证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－069福建龙洲运输股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价为10.60元，募集资金总额42,400.00万元，扣除发行费用5,305.75万元后，募集资金净额为37,094.25万元，于2012年6月6日存入公司募集资金专用账户，上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审验。
截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金27,265.47万元，募集资金专项账户利息收入1,087.90万元、银行转账手续费为1.22万元，募集资金专项账户余额为10,915.46万元。
截至2014年6月30日，公司前次募集资金专项账户的余额及储存情况如下：
开户银行 银行账号 金额（元）
兴业银行股份有限公司龙岩分行 171100100100271473 698,748.73平安银行股份有限公司厦门分行 2000010052916 22,189,797.53中国民生银行股份有限公司龙岩分行 7601014170001637 480,530.53中信银行股份有限公司龙岩分行 7348010182600025927 38,847,125.96中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行 13710101040018605 46,938,431.34合计 109,154,634.09二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的 A股募集资金运用方案，本次 A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于客运车辆投放、龙岩公路主枢纽改造建设、货运车辆投放和武平物流中心建设四个项目。
截至2014年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见本报告附表1：前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目变更、暂缓实施情况说明
1.武平物流中心建设项目实施地点的变更
公司虽然已取得原项目用地国有土地使用权证和建设用地规划许可证并已在武平县发展和改革局备案，但因政府对县工业园区产业规划进行调整，要求收回原项目用地并给予补偿，并按规划另行安排新的项目用地。为了提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，公司经慎重考虑就近选择了新项目用地为武平物流中心建设项目的实施地点，对于募投项目前期在原用地已经投入的募集资金 775.22万元，公司将使用政府补偿资金予以归还其中计入在建工程的319.72万元，其余投入455.50万元购置的车辆将变更至新项目用地继续使用。
2013年6月26日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更募投项目“武平物流中心建设项目”实施地点的议案》，公司已经取得新项目用的土地使用权证，并已重新在武平县发展和改革局备案，实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。
2.龙岩公路主枢纽改造建设暂缓实施
龙岩公路主枢纽改造建设项目因列入龙岩市“三旧”改造项目，根据龙岩市城乡规划局的要求，该地块位于龙岩中心城市核心区，原有的用地性质不适应中心城市的发展要求，需要按城市规划调整为商服用地。龙岩市城乡规划局已向龙岩市国土资源局发函，要求公司按规定依法补缴土地性质变更相应的土地出让金。同时从提高土地利用率等角度出发，经龙岩市城乡规划局研究决定，同意该项目提高建筑限高至120米（约25层）、容积率提高至4.6至4.9，提高建筑面积至44,800.00平方米。
综上如公司继续推进龙岩公路主枢纽改造建设项目，因土地性质变更需补缴相应的土地出让金；同时因规划控制指标变更，整个项目的建设体量、投资总额、建设期限、投资回报等情况将发生较大变化，目前尚无法确定。
因此本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则，经审慎研究公司于2013年6月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于暂缓实施募投项目“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的议案》，公司拟暂缓实施该项目，并及时对项目可行性进行重新测算、评估后，再确定项目的具体实施方案。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2014年6月30日，公司前次募集资金投资项目的实际投资总额为人民币14,065.48
万元，募集后承诺投资总额为人民币33,987.91万元，差异情况及原因如下：
1.客运车辆投放项目
该项目承诺投资总额10,505.00万元，原计划于2014年6月投放完毕。截至2014年6月30日，该项目实际投入募集资金总额6,845.89万元，因受高速铁路的快速发展分流部分客源等因素的影响，导致公司该项目客运车辆投放进度未达预期，为确保该募集资金投资项目的稳健推进和募集资金效益的最大化，避免迅速扩张引致的投资风险，本着对公司利益、股东利益负责的原则，公司董事会审慎决策，根据该项目目前投放进度及未来投放计划，决定将该项目客运车辆的投放期限由2014年6月延期至2015年6月。
2.龙岩公路主枢纽改造建设项目
该项目承诺投资总额9,811.10万元，原计划达到预定可使用状态日期为2014年6月。截至2014年6月30日，该项目实际投入募集资金总额 104.69万元，该项目已经暂缓实施，具体原因详见本报告二、（二）、2.龙岩公路主枢纽改造建设暂缓实施。
3.货运车辆投放项目
该项目承诺投资总额5,100.00万元，原计划于2014年6月投放完毕。截至2014年6月30日，该项目实际投入募集资金总额3,036.81万元，因近两年来福建省区域基础设施建设工程的增速放缓及矿产品、建材产品生产、销售的萎缩影响了其专业运输需求，导致公司该项目货运车辆投放未达预期。根据市场变化的情况，为保证该项目的稳健推进和募集资金效益的最大化，避免过度投放带来的投资风险，公司董事会审慎决策，决定将该项目货运车辆的投放期限由2014年6月延期至2015年6月。
4.武平物流中心建设项目
该项目承诺投资总额5,156.13万元，原计划达到预定可使用状态日期为2013年6月。截至2014年6月30日，该项目实际投入募集资金总额 662.41万元，因武平物流中心建设项目变更实施地点，具体原因详见本报告二、（二）、1.武平物流中心建设项目实施地点的变更，与项目建设相关的审批手续需要重新办理，该项目预计2015年下半年建设完成。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2014年6月30日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（五）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
2012年8月9日，经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，公司以募集资金 24,977,805.73元置换上述预先投入募投项目的自筹资金，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项鉴证报告》（天职京QJ〔2012〕T15号）验证。
（六）前次超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司首次公开发行股票超额募集资金为6,522.02万元。
2012年10月12日公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第二次会议审议并通过《关于使用部分超募资金收购武夷运输少数股东权益的议案》，同意使用超募资金 2,609.28万元收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益 724.80万股股权，收购价格为每股3.60元。
2013年7月16日公司第四届董事会第二十次会议、公司第四届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金支付受让武夷运输少数股东权益价款的议案》，同意公司使用超募资金806.40万元，收购福建武夷交通运输股份有限公司少数股东权益224.00万股股权，收购价格为每股3.60元。
（七）闲置前次募集资金用于其他用途的说明
2013年 9月 4日公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“龙岩公路主枢纽改造建设项目”部分闲置募集资金 3,700.00万元用于暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额为3,700.00万元，该部分募集资金已于2014年2月28日归还至募集资金专用账户。
2014年5月8日公司2013年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 13,200.00万元（包括已暂缓实施的“龙岩公路主枢纽改造建设项目”闲置募集资金 10,000.00万元和超募资金 3,200.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期归还至募集资金专项账户。该部分募集资金已于2014年9月4日归还至募集资金专用账户。
（八）尚未使用的前次募集资金用途及去向
截至2014年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为10,915.46万元，全部存放于公司开设的募集资金专项账户。公司将根据对外披露的募集资金投向安排，陆续投入。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
上述前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
截至2014年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的情况截至2014年6月30日，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露有关内容一致。
五、其他事项说明
2014年9月5日，公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意将龙岩公路主枢纽改造建设项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准，截至 2014年 9月 4日龙岩公路主枢纽改造建设项目剩余募集资金9,706.41万元及利息363.46万元。
2014年9月5日，公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金1,950.00万元永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议批准。
六、结论
董事会认为，本公司按A股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附表：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
福建龙洲运输股份有限公司董事会二○一四年九月六日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 截至2014年6月30日 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||37,094.25|||已累计投入的募集资金总额||||
|||无|||||||
|||无|||2012年||||
||||||2013年||||
||||||2014年1至6月||||
|||募集资金投资总额|||截止2014年6月30日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目和超募资金投向|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|客运车辆投放项目|客运车辆投放项目|10,505.00|10,505.00|6,845.89|10,505.00|10,505.00|6,845.89|-3,659.11|
|龙岩公路主枢纽改造建设项目|龙岩公路主枢纽改造建设项目|9,811.10|9,811.10|104.69|9,811.10|9,811.10|104.69|-9,706.41|
|货运车辆投放项目|货运车辆投放项目|5,100.00|5,100.00|3,036.81|5,100.00|5,100.00|3,036.81|-2,063.19|
|武平物流中心建设项目|武平物流中心建设项目|5,156.13|5,156.13|662.41|5,156.13|5,156.13|662.41|-4,493.72|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收购武夷运输少数股东权益|收购武夷运输少数股东权益|--|3,415.68|3,415.68|--|3,415.68|3,415.68||
|||30,572.23|33,987.91|14,065.48|30,572.23|33,987.91|14,065.48|-19,922.43|

附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 截至2014年6月30日 单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|实际效益|||截止日累计实现效益|
|项目名称|||2014年1-6月|2013年度|2012年度||
|客运车辆投放项目|--|车辆投放完成后新增年均利润总额1,877.99万元|1,203.52|1,920.15|534.33|3,658.00|
|龙岩公路主枢纽改造建设项目|--|项目投资后新增年均利润总额968.56万元|||||
|货运车辆投放项目|--|车辆投放完成后将新增年均利润总额838.11万元|119.28|632.96|171.16|923.40|
|武平物流中心建设项目|--|项目建成后新增年均利润总额783.47万元|||||
|收购武夷运输少数股东权益|--|不适用|||||

注1：客运车辆尚未全部投放，还在陆续投放中，该项目承诺车辆投放完成后新增年均利润总额为1,877.99万元，截至2014年6月30日累计实现利润总额3,658.00万元。
注2：货运车辆尚未全部投放，还在陆续投放中，该项目承诺车辆投放完成后新增年均利润总额为838.11万元，截至2014年6月30日累计实现效益923.40万元。