股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2014-018
本钢板材股份有限公司关于 2014年度投资框架计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年本钢板材股份有限公司共下达固定投资计划 498502万元。2013年底累计完成投资231007万元。其中重点项目完成情况：信息化工程完成投资3826万元,转炉系统节能环保改造及 180吨脱磷转炉工程完成投资 11294万元,硅钢工程完成投资5336万元,供水厂软化水系统改造工程完成投资3652万元,汽车用电镀锌板生产线完成投资20257万元,冷轧高强钢改造工程完成投资49011万元,焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程完成投资 53071万元,新建能源管控中心工程完成投资5987万元，360m2烧结机脱硫工程年完成投资 4392万元。
2013年工程进展情况：
1、完成投资计划项目
污水处理厂扩容及深度处理、焦化酚氢污水处理系统升级改造、炼钢铸机、6#7#焦炉干熄焦备用发电机组完成建设内容并进行决算。
2、丹东不锈钢冷轧工程
丹东不锈钢冷轧工程2013年完成投资35123万元，已于2013年月12完成与本钢集团下属子公司本钢浦项冷轧薄板有限公司75%股权置换。
3、转年续建项目
冷轧高强钢改造工程、焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造、新建能源管控中心、新建 360m2烧结机（含脱硫及余热发电）、信息化二期、转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、铁区MES、新建综合库房、新建连续退火炉、信息化、360m2烧结机烟气脱硫工程、炼钢-热轧-冷轧工序完善、供水厂软化水站工程改造、沈丹铁路客专配套本钢运输改造等16项工程。
由于项目方案部分内容修改、预算审批完成情况及材料、人工费、设备费等涨价因素转年续建项目总投资部分调整。其中：焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造、新建能源管控中心、信息化二期、转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、炼钢-热轧-冷轧工序完善、供水厂软化水站工程改造等8项总投资略有增加；新建360m2烧结机（含脱硫及余热发电）、铁区MES、信息化、360m2烧结机烟气脱硫工程、沈丹铁路客专配套本钢运输改造等5项总投资略有减少。
4、转年新开项目
8#9#焦炉煤调湿工程、360m2烧结机余热利用、本钢厂区汽暖改水暖、饱和蒸汽发电、发电厂三电车间环保改造、桥北配送中心（更名为钢铁贸易物流园）等6项仍在开展前期工作，转为2014年拟新开项目。
2014年公司要以结构调整、开发品种、提高质量、节能减排、降低成本等方面投资为目标，在满足生产工艺、装备水平、使用功能等前提下，通过优化设计，进一步提高施工质量，加快施工进度，降低工程投资，并严格考核。做好项目后评价，不断提高投资决策水平和投资效益。
全年计划新增项目总投资90576万元。其中，拟新开项目16项，投资 66293
万元；前期工作12项,投资1274万元；专项投资23009万元。
一、认真做好拟新开项目开工准备，努力快速推动产品结构调整、节能减排进程，做精做强钢铁主业。
拟新开工项目包括1870镀锌线、苯加氢工程、钢铁贸易物流园、发电厂三电车间环保改造、360m2烧结机余热利用、本钢厂区汽暖改水暖、8#9#焦炉煤调湿工程、1700线 R1轧机主传动 IGCT变频装置改造、二烧车间烧结机主抽软启动系统改造、过程质量监控、计量信息网系统完善改造、炼钢厂三级计量系统完善、特钢检验室搬迁、一热轧加热炉烟气余热利用工程、饱和蒸汽发电、本钢浦项工程等16项。
上述项目总投资 179835万元，2014年投资计划 66293万元，拟申请银行贷款30000万元，自有资金31976万元。具体项目情况如下：
（1）1870镀锌线
目前本钢板材有两个冷轧厂，2013年冷轧商品量 357万吨，其中冷硬卷 9万吨。冷轧高强钢投产后，冷硬卷总量将会达到 45万吨左右，极大影响本钢的效益。同时本钢板材有五条镀锌线，其产品在规格范围基本能够满足各类镀锌产品的需要。但是镀锌产品在强度和质量方面不能满足高端用户特别是汽车等要求苛刻的专业用户的需要。因此，建设高强度、高质量的热镀锌线，用过剩的冷硬卷生产市场需要的高端镀锌产品，提高本钢板材的经济效益，是十分必要的。
建设项目生产规模：45万吨/年热镀锌板卷
产品规格：0.4～2.5×1000～2150mm
产品品种：CQ、DQ、DDQ、EDDQ、SEDDQ、BH、TRIP、DP等，最高强度级别780Mpa，GI和GA镀层。项目产品定位于高档汽车板、高档家电板。
主要建设内容：建设 1条连续热镀锌机组，包括上料、开卷、清洗段、立式退火炉、锌锅、吹扫、平整、钝化、涂油、卷取、下卷等设备以及所需配套的供水、供配电、燃气等管网。项目达产后，年生产热镀锌板卷 45万吨。热镀锌机组采用国外设计、合作制造方式，引进关键技术和设备。
工程总投资86918万元，含外汇5745万美元。企业自筹34918万元，申请银行贷款 52000万元。预计项目达产后，年新增销售收入 270000万元，新增利润14003万元，税金5986万元。
本项目是本钢板材提高冷热板比例、调整产品结构、进行产品深加工的重点技术改造项目，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》关于“高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用”政策要求。该项目正履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作。本项目正在开展可行性报告编制，项目主体设备的技术谈判工作即将结束。工程计划2014年5月开工，工期26个月，2016年7月竣工投产。
（2）苯加氢工程
根据《焦化行业准入条件》（国家发展和改革委员会发布，2009年 1月 1日实施）中规定要求，为有效保护和充分利用资源，减少环境污染，提出加大对粗轻苯的集中加工和深加工，新建一套粗苯加氢精制装置，年加工粗苯10万吨，以降低能源消耗，改善环境。
项目的主要建设内容包括焦炉煤气制氢、粗苯加氢主装置、油库、原料产品装卸、循环水场、空压站等；公用辅助设施包括中控室、泡沫站等。工程建设投资29443万元，拟申请银行贷款15000万元，企业自筹14443万元。项目建设期为2年。本工程建成投产后，年实现销售收入77904万元，平均年实现利润总
额5024万元。项目投资财务内部收益率（税前）为17.24%。
该项目正在履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作。目前已完成可研，准备开展项目招标，2014年开工建设，2015年投产。2014年计划投资 12000万元。
（3）钢铁贸易物流园
项目定位及目标：优化本钢板材产品销售在本溪地区的布局，发挥本板材钢在本溪地区产供销的地域优势，加大剪切配售能力和现货供应能力，占领沈阳钢材市场搬迁而出现的配售和钢贸市场份额；统筹本溪地区冷热板配售，为下游终端用户和贸易商提供仓储、加工、物流等一条龙延伸且更有针对性的服务；同时在利于产品销售的前提下，进一步降低物流成本；通过销售产品来实现增值功能，提高产品附加值，维护销售渠道；重新规划后的冷板配售定位将瞄准在省内周边汽车厂。
主要建设内容：拟利用桥北工业园区约 330亩场地，建设年加工能力 20万 t/a冷轧板加工中心、年加工能力 38万 t/a热轧板加工中心、仓储及物流配套等设施。增加 1500mm冷轧卷纵切机组一条、1500mm冷轧卷横切机组一条、2150mm冷轧卷横切机组一条（预留）， 1500mm热轧卷横切机组一条、1850mm热轧卷横切机组一条、2250mm热轧卷横切机组一条（预留），冷轧卷室内仓库1个、螺纹钢线材室内仓库1个、露天仓库1个，综合办公楼1栋、货车专用停车场及其配套公辅设施等。总投资 15000万元，建设工期 2年。2014年计划投资 5000万元，拟申请银行贷款3000万元，本钢板材自筹2000万元。目前该项目正在进行方案设计，办理土地审批手续，正在履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作。
（4）发电厂三电车间环保改造
发电厂三电车间现有有7台130T/H煤粉炉担负着公司的冬季供暖及鼓风供汽，没有脱硫设施。因此需要尽快对7台130T/H煤粉炉进行脱硫改造。
对现有的7台130T/H煤粉炉进行脱硫改造，共建设3个脱硫塔。本工程建设的主要内容为：烟气系统、引增风机系统、浆液制备系统、吸收系统、石膏脱水系统、配套建设的还有供电、仪控、给排水、消防、土建、暖通等。
该项目建成后，脱硫的排放将满足国家环保的要求，达到100mg/m3，SO2减排9850T,极大的减少了 SO2对环境的污染，对本溪市的大气环境改善起到积极的作用。
该项目总投资9000万元，建设期2年。计划2014开工建设，2015年建成投产。2014年计划投资 6000万元，拟申请银行贷款 3000万元，企业自筹 3000万元。目前正开展项目前工作。该项目正在履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作。
（5）360m2烧结机余热利用、本钢厂区汽暖改水暖、1700线 R1轧机主传动 IGCT变频装置改造、二烧车间烧结机主抽软启动系统改造、过程质量监控、计量信息网系统完善改造、炼钢厂三级计量系统完善、特钢检验室搬迁、8#9#焦炉煤调湿工程、一热轧加热炉烟气余热利、本钢浦项工程 11项是本钢板材公司余热利用、节能减排、循环经济、设备升级改造、管理手段提升的重点项目。
项目总投资39869万元，2014年投资33513万元。2014年拟申请银行贷款 15000万元，企业自筹15513万元。360m2烧结机余热利用、8#9#焦炉煤调湿工程、本钢厂区汽暖改水暖已履行当地投资主管部门备案，开展环评等工作，其他项目正在准备备案材料。
二、前期工作
除安排上述拟新开计划外，2014年还将开展 12项前期工作项目，计划投资1274万元，其中新开项目需要开展前期工作6项，主要有8#9#焦炉煤调湿工程、一热轧加热炉烟气余热利用、饱和蒸汽发电、发电厂三电车间环保改造、苯加氢工程、钢铁贸易物流园等；其他前期工作 6项目，主要有5#高炉易地大修工程、特钢一期改造、板材焦化工序能源流优化、CCPP发电工程、大青沟灰库利用、一冷轧改造工程。
三、专项投资计划
2014年计划安排节能措施、安全措施、环保措施、生产技术措施、设备零购、研发等专项技术改造项目，计划投资 23009万元。
投资风险分析：以上2014年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身不存在着投资风险，关键是技术的可行性和先进性。由于公司在该类项目上采用了先进成熟的技术，因此，其技术风险是可控的。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十四日