证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-090深圳市实益达科技股份有限公司
关于全资子公司签订工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）于2014年10月31日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订工程施工合同的议案》，同意公司全资子公司无锡实益达电子有限公司（以下简称“无锡实益达电子”）将位于无锡新区鸿山镇工业集中区的新厂区建设项目（一期）发包给四川省建筑机械化工程公司并与之签署施工合同，据此公司于 2014年10月31日与四川省建筑机械化工程公司签署了《无锡实益达建设新厂区（一期）工程施工合同》，现将相关事项公告如下：
一、合同签署情况
（一）概述
2014年 10月 31日无锡实益达电子与四川省建筑机械化工程公司（系四川华西集团的全资子公司）于无锡市签署了《无锡实益达建设新厂区（一期）工程施工合同》，无锡实益达电子将“建设新厂区（一期）”工程发包给四川省建筑机械化工程公司，本工程项目位于无锡新区鸿山镇工业集中区，建设用地面积68762.4M2，总建筑面积约
33000
M2，含1#厂房、消防水池、泵房、门卫及室外工程等，合同工期总日历天数 300日历天，开工日期以开工令日期为准，合同总价款为5600万元，定价方式为固定总价包干，资金来源为自有资金。
（二）已履行的审批程序
2014年 10月 31日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司签订工程施工合同的议案》，同意无锡实益达电子与四川省建筑机械化工程公司签订工程施工合同。
无锡实益达电子与承包方四川省建筑机械化工程公司签署的《无锡实益达建
设新厂区（一期）工程施工合同》自双方签字盖章后成立，并送无锡市建设局备案后生效。
二、交易对方的基本情况
（一）基本情况
名称：四川省建筑机械化工程公司
住所：四川省成都市成华区二仙桥西一巷7号
企业类型：全民所有制
注册号码：510000000113910（7-6）
法定代表人：庞道真
注册资本：9000万元
经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；
地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；机场场道工程专业承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；爆破与拆除工程专业承包贰级；土石方工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；特种专业工程专业承包；金属门窗的生产；
房地产开发。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）线路、管道、锅炉、电梯、空调、门窗、电器、仪表、仪器的安装；建筑设备的租赁；废旧物资回收；（以上范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（以下范围仅限分支机构经营）三级普通机动车驾驶员培训C1、C2。
（二）关联关系
公司及子公司与四川省建筑机械化工程公司均不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。
（三）交易情况
公司及子公司与四川省建筑机械化工程公司最近一个会计年度内未发生类
似交易。
（四）履约能力
四川省建筑机械化工程公司成立于 1980年11月，始建于1953年5月，系
四川华西集团有限公司的全资子公司，主项施工资质为房屋建筑工程施工总承包一级，同时分别具有市政公用工程施工总承包一级等多项施工资质，是具有承担各类工业与民用建筑、机场、深基础、结构吊装等综合施工能力的国有大型企业，有丰富的承包房屋建筑工程经验，且具有良好的信誉和履约能力。
三、合同的主要内容
（一）工程概况
工程名称：无锡实益达电子建设新厂区（一期）
工程地点：无锡新区鸿山镇工业集中区，经十一路以西，经十三路以北
工程规模及特征：新建厂区一期工程，建设用地面积68762.4㎡，总建筑面积约33000㎡，含1#厂房、消防水池、泵房、门卫及室外工程等。
资金来源：自筹
合同价款：人民币伍仟陆佰万元整，固定总价包干，除非由承包人原因引起的设计变更或政府的强制性调整文件、现场签证和相关工作指令、重要原材料价格波动超过±5%以上等情况外，合同价款不做调整
（二）工程承包范围
除非是本合同中列明的由其他承包人完成的项目，承包人须按图纸和招标文件要求负责整个工程所有的施工任务，包括材料设备的采购、施工、保护及保修工程，不论是永久性质的或是临时性质的。承包人工作范围包括但不限于施工临时用水、用电的接驳，临时道路及施工期内的维护；场地平整（场地内自然土方的开挖、外运）；土石方工程和地基与基础工程，主体结构工程，建筑工程，电气工程，给排水工程，防水工程，白蚁防治，室外工程及其他。
（三）质量标准
本工程质量标准：达到国家现行验收规范“合格”标准。
（四）合同生效
协议签署时间：2014年10月31日
订立地点：无锡市
生效时间：自双方签字盖章后成立，并送无锡市建设局备案后生效。
合同工期：总日历天数300日历天，开工日期以开工令日期为准。
（五）付款方式
1、在施工合同签署承包人进场且承包人向发包人提交不可撤销的银行工程预付款保函及发票后，发包人向承包人支付工程预付款人民币410万元(肆佰壹拾万元整)；扣完预付款后退回预付款保函。材料订金人民币1500万元(壹仟伍佰万元整),在合同签订并收到相应金额发票后二十日内支付给承包人。
2、进度款每月支付一次，每次支付经发包人、监理单位和造价咨询单位审核确认的当月已完成工程量估算价值的80%。支付每期工程进度款时，扣回预付工程款的20%，直到预付工程款扣完为止。
3、工程验收合格后工程结算完成前，工程款支付至合同价（不含增减的价款）的85%为止。
4、工程竣工且双方工程结算（含发包人委托的造价咨询单位审核结算），并协助发包人办理房产证后，发包人应扣将除3.1.5条之保修金外的剩余工程款
（工程结算价-按3.1.1至3.1.3条已付的工程款 -保修金）支付给承包人；
5、工程结算款中的205万元(贰佰零伍万元整)为保修金。
（六）四川省建筑机械化工程公司（本条以下简称“承包人”）和无锡实益达电子（本条以下简称“发包人”）的违约责任
1、承包人的违约责任
承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。具体如下：
（1）承包人应当安全施工，确保施工现场及周边人身、财产安全，若承包人进场后（时）至退场前（时），在其过程中发生的任何与承包人有关的或者承包人负有责任的人身伤亡、财产损害，均由承包人自行承担法律责任并赔偿损失，承包人并应按双方约定向发包人承担违约责任，若发包人因此为承包人垫付任何费用、赔偿款和/或罚金的，发包人有权直接自工程款中扣除。若发生工程质量事故、施工安全事故、文明施工事故（以被政府有关部门或执法部门确认或网站公示的为准），承包人除承担全部经济及法律责任外，还应支付违约金人民币
1000元/次。
（2）若无正当理由承包人不能或不按时完成现场工程师的合理指令时，支付违约金人民币1000元/次。
（3）除合同另有约定外，工期每延期一天，承包人应支付违约金人民币
10000元，并应承担因延期造成的全部经济损失。未经发包人同意擅自停止施工的，每停工一天支付0.5万元违约金，且工期不得顺延。
（4）若承包人将工程项目予以转让、由他人挂靠或未经发包人同意进行分包或变相分包的，承包人未能按工程节点要求按期完成相应工作且逾期超过 20日的，因承包人的原因造成重大的质量责任事故的，若出现前述情形之一的，除适用约定的违约金条款外，发包人有权解除本合同的履行，承包人在收到终止合同的通知之日起10日内应当立即无条件撤出施工现场，若承包人未按规定时间撤离施工现场，逾期10天（含）内，按每日人民币1万元支付违约金；逾期超过10日但在30天（含）之内，按每日人民币2万元支付违约金；逾期超过 30天以上，按每日人民币5万元支付违约金。
（5）若承包人在施工过程中擅自删减工程/工程量或者在施工过程中存在偷工减料等行为的，任何时候一经发现，发包人除有权要求承包人支付违约金伍万元且不予结算相应工程的价款外，承包人还应当按照发包人的指示补充施工或采取其他补救措施，所发生的费用由承包人自行承担，工期不予顺延。
（6）工程师在组织隐蔽工程验收时，应通知发包人及政府有关部门派人参加。若承包人擅自隐蔽工程、未经通知工程师和发包人而擅自验收隐蔽工程和中间工程的和/或在验收过程中弄虚作假的，验收记录对发包人没有约束力，承包人除应支付违约金人民币贰万元给发包人外，发包人还有权选择：（1）要求重新验收或检测，费用由承包人承担；若重新验收或检测不合格，则承包人应按工程师的指令重新施工直至检测合格，全部费用由承包人方承担，工期不予顺延。（2）发包人也可选择不重新验收，但隐蔽工程或中间工程的质量保证期变更为5年，在正常保证期（即1年）满后发包人有权扣留质量保证金的70%单独作为隐蔽工程或中间工程的质量保证金，待五年质量保证期满且双方无争议后 10天内发包人再一次性不计利息的支付给承包人。
2、发包人的违约责任
（1）发包人暂停工程施工持续63天以上，不赔偿窝工损失，只顺延延误工期；
（2）发包人不按时支付工程进度款，三十天宽限期后还不能支付进度款时，
按当期中国人民银行规定的同期贷款利率向承包人支付利息。
（3）发包人不按时支付工程竣工结算款，按当期中国人民银行规定的同期贷款利率向承包人支付利息。
四、风险提示
1、合同的生效条件：双方签字盖章后成立，并送无锡市建设局备案后生效。
2、合同的履行期限：日历工期300天。
3、合同的重大风险及重大不确定性：本合同项目履行期较长，且施工过程中双方权利义务关系较为复杂，存在因施工进度不如预期从而影响竣工日期、承包人履约能力发生重大不利变化从而影响工程进度及工程质量的风险，但因无锡实益达电子现有厂房仍在继续使用，且现有产能能满足经营所需，工程施工过程中发生的不利风险不会对无锡实益达电子的正常生产经营造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。
五、合同对公司的影响
1、无锡实益达新厂区（一期）的建设，将对公司提高 LED照明产品的产能产生积极影响，有助于公司在LED照明的市场竞争中占据有利地位。
2、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。
六、备查文件
1．第四届董事会第七次会议决议；
2．无锡实益达电子与四川省建筑机械化工程公司签署的《无锡实益达建设新厂区（一期）工程施工合同》。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日