证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-071爱柯迪股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金投资项目“汽车精密压铸加工件改扩建项目”预计项目达到预定可使用状态日期由2019年11月调整至2020年12月。
一、募集资金投资项目概述
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）13,824万股，发行价格为每股 11.01元，募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]31160002号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募投项目：
||||
|-|-|-|
|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案文号|
|100,869.00|98,113.92|甬发改备【2016】10号|
|30,548.00|20,558.00|甬发改备【2016】8号|

||||
|-|-|-|
|项目总投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|项目备案文号|
|18,393.00|13,393.00|甬发改备【2016】9号|
|7,247.00|7,247.00|北区发改基（核）【2016】7号|
|157,057.00|139,311.92|-|

为提高募集资金的使用效率，结合募投项目实施进展情况，公司于 2018年 6月 19日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为35,890万元，拟使用募集资金投资额为 27,089万元，不足部分以公司自有资金投入。公司于2018年7月5日召开第一次临时股东大会审议通过上述议案。
本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的19.44%，具体调整情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资额（万元）||调增（+）/减（-）金额（万元）|
|变更前|变更后||
|98,113.92|79,975.92|-18,138.00|
|20,558.00|15,000.00|-5,558.00|
|13,393.00|10,000.00|-3,393.00|
|7,247.00|7,247.00|-|
|-|27,089.00|27,089.00|
|139,311.92|139,311.92|-|

二、本次募投项目延期的原因
1、原募投项目进展情况
截至2019年10月31日，原募投项目实际投入情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金投资额（万元）|募集资金累计投资额（万元）|项目达到预定可使用状态日期|
|79,975.92|68,072.11|2019年11月|
|79,975.92|68,072.11|-|

2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
（1）募投项目延期的具体情况
本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完成日期如下：
|||
|-|-|
|项目名称|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|
|汽车精密压铸加工件改扩建项目|2019年11月|

（2）募投项目延期的主要原因
汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长，公司新产品获取生产订单主要集中在未来 5-7年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP批准状态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量，并编制下一年度销售预算。但客户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化，公司业务人员需定期追踪客户的需求变化情况，并及时把客户需求的变化传递给公司，及时调整预测数量，更新销售预测，以便公司及时安排、协调生产资源。2018年，中美贸易摩擦凸显，全球经济动荡，根据 JATO Dynamics公布的数据，2018年全球乘用车和轻型商用车（LCV）总销量8,601万辆，比2017年减少约40万辆，同比下滑约0.5%，这也是自2009年以来的首次下降。全年，我国汽车行业总体运行平稳，受政策因素和中美贸易摩擦等宏观经济的影响，产销量低于年初预期，自 1990年以来首次出现负增长，但依然是全球最大的单一国家市场，占据了全球总销量的近1/3，而与此同时，欧洲和美国的总销量同比几乎持平。鉴于以上原因，本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓，根据当前建设进展，经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整，拟将该项目的建设截止期由原定2019年11月延长至2020年12月。
（3）募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。
本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
三、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序以及是否符合监管要求
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司章程》等的有关规定，《关于部分募集资金投资项目延期的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司监事会及独立董事发表了同意的意见。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。本次部分募集资金投资项目延期的事项符合公司发展战略，资金投向与公司主营业务方向一致，符合募集资金使用相关要求。本次部分募集资金投资项目延期不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项，并提交股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，该事项尚需提交股东大会审议通过，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》等相关规定。
综上所述，保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2019年11月21日