偿债的设备原价为5000万元,已计提折旧2000万元,公允价值为2500万元;已计提减值准备800万元。甲公司和乙公司适用的增值税税率均为17%。假定不考虑除增值税以外的其他相关税费,甲公司无需另行支付产品的增值税。乙公司该项债务重组形成的营业外收入为()万元。
A. 1345
B. 745
C. 1045
D. 330
答案：C
分析解释：[答案] C[解析:]乙公司债务重组利得=5000 - (1500+1500×17%) - 2500=745(万元)(营业外收入),设备处置收益=2500 - (5000 - 2000 - 800)=300(营业外收入),产品转让损益通过主营业务收入和主营业务成本来核算,不形成营业外收入,故营业外收入=745+300=1045(万元)。
甲公司为购买一台设备于2008年3月31日向银行借入一笔期限为5年,年利率为5.4%的借款1000万元,于4月1日向另一银行借入一般借款500万元,借款期限3年,年利率5%。公司于4月1日购买一台设备,当日设备运抵公司并开始安装,4月1日支付货款600万元和安装费40万元;6月1日支付货款500万元和安装费100万元;到年底该工程尚未完工,预计尚需半年时间才能安装完毕,当年无闲置资金利息收入。2008年该项目应予资本化的利息为()万元。
A. 40.6
B. 47.5
C. 49.5
D. 60.3
答案：B
分析解释：[答案] B[解析:]专门借款应予资本化的金额=1000×5.4%×9/12=40.5(万元)。累计支出加权平均数= (600+40+500+100 - 1000)×7/12=140(万元),一般借款资本化率=5%,一般借款资本化金额=140×5%=7(万元)。应予资本化的利息=40.5+7=47.5(万元)。
甲公司拥有乙公司60%的表决权股份,能够控制乙公司的生产经营决策。2007年1月甲公司以1000万元将自产产品一批销售给乙公司,该批产品成本为500万元,至2007年末尚未对外销售。假设甲、乙公司的所得税税率为25%。税法规定,企业的存货以历史成本作为计税基础。则在编制合并报表时,应确认()。
A. 递延所得税资产125
B. 递延所得税负债125
C. 递延所得税资产75
D. 递延所得税负债50
答案：A
分析解释：[答案] A[解析:]甲公司在编制合并报表时,对于与乙公司发生的内部交易抵销如下:借:营业收入1000贷:营业成本500存货500经过上述抵销处理后,该项内部交易中涉及的存货在合并资产负债表中体现的价值为500万元,其计税基础为1000万元,产生可抵扣暂时性差异500万元,在编制合并报表时应确认递延所得税资产:借:递延所得税资产125(500×25%)贷:所得税费用125
2007年1月1日,某公司以融资租赁方式租入固定资产,租赁期为3年,租金总额8300万元,其中2007年年末应付租金3000万元。假定在租赁期开始日(2007年1月1日)最低租赁付款额的现值为7000万元,租赁资产公允价值为8000万元,租赁内含利率为10%。2007年12月31日,该公司在资产负债表中因该项租赁而确认的长期应付款余额为()。
A. 4700万元
B. 4000万元
C. 5700万元
D. 5300万元
答案：A
分析解释：[答案] A[解析:]资产负债表中的“长期应付款”项目是根据“长期应付款”总账科目的余额,减去“未确认融资费用”总账科目的余额,再减去所属相关明细科目中将于一年内到期的部分填列。比较最低租赁付款额的现值7000万元与租赁资产公允价值8000万元,根据孰低原则,租赁资产的入账价值应为其折现值7000万元,未确认融资费用=8300 - 7000=1300(万元),2007年分摊的未确认融资费用为7000×10%=700(万元),该公司在资产负债表中因该项租赁而确认的长期应付款余额为8300 - 未确认融资费用的余额(1300 - 700) - 2007年年末支付租金3000=4700(万元)。
对下列前期差错更正的会计处理,不正确的说法是()。
A. 对于不重要的前期差错,采用未来适用法更正
B. 确定前期差错影响数不切实可行的,必须采用未来适用法
C. 企业应当在重要的前期差错发现当期的财务报表中,调整前期比较数据
D. 追溯重述法的会计处理与追溯调整法相同
答案：B
分析解释：[答案] B[解析:]确定前期差错影响数不切实可行的,可以从可追溯重述的最早期间开始调整留存收益的期初余额,财务报表其他相关项目的期初余额也应当一并调整,也可以采用未来适用法。
甲公司于20×7年6月30日取得乙公司100%股权,同时注销乙公司法人资格,对其进行吸收合并。该项合并中,按照合并合同规定,甲公司需向乙公司原母公司支付账面价值为3200万元、公允价值为4600万元的非货币性资产,合并中发生法律咨询等相关费用100万元。购买日,乙公司可辨认净资产公允价值总额为4900万元。参与合并各方在合并前不存在关联方关系。假定不考虑所得税及其他因素。该项合并对甲公司20×7年利润总额的影响为()万元。
A. 1400
B. 1500
C. 1600
D. 1700
答案：C
分析解释：[答案] C[解析:]非同一控制下的吸收合并,购买方在购买日应将合并中取得的符合确认条件的各项资产、负债,按其公允价值确认为本企业的资产和负债;作为合并对价的有关非货币性资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额,作为资产的处置损益计入合并当期的利润表。本题中应是4600 - 3200=1400(万元)。另外,确定的合并成本与所取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,应视情况确认为商誉或作为合并当期的损益计入利润表。本题中是4900 - 4700=200(万元),应计入营业外收入。所以,本题中该项合并对甲公司20×7年利润总额的影响=1400+200=1600(万元)。
2008年3月,母公司以1000万元的价格(不含增值税额)将其生产的设备销售给其全资子公司作为管理用固定资产。该设备的生产成本为800万元。子公司采用年限平均法对该设备计提折旧,该设备预计使用年限为10年,预计净残值为零。编制2008年合并报表时,因该设备相关的未实现内部销售利润的抵销而影响合并净利润的金额为()。
A. 180万元
B. 185万元
C. 200万元
D. 215万元
答案：B
分析解释：[答案] B[解析:]影响合并净利润的金额=(1000 - 800) - 200/10×(9/12)=185万元。
在工程动态结算的调值公式中,各成本要素包括固定要素的比重系数之和应(C)。
A. <1
B. ≤1
C. =1
D. >1
答案：C(P107)
分析解释：答案:C(P107)\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是( )。
A. 项目管理委托的合同结构方案
B. 方案设计竞赛的组织
C. 实施期合同结构总体方案
D. 项目物资来购的合同结构方案
答案：C
分析解释：答案:C解析:判断是否是决策阶段的一个要点在于是否包含了“决策期、实施期、使用期”或者是“总体方案”。按照这个技巧,可以迅速判断C选项为正确选项。参见教材P31。
施工总承包管理模式与施工总承包模式相比在合同价方面的特点是( )
A. 合同总价可以一次确定
B. 分包合同价对业主相对透明
C. 不利于业主节约投资
D. 确定建设项目合同总额的依椐不足
答案：B
分析解释：答案:B解析:本题考查的是施工总承包管理与施工总包模式之间的区别。施工总包管理模式下,合同的总价并不是一次确定的,它要等到最后一个分包合同价确定之后才能确定总价,A错误。分包与业主直接签订合同,分包合同价是透明的,B选项正确。参见教材P37。
建设工程施工合同订立过程中,发承包双方开展合同谈判的时间是( )
A. 投标人提交投标文件时
B. 明确中标人并发出中标初通知书后
C. 订立、签署书面合同时
D. 招标人退还投标保证金后
答案：B
分析解释：答案:B解析:本题考查合同订立的程序。在明确中标人并发出中标通知后,双方即可就建设工程合同的具体内容和有关条款展开谈判,直到最终合同签订。参见教材P261 。
某项目招标时,因图纸、规范准备不充分不能据此确定合同价格而仅能制定一个估算指标,则适宜采用的合同形式是( )。
A. 成本加固定用合同
B. 最大成本加费用合同
C. 成本加奖金合同
D. 成本加固定比例用合同
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是成本加酬金的合同形式。参见教材P296。见赵春晓押题卷一,第61题,原题命中。
关于 FIDC《永久设备和设计一建造合同条件》的说法正确的是( )
A. 适用于由发包人负责设计的工程项目
B. 业主委派工程师负责合同管理
C. 合同计价采用单价合同方式
D. 承包商只负责提供设备及工程建造
答案：B
分析解释：答案:B解析:其考查的FIDIC系列合同条件。选项A,适用于由承包商做绝大部分设计的工程项目。选项C,工程合同计价采用总价合同方式,合同价格可随之调整。选项D,承包商要按照业主的要求进行设计,提供设备以及建造其他工程。参见教材P336。见赵春晓押题卷一,第68题。
下列建设工程项目进度控制的措施中,属于经济措施的是( )。
A. 重视信息技术在进度控制中的应用
B. 编制与进度计划相适应的资源求计划
C. 分折设计方案对工程进度的影响,优化设计方案
D. 分析影响工程进度的风险,減少进度失控的风险量
答案：B
分析解释：答案:B解析:本题考查的是进度控制措施。A、D选项为管理措施; C选项是技术措施。见赵春晓押题卷二第31/32题。
应用动态控制原理控制项目投资时,属于设计过程中投资的计划值与实际值比较的是( )。
A. 工程概算与工程合同价
B. 工程预算与工程合同价
C. 工程预算与工程概算
D. 工程概算与工程决算
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是动态控制在投资控制中的应用。在设计过程中,投资的计划值和实际值的比较,及工程概算与投资规划的比较,以及工程预算与概算的比较。参见教材P51。见赵春晓押题卷二第9题,原题命中。
工程成本应当包括( )所发生的,与执行合同有关的直接费用和间接费用。
A. 从工程投标开始至工程验收为止
B. 从场地移交开始至项目移交为止
C. 从合同签订开始至合同完成为止
D. 从项目设计开始至竣工投产为止
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是成本核算的范围。根据《企业会计准则第15号-建造合同》,工程成本包括从建造合同签订开始至合同完成为止,发生的与执行合同有关的直接费和间接费,参见教材P102。
某工程承包人于2018年6月15日向监理人递交了竣工验收申请报告,7月10日竣工验收合格,7月18日发包人签发了工程验收证书。根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款,该工程的实际竣工日期、保修期起算日分別为( )。
A. 6月15日、7月10日
B. 7月10日、7月18日
C. 6月15日、7月18日
D. 7月18日、7月10日
答案：A
分析解释：答案:A解析:本题考查的是施工承包合同文件。工程经竣工验收合格的,承包人提交竣工,验收申请报告之日,为实际竣工日期。工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算。参见教材P265、P270。见赵春晓押题卷一,第58题。
根据我国保险制度,工程一切险通常由( )办理。
A. 承包人
B. 监理人
C. 设计人
D. 项目法人
答案：D
分析解释：答案:D解析:本题考查的是工程一切险。为了保证保险的有效性和连贯性,国内工程通常由项目法人办理保险,国际工程一般要求承包人办理保险.参见教材P304。
项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据,监测成本形成过程;②制定对策,纠正偏差;③找出偏差,分析原因;④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是( )。
A. ④-①-③-②
B. ①-②-③-④
C. ①-③-②-④
D. ②-④-③-①
答案：A
分析解释：答案:A解析:本题考查的是成本控制的依据和程序。项目成本指标控制程序如下:①确定成本,管理分层次目标;②采集成本数据监测成本形成过程;③找出偏差;④制定对策,纠正偏差;⑤调整改进成本管理方法。参见教材P88 -89。
关于施工项目成本核算方法的说法,正确的是( )。
A. 表格核算法的优点是覆盖面较大
B. 会计核算法不核算工程项目在施工过程中出现的债权债务
C. 表格核算法可用于工程项目施工各岗位成本的责任核算
D. 会计核算法不能用于整个企业的生产经营核算
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是成本核算的方法。选项A错误,表格法的特点是覆盖面小;选项B错误,会计核算法不仅核算工程项目施工的直接成本,而且还要核算工程项目在施工过程中出现的债券债务。选项D错误,会计核算对施工单位整个企业的生产经营进行核算。参见教材P103。见赵春晓押题卷一,第22题。
关于国际工程施工承包合同争议解决的说法正确的是( )。
A. 国际工程施工承包合同争议解决中,仲裁实行一裁终决制
B. 国际工程施工承包合同争议解决中,诉讼是首选方案
C. 国际工程施工承包合同争议最有效的解決方式是协商
D. FIDIC合同中,DAB作出的裁决是强制性的
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是施工承包合同争议的解决方式。选项A,在双方的合同中应当约定仲裁的法律效力,仲裁决定是否为终局性; 如果一方或双方对仲裁不服,是否可以提出诉讼,是否可以强制执行。在我国实行一裁终局。选项B,协商是首选的最基本方式。选项D,DAB是提出的裁决,不具有强制性,也不具有终局性。参见教材p338-340。见赵春晓押题卷二,第69题。
下列合同事件中,表示承包人工程施工任务结束的是( )。
A. 竣工结算
B. 工程移交
C. 竣工验收
D. 工程保修
答案：B
分析解释：答案:B解析:本题考查的是建设工程施工合同的分析内容。移交表示业主认可并接收工程;承包人工程施工任务的完结;工程所有权的转让;承包人工程照管责任的结束;业主工程照管责任的开始;保修责任开始。参见教材P312。
我国建设工程常用的担保方式中,担保金额最大的是( )。
A. 投标担保
B. 保修担保
C. 履约担保
D. 付款担保
答案：C
分析解释：答案:C解析:本题考查的是履约担保。履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标人提交的保证履约合同义务和责任的担保。这是工程担保中最重要,也是担保金额最大的工程担保,参见教材P307。
工程咨询服务合同的计价方式主要采用( )。
A. 总价合同和成本加酬金合同
B. 总价合同和单价合同
C. 单价合同和成本加酬金合同
D. 总价合同、单价合同和成本加酬金合同
答案：A
分析解释：答案:A解析:本题考查的是工程咨询合同计价方式。工程咨询服务合同的计价,主要采用总价和成本加酬金的方式。参见教材P299。
下列成本计划指标中,属于数量指标的有( )。
A. 工程项目计划总成本指标
B. 设计预算成本计划降低率
C. 责任目标成本计划降低率
D. 按主要生产要素划分的计划成本指标
E. 各单位工程计划成本指标
答案：ADE
分析解释：答案:ADE解析:本题考查的是成本考核的依据。成本计划的数量指标,包括:按子项汇总的工程项目计划总成本指标;按分部汇总的各单位工程计划成本指标;按人工材料、机械等各主要生产要素划分的计划成本指标。参见教材P113。
根据《财政部关于印发<企业产品成本核算制度(试行)>的通知》(财会[2013]17号),建筑业企业可设置的成本项目有( )。
A. 直接人工
B. 借款费用
C. 相关税费
D. 其他直接费用
E. 分包成本
答案：ADE
分析解释：答案:ADE解析:其考察的是成本核算的范围。成本可以分为直接人工、直接材料、机械使用费、其他直接费用、间接费用、和分包成本。参见教材P102。
下列施工费用中,可直接计入直接成本的有( )。
A. 周转材料购置费
B. 管理人员差旅交通费
C. 人工费
D. 施工机械使用费
E. 材料采购保管费
答案：CDE
分析解释：答案:CDE解析:本题考查的是成本核算的原则、依据、范围、和程序。直接费用是指完成合同所发生的,可以直接计入合同成本,核算对象的各项费用支出。参见教材P102。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款,除专用条款另有约定外,发包人的责任与义务有( )。
A. 对施工现场发掘的文物古迹采取妥善保护措施
B. 负责完善无法满足施工需要的场外交通设施
C. 按照承包人实际需要的数量免费提供图纸
D. 无条件向承包人提供银行保函形式的支付担保
E. 最迟于开工日期7天内向承包人移交施工现场
答案：ABC
分析解释：答案:ABC解析:本题考查的是施工承包合同文件。发包人应按照专用合同,条款约定的期限、数量、和内容向承包人免费提供图纸。专用合同条款另行约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。参见教材P266。
采用固定总价合同时,承包商承担的价格风险有( )。
A. 漏报项目
B. 报价计算错误
C. 工程范围不确定
D. 工程量计算错误
E. 物价和人工费上涨
答案：ABE
分析解释：答案:ABE解析:其考察的是总价合同。价格风险有:报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等;工作量风险有:工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更、或者由于设计深度不够所造成的误差等。参见教材p294。
下列工程合同风险中,属于信用风险的有( )。
A. 知假买假
B. 偷工减料
C. 物价上涨
D. 违法分包
E. 拖欠工程款
答案：ABDE
分析解释：答案:ABDE解析:本题考查的是施工合同风险管理,按照合同风险产生的原因可以分为,合同工程风险和合同信用风险,合同信用风险是指主观故意原因导致的。参见教材P300。
单选题凭借市场支配地位,甲公司的商品销售价格明显高于其他经营者销售同种商品的价格,该种行为属于( )。
A. 订立垄断协议行为
B. \*交易的行为
C. 不公平定价的行为
D. 价格歧视的行为
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]本题的情形属于不公平定价,不公平定价是指以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。
位于市区的某外贸公司系内资企业,2008年7月实际缴纳增值税500000元,营业税100 000元,契税60000元,取得增值税出口退税100000元。该公司当月应缴纳城市维护建设税( )。[单选题]
A. 30000元
B. 35000元
C. 42000元
D. 46200元
答案：C
分析解释：正确答案:C答案解析:本题考查的知识点是“城建税的计算”,城建税的计税依据为纳税人实际缴纳的三税,出口退还的增值税一律不退还城建税,该公司当月应缴纳的城市维护建设税=(500 000+100 000)×7%=42 000(元)
下列各项中,符合税收征收管理法税款征收有关规定的有( )。[多选题]
A. 税务机关减免税时,必须给纳税人开具承诺文书
B. 税务机关征收税款时,必须给纳税人开具完税凭证
C. 税务机关扣押商品、货物或者其他财产时必须开付收据
D. 税务机关查封商品、货物或者其他财产时必须开付清单
答案：B、C、D
分析解释：正确答案:B、C、D答案解析:本题考查的知识点是“税收征收管理法税款征收的有关规定”。税务机关作出的减免税审批决定,应当向纳税人送达减免税审批书面决定,但是这不是承诺文书,所以选项A表述不正确。
下列有关个人所得税税收优惠的表述中,正确的有( )。[多选题]
A. 国债利息和保险赔款免征个人所得税
B. 个人领取原提存的住房公积金免征个人所得税
C. 残疾、孤老人员和烈属的所得可以减征个人所得税
D. 外籍个人按合理标准取得的境内、外出差补贴暂免征个人所得税
答案：A、B、C、D
分析解释：正确答案:A、B、C、D答案解析:本题考查的知识点是“个人所得税税收优惠的有关规定”。考核个税的免征政策,选项ABCD均为正确答案。
甲企业2008年3月份受乙企业委托开发软件产品,著作权由甲企业和乙企业共同拥有。对于此项业务,甲企业应当缴纳增值税。 ( )[判断题]
A. 对
B. 错
答案：B
分析解释：正确答案:B答案解析:本题考查的知识点是“增值税的有关规定”。纳税人受托开发软件产品,著作权属于受托方的征收增值税,著作权属于委托方或属于双方共同拥有的不征收增值税,所以本题表述错误。
某市房地产企业2008年1~10月在6千平方米的土地上开发建成一幢建筑面积为6万平方米的商品房,年内未销售;2008年4月有偿受让填海形成的土地2万平方米。当地城镇土地使用税的适用年税额为每平方米3元,该企业2008年应缴纳城镇土地使用税( )。[单选题]
A. 18000元
B. 58 000元
C. 78000元
D. 220000元
答案：B
分析解释：正确答案:B答案解析:本题考查的知识点是“城镇土地使用税的计算”,房地产开发公司建筑商品高的用地,应按照规定计征城镇土地使用税,开山填海是指纳税人经有关部门批准后自行填海整治的土地,不包括纳税人通过转让方式取得的已填海整治的土地。因此,该房地产公司2008年应缴纳的城镇土地使用税=6 000×3+20 000×3×8/12=58 000(元)
2015年3月1日,甲公司无力偿还拖欠乙公司800万元款项,经双方协商同意,甲公司以自有的一栋办公楼和一批存货抵偿,进行债务重组。办公楼原值700万元,已提折旧200万元,公允价值为600万元,存货账面价值90万元,公允价值120万元,不考虑税费等其他因素,下列有关甲公司对该项债务重组的会计处理中,正确的是()。
A. 确认债务重组收益80万元
B. 确认资产处置利得130万元
C. 确认商品销售收入90万元
D. 确认其他综合收益100万元
答案：A
分析解释：答案: A解析: 确认债务重组收益=800-(600+120)=80(万元),选项A正确;确认资产处置利得=600-(700-200)=100(万元),选项B错误;确认商品销售收入120万元,选项C错误;该事项不确认其他综合收益,选项D错误。笔记:
甲公司为上市公司,其2014年度财务报告于2015年3月1日对外报出。该公司在2014年12月31日有一项未决诉讼,经咨询律师,估计很可能败诉并预计将支付的赔偿金额、诉讼费等在800万元至1000万元之间(其中诉讼费为7万元)。为此,甲公司预计了900万元的负债;2015年2月28日法院判决甲公司败诉,并需赔偿1000万元,同时承担诉讼费用10万元。上述事项对甲公司2014年度利润总额的影响金额为()万元。
A. -900
B. -1000
C. -1010
D. -907
答案：C
分析解释：答案: C解析: 资产负债表日后诉讼案件结案属于资产负债表日后调整事项,调整的金额也要影响甲公司2014年度利润总额,上述事项对甲公司2014年度利润总额的影响金额=-(1000+10)=-1010(万元)。笔记:
2015年,甲公司有A材料20吨,每吨10万元,用于加工B商品,能生产10件B商品,预计加工费总计110万元,每件B商品对外销售时预计销售费用0.5万元,甲公司已经签订不可撤销合同出售B商品给乙公司,每件售价30万元。2015年年末A材料市场价格每吨18万元,预计销售每吨A材料将会发生销售费用0.2万元,假定A材料之前未计提过存货跌价准备。甲公司期末针对A材料应当计提的存货跌价准备的金额为()万元。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 14
答案：B
分析解释：答案: B解析: B商品的成本=20\*10+110=310(万元),B商品的可变现净值=30\*10-0.5\*10=295(万元),B商品的成本大于可变现净值,B商品发生减值。A材料的成本=20\*10=200(万元),A材料的可变现净值=30\*10-110-0.5\*10=185(万元),A材料计提存货跌价准备=200-185=15(万元)。笔记:
甲公司拥有乙公司80%的有表决权股份,能够控制乙公司财务和经营决策。2015年6月1日,甲公司将本公司生产的一批产品出售给乙公司,售价为1600万元(不含增值税),成本为1000万元。至2015年12月31日,乙公司已对外售出该批存货的40%,当日,剩余存货的可变现净值为500万元。甲公司、乙公司均采用资产负债表债务法核算其所得税,适用的所得税税率均为25%。不考虑其他因素,对上述交易进行抵销后,2015年12月31日在合并财务报表层面因该业务应列示的递延所得税资产为()万元。
A. 25
B. 95
C. 100
D. 115
答案：D
分析解释：答案: D解析: 2015年12月31日剩余存货在合并财务报表层面的成本=1000\*60%=600(万元),因可变现净值为500万元,所以账面价值为500万元,计税基础=1600\*60%=960(万元),因该事项合并报表应列示的递延所得税资产=(960-500)\*25%=115(万元)。笔记:
建设工程施工过程,可能会出现不利的地质条件(如地勘未探明的软弱层)而 使施工进度延误、成本增加,这种风险属于[].
A. 经济与管理风险
B. 组织风险
C. 工程环境风险在
D. 技术风险
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]工程环境风险包括:①自然灾害;②岩土地质条件和水文地质条件;③ 气象条件;④引起火灾和爆炸的因素等•
以项目实施方案为依据,落实项目经理责任目标为出发点,采用企业施工定额, 通过编制施工预算而形成的施工成本计划一种[]成本计划
A. 竞争性
B. 参考性
C. 实施性
D. 战略性
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]实施性计划成本即项目施工准备阶段的施工取自成本计划 ,它是以项目 实施方案为依据,落实项目经理责任的目标为出发点,企业的施工通过施工预算的 编制而形成的实施性施工成本计划.
以工程承包合同、施工组织设计、要素市场价格等为依据编制 ,对实现降低施工成本任务具有直接指导作用的文件是[].
A. 施工成本分析报告
B. 施工成本计划
C. 施工成本核算资料
D. 施工成本预测报告
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]施工成本计划是施工项目成本控制的一个重要环节 ,是降低施工成本任务的指导性文件,编制施工成本计划,需要广泛收集相关资料并进行整理,以作为 施工成本计划编制的依据.在此基础上,根据有关设计文件、承包合同、施工组织 设计、施工成本资料等,按照施工项目应投入的生产要素,结合各种因素的变化和 拟采取的各种措施,估算施工项目生产费用支出的总水平,进而提出施工项目的成 本计划控制指标,确定目标总成本.
若按项目组成编制施工成本计划,项目应按[]的顺序依次进行分解.
A. 单项工程-单位工程-分部工程-分项工程
B. 单项工程-分部工程-单位工程-分项工程
C. 单位工程-单项工程-分部工程-分项工程
D. 单位工程-单项工程-分项工程-分部工程
答案：A
分析解释：[答案]A[解析]大中型工程项目通常是由若干单项工程构成的 ,而每个单项工作包括多 个单位工程,每个单位工程又是由若干个分项工程所构成•因此,首先要把项目总 施工基本到单项工程和单位工程中,再进一步分解为分部工程和分项工程.
施工成本控制需要进行实际成本情况与施工成本计划的比较 ,其中实际成本情况是通过[]反映的.
A. 工程变更文件
B. 进度报告
C. 施工组织设计
D. 分包合同
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]进度报告提供了每一时刻工程实际完成量、工程施工成本实际支付情况 等重要信息,进度报告还有助于管理者及时发现工程实施中存在的问题,并在事态 还未重大损失之前米取有效措施心理避免损失
施工成本控制的正确工作步骤是[].
A. 预测-比较-分析-检查-纠偏
B. 预测-分析-比较-检查-纠偏
C. 检查-比较-分析-预测-纠偏
D. 比较-分析-预测-纠偏-检查
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]在确定了施土成本计划之后,必须定期地进行施土成本计划值与实际值 的比较,当实际值偏离计划值时,分析产生念头的原因,采取适当的纠偏措施,以确 保施工成本控制目标的实现.步骤是:①比较;②分析;③预测;④纠偏;⑤检 查.
根据《建设工程工程量清单计规范》(GB50500-2008 ),对工程施工过程中 因修改设计而新增的工程量清单项目,在合同中没有适用似的综合单价时,其综合 单价应[].
A. 由发包人提出,经工程师确认
B. 由工程师提出,经发包人确认
C. 由承包人提出,经发包人确认
D. 由发包人提出,经承包人确认
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]建设工程工程量清单诗人规范规定,合同中综合单价因工程量变量更需 调整时,除合同另有约定外应按照下列办法确定:①工程量清单漏项或设计变更 引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人后作为结算 的依据;②由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程时增减 ,合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的,其增加部分的工 程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出 ,经发包人确认后作业结算的依据•
某桥梁工程桩基施工过程中,由于操作平台整体倒塌导致6人死亡,52人重伤, 直接经济损失118万元,根据安全事故主造成的后果,该事故属于[].
A. 一般事故
B. 重大事故
C. 较大事故
D. 特别重大事故
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]根据中华人民共和国国力院令第 493号《生产安全事故报告和调查处 理条例》第三条规定,根据生产安全事故(以下简称事故)大彻大悟的人员伤亡 或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:①特别重大事故.是指造成30人以 上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同,)或者1亿元以上直接经 济损失的事故;②重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上 100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;③较大事 故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50以下重伤,或者1000万 元以上5000万元以下直接经济损失的事故;④一般事故,是指造成3个以下死亡, 或者10人以下重伤,或者1000万元以下100万元以上直接经济损失的事故.本等 级划分所称的 以上”包括本数,所称的 以下”不包括本数.
根据《建设工程施工专业分包合同》(GF-2003-0213 ),下列说法正确的是[].
A. 发包人向分包人提供具备施工条件的施工场地
B. 分包人可直接致函发包人或工程师
C. 就分包范围内的有关工作,承包人随时可以向分包人发出指令
D. 分包合同价款与总承包合同相应部分的价款存在连带关系
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]A项,承包人向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相 关资料,向分包人提供具备施工条件的施工场地;B项,未经承包人允许,分包人不 得以任何与发包人或工程师发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工 程师,也不得直接接受以包人或工程师指令; D项,分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系.
某建设项目施工合同约定,由承包人负责采购项目所需的断桥隔热门窗,现设 计要求的质量标准高于国家标准,则在材料采购合同中,对该瓣质量标准约定应按[]执行.
A. 相应的企业标准
B. 设计要求
C. 颁布的国家标准
D. 分布的置之脑后标准与设计要求综合确定的标准
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]标的物质量要求应该符合国家或者行业现行有关质量标准和设计要求 ,应该符合以产品采用标准、说明、实物样品等方式表明的质量状况 .约定质量标准的一般原则包括:①按颁布的国家标准执行;②没有国家标准而有部分标准执 行;③没有国家标准和部分标准为依据时,可按照企业标准执行;没有国家标准 或虽有上述标准但方有特殊要求,按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补 充的技术要求执行.
某工程施工承包合同单价合同,在签订合同时双方根据估算的或工程量约定 了一个合同总价.在实际结算时,上述的合同总价与合同各项单价乘以实际完成工 程量之和不一致,则价款结算应以[]为准.
A. 签订的合同总价
B. 合同中各项单位乘以实际完成的工程量之和
C. 实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
D. 双方重新协商确定的单价和工程量
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]当发包工程的内容和工程量一时沿不能明确、具体地予以规定时 ,则可 以采用单价合同形式,即根据计划工程内容和估算工程量,在合同中明确每项工程 内容的单位价格(如每米、每平方米或者每立方米的价格) ,实际支付时则根据 实际完成的工程量乘以合同单价计算应付工程款 .
下列施工承包合同形式中,承包商承担全部工作量和价格风险的是[].
A. 单价合同
B. 固定总价合同
C. 变动总价合同
D. 成本回本合同
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]采用固定总价合同时,双方结算比较简单,但是由于承包商承担了较大的 风险,因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费 .承包商的风险主要有两个方面:一是价格风险,二是工作量风险.价格风险有报价计算错误、漏报 项目、物价和人上费上涨等;工作量有工程量计算错误、工程范围不确定、工程 变量或者由于设计尝试不够所造成的误差等.
根据《标准施工招标文件》中的通途合同条款,没有[]的变更指示,承包人不 得擅自进行工程变更.
A. 发包人
B. 设计人
C. 监理人
D. 政府建设主管部门
答案：C
分析解释：[答案]C[解析]根据九部委《标准施工招标文件》中通用合同条款的规定 ,在履行合同 过程中,经发包人同意,监理人可迫使同约定的变更程序向承包人作为变更指示 , 承包人应遵照执行.没有监理人的变更指示,承包人得擅自变更.
施工承包合同索赔成立的条件之一是:造成承包人费用增加或工期损失的原 因,合同约定[].
A. 不属于发包人的合同责任或风险责任
B. 不属于承包人的行为责任或风险责任
C. 属于承包人可预见的不利外界条件
D. 属于分包人的风险
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]索赔的成立,应该同时具备三个前提条件:①与合同对照,事伯已必需敢 承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;②造成费用增加或工期损失 的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;③承包人按合同规定 的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告.以上三个条件必须同时具备,缺一不 可.
根据《标准施工招标文件》中的通用条款,承包人按合同约定提交的最终结清 申请单中,只限于提出[].
A. 在合同工程接收证书颁发前
B. 在合同工作接收证书颁发后
C. 在竣工付款证书接收前
D. 在缺陷责任期终止证书颁发后
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]根据九部委《标准施工招标文件》中的通用合同条款 ,承包人提出索赔 的期限如下:①承包人按合同约定接受了竣工付款证书后,应被认为已地我权再 提出在合同工作接收证书颁发前所发生的任何索赔; ②承包人按合同最终结清申 请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发后的索赔•提出索赔自接受最终结清证 书时终止.
承包单位对施工合同实施进行分析,其内容包括:产生合同念头的原因,合同实 施的责任及[].
A. 不同项目合同偏差的对比
B. 合同实施的趋势
C. 偏差的跟踪情况
D. 业主对合同偏差的态度
答案：B
分析解释：[答案]B[解析]通过合同跟踪,可能会发现合同实施中存在着偏差,即工程实施实际情况 偏离了工程划和工程目标,应该及时分析原因,措施,纠正偏差,避免损失.合同实施 念头分析的内容包括:①产生偏差的原因分析,通过对合同执行实际情况与实施 计划的对比分析,不仅可以发现合同实施的念头,而且可以探索引起差异的原因; ②合同实施念头的责任分析,即分析产生合同念头的原因是由谁引起的,应该由谁 承担责任.责任分析必须以及不同为依据,按合同规定落实双方的责任;③合同实 施趋势分析,针对合同实施念头情况,可以不同的措施,应分析在不同措施下合同 执行的结果与趋势.
建筑安装工程费用的主要结算方式有[].
A. 分项结算
B. 分段结算
C. 分部结算
D. 按月结算
E. 竣工后一次结算
答案：BDE
分析解释：[答案]BDE[解析]建筑安装工程费用的结算可以根据不同情况采取多种方式,包括:①按 月结算,即先预付部分工程款在施工过程中按月结算工程进度款 ,竣工后进行竣工结算;②竣工后一次结算,建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期 12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的.可以实行工程价款每月中预支, 竣工后一次结算;③分段结算,即当年开工,当年不能竣工的单项工程或单位工程 按照工程形象进度,划分不同阶段进行结算.分段结算可以按月预支工程款;④结 算双方约定的其他结算方式•实行竣工后一次结算和分段结算的工程,当年结算的 工程款应与分年度的工作量一致,年终不另清算•
下列关于施工成本控制的说法,正确的有[].
A. 施工成本控制应贯穿项目从投标开始到工程竣工验收的全过程
B. 施工成本控制应对成本的形成过程进行分析,并寻求进一步降低成本的途径
C. 施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制
D. 进度报告和工程变更及索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料
E. 合同文件和成本计划是成本控制的目标
答案：ACDE
分析解释：[答案]ACDE[解析]B项,施工成本分析是在施工成本核算的基础上对成本的形成过程和影 响成本升降的因素进行分析,以寻求进一步降低成本的途径,包括有利偏差的挖掘 和不利偏差的纠正.
下列关于分部分项工程施工成本分析的说法,正确的有[].
A. 分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
B. 成本分析的对象为已完成分部分项工程
C. 须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D. 要进行估算成本与目标成本的比较
E. 要进行预算成本、目标成本和实际成本的"三算"对比,分别计算实际偏差和目标 偏差
答案：ABE
分析解释：[答案]ABE[解析]C项,由于施工项目包括很多分部分项工程,不可能也没有必要对每一个 分部分项工程都进行成本分析•但是,对于那些主要分部分项工程则必须进行成本 分析.而且要做到从开工到竣工进行系统的成本分析.因为通过主要分部分项工程 成本的系统分析,可以基本上了解项目形成的全过程,为竣工成本分析和今后的项 目成本管理提供一份宝贵的参考资料; D项,分析的方法是:进行预算成本、目标成本和实际成本的 三算”寸比,分别计算实际念头和目标偏差,分析偏差产生的 原因,为今后的分部分项工程成本寻求节约途径•
根据《标准施工招标文件》,在合同约定的期限内,承包人应提交给监理人的工 程质量保证措施文件有[].
A. 工程质量报表
B. 质量检查机构的组织和岗位责任
C. 质检人员的组成
D. 工程质量保证金
E. 质量检查程序和实施细则
答案：BCE
分析解释：[答案]BCE[解析]承包人应在合同约定的期限内,提交工程质量保证措施文件,包括质量检 查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等 ,报送 监理人审批.
根据《建设工程施工劳务分包合同》(GF — 2003 — 0214),在劳务分包人施 工前,工程承包人应完成的工作有[].
A. 向劳务分包人提供相应的工程资料
B. 向劳务分包人支付劳动报酬
C. 为劳务分包人从事危险作业的职工输意外伤害保险
D. 向劳务分包人要提供生产、生活临时设施
E. 交会具备劳务作业开工条件的施工场地
答案：AD
分析解释：[答案]AD[解析]承包人完成劳务分包人施工前期的工作包括:①向劳务分包人交付具备 本合同项下劳务作业开工条件的施工场地;②满足劳务作业所需的能源供应 .通讯施工道路畅通;③向劳务分包人提供相应的工程资料:④向劳务分包人提供生 产、生活临时设施.
成本加酬金合同觉的形式有
A. 成本加固定费用合同
B. 成本加固定比例费用合同
C. 成本加奖金合同
D. 最大成本加费用合同
E. 最小成本加固定费用合同
答案：ABCD
分析解释：[答案]ABCD[解析]成本加酬金合同又称为成本补偿合同,这是与固定总价合同正好相反的 合同,工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计 算.在合同签订时,工程实际成本往往不能确定,只能确定酬金的取值比例或者计 算原则.成本加酬金合同有许多种形式,主要有:①成本加固定费用合同;②成本 加固定比例费用合同;③成本加奖金合同;④最大成本加费用合同 •
施工合同执行者进行合同跟踪的依据[].
A. 合同订立前签署的意向书
B. 合同以及依据合同而编制的各种计划文件
C. 原始记录、报表、验收报告等各种实际工程文件
D. 管理人员对现场巡视、质量检查了解的情况
E. 合同实践中出现的偏差情况
答案：BCD
分析解释：[答案]BCD[解析]合同跟踪的依据包括:①最重要的依据是合同以及依据合同而编制的各 种计划文件;②各种实际工程文件如原始记录、报表、验收报告等;③管理人员 对现场情况的直观了解,如现场巡视、交谈为、会议、质量检查等.
由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为()
A. 竣工验收
B. 中期验收
C. 交工验收
D. 工序验收
答案：C
分析解释：[答案] C[解析]交工验收是检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或者是否满足通车要求,对各参建单位工作进行初步评价。交工验收由项目法人负责。
根据会计法律制度的规定,对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性负责的是( )。
A. 出纳人员初级会计
B. 会计人员
C. 会计机构负责人
D. 单位负责人
答案：D
分析解释：[答案] D[解析]单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责,保证会计机构、会计人员依法履行职责,不得授意、指使、强令会计机构和会计人员违法办理会计事项。
青岛某公司存在伪造、变造会计凭证、会计账簿的行为,青岛市财政局发现后应根据性质,视情节轻重,对该公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以( )的罚款。初级会计证报名时间
A. 3000 元以上 5万元以下
B. 5000 元以上 3万元以下
C. 2000 元以上 2万元以下
D. 3000 元以上 3万元以下
答案：A
分析解释：[答案] A[解析]伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告,构成犯罪的,依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府财政部门予以通报,可以对单位并处 5000元以上 10万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以处 3000元以上 5万元以下的罚款;属于国家工作人员的,还应由其所在单位或者有关单位依法给予撤职直至开除的行政处分。初级会计职称[禁入规定]( 1)终身禁入因有提供虚假财务会计报告,做假账,隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告,贪污,挪用公款,职务侵占等与会计职务有关的违法行为被依法追究刑事责任的人员,不得再从事会计工作。( 2) 5年内禁入初级会计师①会计人员因违反国家统一会计制度的行为,情节严重,但未被追究刑事责任的,5年内不得从事会计工作。② 会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿,编制虚假财务会计报告,尚未构成犯罪的, 5年内不得从事会计工作。③ 会计人员隐藏或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告,尚不构成犯罪的, 5年内不得从事会计工作。
根据支付结算法律制度的规定,下列各项中,需要在开户后 5个工作日到中国人民银行当地分支行备案的是( )。( 2015年)
A. 预算单位专用存款账户
B. 个人银行结算账户
C. 基本存款账户
D. 临时经营的临时存款账户
答案：B初级会计实务
分析解释：[答案] B初级会计实务[解析]选项ACD均属于核准类账户,应由收到存款人开户申请书的银行将存款人的开户申请书、相关的证明文件和银行审核意见等开户资料报送中国人民银行当地分支行,经其核准并核发开户许可证后办理开户手续。
根据支付结算法律制度的规定,下列关于预付卡的表述中,正确的是( )。( 2017年)
A. 记名预付卡的有效期最长为 3年
B. 单张记名预付卡的资金限额不得超过 1000元
C. 购卡人可以使用信用卡购买预付卡
D. 预付卡以人民币计价,不具有透支功能
答案：D
分析解释：[答案] D[解析]( 1)选项 A:记名预付卡不得设置有效期,不记名预付卡有效期不得低于 3年;( 2)选项 B:单张记名预付卡资金限额不得超过 5000元,单张不记名预付卡资金限额不得超过 1000元;( 3)选项 C:购卡人不得使用信用卡购买预付卡、不得使用信用卡为预付卡充值。初级会计职称考试
根据营业税改征增值税试点相关规定,下列各项中,应征收增值税的是( )。( 2017年)
A. 被保险人获得的保险赔付
B. 航空公司根据国家指令无偿提供用于公益事业的航空运输服务
C. 居民存款利息
D. 母公司向子公司出售不动产
答案：D
分析解释：[答案] D[解析]( 1)选项 A:被保险人获得的保险赔付,不征收增值税。( 2)选项 B:单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务应视同销售服务,但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外;根据国家指令无偿提供的铁路运输服务、航空运输服务,属于《营业税改征增值税试点实施办法》规定的用于公益事业的服务,不视同销售服务,不征收增值税。( 3)选项 C:存款利息,不征收增值税。初级会计考试
甲手机专卖店为增值税一般纳税人, 2015年 10月采取以旧换新方式销售某型号手机 100部,该型号新手机的同期含税销售单价为 3276元,旧手机的收购单价为 234元,已知增值税税率为 17%,甲手机专卖店当月该业务增值税销项税额的下列计算列式中,正确的是( )。( 2016年)
A. ( 3276-234) ×100×17%=51714(元)
B. ( 3276-234) ×100÷( 1+17%) ×17%=44200(元)
C. 3276×100×17%=55692 (元)
D. 3276×100÷ ( 1+17%) ×17%=47600(元)
答案：D
分析解释：[答案] D[解析]纳税人采取以旧换新方式销售货物(金银首饰除外),应当按 “新货物 ”的同期销售价格确定销售额。新货物的同期销售价格含税时,应换算为不含税价计税。初级会计师报名条件
根据营业税改征增值税试点相关规定,下列各项中,不属于免税项目的是( )。( 2017年)
A. 养老机构提供的养老服务
B. 装修公司提供的装饰服务
C. 婚介所提供的婚姻介绍服务
D. 托儿所提供的保育服务
答案：B
分析解释：[答案] B[解析]( 1)选项 A:养老机构提供的养老服务,免征增值税;( 2)选项 B:装修公司提供的装饰服务,按 “建筑服务 ”计缴增值税;( 3)选项 C:婚姻介绍服务免征增值税;( 4)选项 D:托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务,免征增值税。初级会计报名入口
根据增值税法律制度的规定,纳税人销售货物或者应税劳务适用免税规定的,可以放弃免税,但放弃免税后,一定期限内不得再申请免税。该期限为( )。( 2017年)
A. 42 个月
B. 36 个月
C. 60 个月
D. 48 个月
答案：B
分析解释：[答案] B[解析]纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产或者不动产适用免税规定的,可以放弃免税,依照有关规定缴纳增值税;纳税人放弃免税后, 36个月内不得再申请免税。推荐阅读:初级会计报名时间初级会计师考试时间中级会计中级会计师中级会计报名时间
单选题下列经济纠纷中,当事人可以提请仲裁的是( )。
A. 张某和甲公司的劳动纠纷
B. 王某和李某的继承纠纷
C. 赵某和周某的离婚纠纷
D. 乙企业对工商局罚款不服的纠纷
答案：A
分析解释：[正确答案] A[答案解析] 根据《仲裁法》的规定,平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产纠纷可以仲裁,而对于婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷和依法应当由行政机关处理的行政争议则不能仲裁,选项BCD错误。
依照《合同法》,债权人将合同中权利转让给第三人,( )。
A. 需经债务人批准,且需办理公证手续
B. 无需经债务人批准,也不必告知债务人
C. 无需债务人批准,但需办理公证手续
D. 无需债务人批准,但需告知债务人
答案：D
分析解释：[答案]D[解析]本题考查是合同履行、变更和权利义务转让。《合同法》规定,债权人转让权利,应当告知债务人。未经告知,该转让对债务人不发生效力。