佳都新太科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2014]7408-1号
目 录
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3
天职业字[2014]7408-1号佳都新太科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的佳都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
佳都科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，佳都科技《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了佳都科技2013年度募集资金的存放与实际使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供佳都科技2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为佳都科技2013年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一四年四月十一日
中国注册会计师：
佳都新太科技股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2012年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2012）84号）核准,佳都新太科技股份有限公司获准向社会非公开发行人民币普通股（A股）3800万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 9.81元,募集资金总额为人民币 372,780,000.00元，扣除广发证券股份有限公司的承销保荐费人民币 22,411,200.00元，余额为人民币 350,368,800.00元，另外减除中介机构费和其他发行费用人民币1,748,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,620,800.00元。
该次募集资金到账时间为2012年7月10日，本次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验,并于 2012年 7月 11日出具了“广会所验字[2012]第 11006510040号”验资报告验证。
2、募集资金使用和节余情况
本公司以前年度已使用募集资金59,489,596.56元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,416,605.90元；2013年度实际使用募集资金77,927,558.77元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,948,483.51元；本公司累计已使用募集资金137,417,155.33元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,365,089.41元。
截至2013年12月31日止，募集资金余额为185,568,734.08元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中已扣除暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金30,000,000.00元，使用期限自2013年10月30日起至2014年10月30日止。
（二）2013年度非公开发行股票
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都新太科技股份有限公司向堆龙佳都科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1459号）核准,本公司采用非
公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）34,116,431股，每股面值人民币1.00元，每股实际发行价格为人民币 10.51元，募集资金总额为人民币 358,563,689.81元，扣除东北证券股份有限公司的承销保荐费人民币 16,061,228.69元，实际募集资金净额为人民币342,502,461.12元。
该次募集资金到账时间为 2013年 12月 16日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2013年12月20日出具了“天职业字[2013]1826号”验资报告验证。
2、募集资金使用和节余情况
截至2013年12月 31日止，本公司累计使用募集资金人民币 342,502,461.12元，其中：支付购买堆龙佳都科技有限公司持有的广州新科佳都科技有限公司15%股权、广州市佳众联科技有限公司15%股权价款合计 161,353,700.00元；对子公司广州新科佳都科技有限公司增资181,148,761.12元。
截至2013年12月31日止，本公司募集资金余额为人民币3,662.87元，系募集资金累计利息收入。
二、募集资金管理情况
(一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求制定《佳都新太科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2011年3月25日经第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过。
本公司所有募集资金项目投资的支出,在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总裁、董事长签批，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由董事长组织实施。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募投资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并经董事会和监事会审议通过，在提交董事会审议后 2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
(二）募集资金三方监管情况
2012年非公开发行股票募集资金，公司第六届董事会2012年第五次临时会议批准开设了深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行和中国工商银行股份有限公司广州白云路支行四个银行专项
账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2012年 7月 23日，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行、交通银行股份有限公司广州天河北支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行和中国工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2013年非公开发行股票募集配套资金，公司开立了平安银行广州珠江新城支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）已于2013年12月19日与平安银行广州珠江新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2012年非公开发行募集资金
截至 2013年 12月 31日止，募集资金账户的存储情况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
深圳发展银行股份有限公司广州羊城支行 11004592221404 活期存款 41,362,333.44交通银行股份有限公司广州天河北支行 441167421018010077869 活期存款 93,056,917.97中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行 44001450601053008205 活期存款 49,283,538.97中国工商银行股份有限公司广州白云路支行 3602004429200609296 活期存款 5,946,645.18合计 189,649,435.56注：因公司募投项目支出发生次数较频繁且金额较小，故在发生募投项目支出时先从一般户支付，待累积一定金额后再从募集资金专户转款到一般户。截至 2013年 12月 31日止，公司累计从募集资金专户转款到一般户金额为 163,336,453.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4,365,089.41元，余额为189,649,435.56元。
2、2013年非公开发行募集资金
截至 2013年 12月 31日止，募集资金账户的存储情况如下（单位：人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
平安银行股份有限公司广州珠江新城支行 11014570774006 活期存款 3,662.87
合计 3,662.87
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2013年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《2012年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表》、《2013年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。
四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）闲置募集资金补充流动资金情况
2012年非公开发行募集资金：
2013年10月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，自2013年10月30日起至2014年10月30日止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、其他重要事项说明
1、募集资金的投资进度
（1）公司2012年非公开发行募集资金投资项目投资进度如下：
截至2013年12月31日止截至2013年12月31日止募投项目项目名称
承诺募集投入额 累计投入金额 投资进度移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目 59,623,716.56 67,181,444.56 112.68%新一代融合智能安防平台整体解决方案 124,536,849.63 50,730,685.74 40.74%智能交通系统及行业解决方案项目 43,205,141.88 2,911,854.93 6.74%云计算IT服务外包项目 80,205,131.49 16,593,170.10 20.69%合计 307,570,839.56 137,417,155.33 44.68%
（2）公司2013年非公开发行募集资金投资项目投资进度如下：
截至2013年12月31日止截至2013年12月31日止募投项目项目名称
承诺募集资金额 累计投入金额 投资进度支付购买堆龙佳都持有的新科佳都
161,353,700.00 161,353,700.00 100.00%15%股权、佳众联15%股权价款
对新科佳都增资 181,148,761.12 181,148,761.12 100.00%合计 342,502,461.12 342,502,461.12 100.00%2、关于募集资金投资进度的说明
（1）关于移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目累计发生的市场推广费用、技术研究与开发费和调研、论证及其他费用均超过计划投资额的情况说明
截至 2013年 12月 31日止，本公司移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目累计发生的市场推广费用、技术研究与开发费和调研、论证及其他费用均超过计划投资额，其中：市场推广费用计划投资额为 4,800,000.00元，实际支出 17,373,753.05元，超计划投资 12,573,753.05元；技术研究与开发费计划投资额为 25,000,000.00元，实际支出 30,034,898.77元，超计划投资 5,034,898.77元；调研、论证及其他费用计划投资额为2,000,000.00元，实际支出8,109,219.58元，超计划投资6,109,219.58元。
主要原因如下：
在过去的两年里,移动互联网是世界上发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的业务之一。
它的增长变化速度远远超出了移动互联网业务平台项目的预期估计。主要的变化有以下几点：1）市场空间扩大
项目当初的市场定位是立足国内市场，涵盖语音和数据的电信移动增值业务服务市场。在过去的两年里，佳都科技与客户及合作伙伴配合积极扩展国外市场。佳都科技作为软件开发厂商(ISV)与中国移动一起参展了在巴塞罗那举办的MWC2014世界移动通信大会。MWC作为全世界各个顶尖移动通讯厂商的最新高科技产品首发平台，佳都科技助力中国移动在本次大会上正式发布基于LTE的新一代移动互联网业务平台系列产品。
2）业务模式增加
2013年，高性能大屏幕的移动终端大量普及和中国移动正式商用4G网络，越来越多的人希望在移动的过程中高速地接入互联网，获取各种信息服务。移动互联网已经渗透到人们生活、工作的各个领域，丰富多彩的移动互联网应用需求剧增。移动互联网业务平台紧跟着市场的脉搏，调整了项目范围。
微信注册用户数出现爆发性的增长，微信渠道成为除了语音渠道、视频渠道、短信渠道外的第四大媒体渠道。移动互联网业务平台增加了对微信媒体渠道的支持。
3）潜在客户增加
随着商务扩展，政府行业也成为了佳都科技的重要客户之一。政府市民热线、气象行业热线、交通行业热线等项目给佳都科技带来新的行业规范及行业需求。
4）新技术要求
4G的商用、Android和iOS相继发布新的版本、大屏幕高清屏成为终端主流配置等等技术的发展，对移动互联网业务平台有新的技术要求：
①支持更多的操作系统版本；
②适配更多的终端分辨率；
③需要支持更多的视频格式；
④对视频编解码能力的要求更高；
⑤以云计算的PaaS架构为核心，提供各类媒体控制及应用平台组件。
综上所述，市场空间、业务模式、潜在客户、技术要求等因素都发生比较大的变化，移动互联网业务平台的项目需求范围和开发计划都有相应的调整，故技术研发、市场推广、调研论证等费用均有所增长。主要有如下几点：
①研发规模有大幅增长，项目团队人员配备总规模由原来的51人，增长到191人；
②成立北京分部，负责项目需求的采集调研、产品原型开发；
③增加销售售前人员，开拓国内外市场；
④研发人员素质要求提高，人力成本从预估的18万人/年，增长到19.5万人/年。
（2）募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”进度延期及减少投资额情况
截至2013年12月 31日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算 IT服务外包项目”研发工作在正常推进中，但是出现进度延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施募投项目，由于场地原因，设备购置和人员招聘等方面均无法按计划实施，影响了投资进度。2012年度，公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项目用地，但是受到房地产市场价格攀升影响，这两个项目的拟外购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014年6月30日（建设期满），“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”还将继续投资建设。
为更好地发挥募集资金使用效率，促进和支持公司“聚焦智能化安防与轨道交通产业”的BT项目实施战略，节约公司财务成本，公司于2014年2月17日召开2014年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，该议案
中提到，减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算 IT服务外包项目”投资额，拟不再购置研发场地，将这两个项目减少投资后的节余资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防项目的运营及日常业务经营活动中。
（3）募投项目“智能交通系统及行业解决方案”情况
截止2013年12月31日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入2,911,854.93元，尚未使用40,293,286.95元。因该项目具有较高的技术积累和团队建设要求，且公司募集资金实际到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施的最佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012年下半年募集资金到位后，公司对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建设期。但考虑到公司现有资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股股东拥有的“智能化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。
2013年11月，公司已完成资产重组，全资持有智能化轨道交通领域的企业“广州新科佳都科技有限公司”股权，今后，公司将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发挥募集资金使用效率，节约公司财务成本，公司于2014年 2月17日召开2014年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，该议案中提到将该项目尚未使用的 40,293,286.95元资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。
附件：《2012年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表》、《2013年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表》。
佳都新太科技股份有限公司二○一四年四月十一日
2012年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
编制单位:佳都新太科技股份有限公司 单位:人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||350,368,800.00||募集资金净额 348,620,800.00|||本年度投入募集资金总额||77,927,558.77||||
|变更用途的募集资金总额||||||||已累计投入募集资金总额||137,417,155.33||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|移动互联网业务平台的研发及行业应用推广项目|否|69,028,904.84|69,028,904.84|59,623,716.56|32,425,289.80|67,181,444.56|7,557,728.00|112.68%|2014年6月|32,719,111.62|是|否|
|2|新一代融合智能安防平台整体解决方案|否|144,513,750.43|144,513,750.43|124,536,849.63|36,397,471.05|50,730,685.74|-73,806,163.89|40.74%|2014年6月|9,366,873.82|是|否|
|3|智能交通系统及行业解决方案项目|否|43,205,141.88|43,205,141.88|43,205,141.88||2,911,854.93|-40,293,286.95|6.74%|2014年6月||不适用|不适用|
|4|云计算IT服务外包项目|否|91,873,002.85|91,873,002.85|80,205,131.49|9,104,797.92|16,593,170.10|-63,611,961.39|20.69%|2014年6月|16,953,096.27|是|否|
|募投项目小计|||348,620,800.00|348,620,800.00|307,570,839.56|77,927,558.77|137,417,155.33|-170,153,684.23|44.68%||59,039,081.71|||
|合计|||348,620,800.00|348,620,800.00|307,570,839.56|77,927,558.77|137,417,155.33|-170,153,684.23|44.68%||59,039,081.71|||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||（1）截至2013年12月31日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”募集资金研发工作在正常推进中，但是出现进度延期的情况，主要原因是公司募集资金到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施用地购置时机，公司目前在本部大楼借用部分场地实施募投项目，由于场地原因，设备购置和人员招聘等方面均无法按计划实施，影响了投资进度。2012年度，公司拟购置番禺现代信息服务园区总部大楼作为募投项目用地，但是受到房地产市场价格攀升影响，这两个项目的拟外购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。至2014年6月30日（建设期满），“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外包项目”还将继续投资建设。（2）智能交通系统及行业解决方案项目因具有较高的技术积累和团队建设要求，且公司募集资金实际到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施的最佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012年下半年募集资金到位后，公司对“智能交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建设期。但考虑到公司现有资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股股东拥有的“智能化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。2013年11月，公司已完成资产重组，全资持有智能化轨道交通领域的企业“广州新科佳都科技有限公司”股权，今后，公司将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业务。|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||受到房地产市场价格攀升影响，公司募投项目的拟外购研发场地未完成购置，公司已通过逐步收回自有出租场地用于各募投项目研发。(cid:10)|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||经2012年12月召开的公司第六届董事会2012年第十次临时会议和2013年1月召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司将截至2012年6月30日预先投入募集资金投资项目的30,853,609.39元自筹资金置换同等金额的募集资金。|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||2013年10月30日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，董事会同意使用部分闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，自2013年10月30日起至2014年10月30日止。|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||截止2013年12月31日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入募集资金2,911,854.93元，尚未使用募集资金为40,293,286.95元。如该项目未达到计划进度原因介绍，“智能交通系统及行业解决方案”项目错过了募投项目实施的最佳发展机会，后来处于搁置状态中。2013年11月，公司已完成资产重组，今后将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业务。故为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发挥募集资金使用效率，节约公司财务成本，公司于2014年2月17日召开2014年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案》，该议案中提到将该项目尚未使用的40,293,286.95元资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2013年非公开发行普通股募集资金使用情况对照表
编制单位:佳都新太科技股份有限公司 单位:人民币元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||358,563,689.81||募集资金净额 342,502,461.12|||本年度投入募集资金总额||342,502,461.12||||
|变更用途的募集资金总额||||||||已累计投入募集资金总额||342,502,461.12||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-|||||||||||
|序号|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资金额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|支付购买堆龙佳都持有的新科佳都15%股权、佳众联15%股权价款|否|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00|161,353,700.00||100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|2|对新科佳都增资|否|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12|181,148,761.12||100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|募投项目小计|||342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12||100.00%|||||
|合计|||342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|342,502,461.12|||||||
|未达到计划进度原因（分具体项目）|||无|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||无|||||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|||无|||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||无|||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||无|||||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||由于募集资金存储期间产生的利息收入使得募集资金出现节余3,662.87元，公司将用于补充流动资金。|||||||||||
|募集资金使用进展情况|||1、根据第七届董事会2013年第六次临时会议审议通过《关于向广州新科佳都科技有限公司增资的议案》，公司拟对新科佳都增资2.5亿元，增资资金来源为以下两部分：(1)根据重大资产重组方案，本次重大资产重组配套募集资金净额，扣除用于购买堆龙佳都科技有限公司持有的部分新科佳都、佳众联各15%的股权的款项16,135.37万元后的剩余部分（该事项已在重大资产重组方案中经董事会、股东大会审议通过）；(2)不足部分为公司自有资金（该部分资金不超过7,000万元）。2、公司于2013年12月16日收到非公开发行募集资金净额342,502,461.12元，于2013年12月20日支付堆龙佳都股权转让款161,353,700.00元，于2013年12月20日支付新科佳都增资款181,148,761.12元。|||||||||||
|募集资金其他使用情况|||无|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：