股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—088浙江帝龙新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟对公司《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》募集资金投资项目延长建设时间。
现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1660号文核准，于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股2,860万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币32,890万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币31,552万元。以上募集资金到位情况已于2013年3月21日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2013〕53号《验资报告》验证。
公司本次非公开发行股票的募集资金计划投资于以下项目
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|新增年产65万张高性能装饰板项目|2,910|2,910|
|2|新增年产10,500吨装饰纸技改项目|22,880|22,130|
|3|新增年产2,800万米地板膜项目|3,460|3,460|
|4|新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目|9,390|3,052|
|合 计||38,640|31,552|

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司及全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司、成都帝龙新材料有限公司、帝龙新材料（临沂）有限公司分别与专户存储银行及保荐机构申银万国证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、募集资金变更情况
经2013年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置 CPL进口设备及其配套设备的4,200万元增资帝龙新材料（临沂）有限公司，由其实施《装饰复合新材料项目（第二期）》。
经2013年年度股东大会审议通过，公司决定将《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》中用于购置立体包覆纸印刷生产线及其配套设备资金、项目配套部分铺底流动资金2,680万元用于继续增资帝龙新材料（临沂）有限公司，由其实施《装饰复合新材料项目（第三期）》。
四、募集资金使用情况
(一)募集资金使用和结余情况
截至2014年11月30日，累计已实际使用募集资金11,379.44万元，募集资金余额为人民币 21,568.35万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元。
（二）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2014年11月30日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||截至2014年|截至2014年|
||是否已变|募集资金承|调整后投|||
|承诺投资项目||||11月30日累|11月30日投|
||更项目|诺投资总额|资总额|||
|||||计投入金额|资进度(%)|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1. 新增年产65万张高性能装饰板项目||否|2,910.00|2,910.00|2,884.72|99.13|
|2. 新增年产10,500吨装饰纸技改项目||是|22,130.00|15,250.00|4,104.41|26.91|
|3. 新增年产 2,800 万米地板膜项目||否|3,460.00|3,460.00|||
|4. 新增年产 5,600 吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目||否|3,052.00|3,052.00|493.28|16.16|
|5. 装饰复合新材料项目（第二期）||是||4,200.00|2,737.72|65.18|
|6. 装饰复合新材料项目（第三期）||是||2,680.00|1,159.31|43.26|
||||31,552.00|31,552.00|11,379.44||
||承诺投资项目小计||||||

注：上述截至期末投资进度系以募集资金实际支付额计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差、部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度。
五、募集资金投资项目延期具体情况及原因
（一）本次延期的募集资金投资项目具体情况如下
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目可行性|
||||本次调整前预计项目达||本次调整后预计项目达|||
||承诺投资项目||||||是否发生重|
||||到预定可使用状态日期||到预定可使用状态日期|||
||||||||大变化|
|1. 新增年产 10,500 吨装饰纸技改项目||2014年12月31日||2015年12月31日||否||
|2.新增年产 2800 万米地板膜项目||2014年06月30日||2015年12月31日||否||
|2. 新增年产 5,600 吨装饰纸、85 万张高性能装饰板项目||2014年12月31日||2015年12月31日||否||
|3. 装饰复合新材料项目（第二期）||2014年12月31日||2015年12月31日||否||

（二）募集资金投资项目延期的具体原因
近年来,国内整体宏观经济形势呈低迷态势,经济增长动能持续转弱,装饰纸及特种饰面材料行业虽然整体有所提升,但增长幅度仍低于预期,基于部分项目外部环境、形势的变化以及前期投入产能释放情况，如按募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成产能过剩、资金浪费，且投资后增加的折旧等费用会对公司的经营产生一定影响。为充分保障募集资金使用安全,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司前期放缓了部分募投项目的实施进度，现拟对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2,800万米地板膜项目》、《新增年产
的建设时间进行延期。
本次部分募集资金投资项目的延期，仅涉及该等项目投资进度的变化，不存在导致该等项目的变更及损害股东利益的情形。后续公司将继续从对投资者负责、公司长远发展的角度考虑，审慎使用募集资金。
六、独立董事、监事会、保荐机构对部分募集资金投资项目延期的意见
（一）独立董事意见
公司基于外部经营环境及募投项目的实际进度，有计划地延长募集资金投资项目建设时间，有利于充分保障募集资金使用安全和效率，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。该事项审议履行了相关程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。因此，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
（二）监事会意见
经审核，公司本次对部分募集资金项目进行延期，有利于保障募集资金的使用安全与效率，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金使用管理制度》等相关规定。同意对《新增年产10,500吨装饰纸技改项目》、《新增年产2800万米地板膜项目》、《新增年产5,600吨装饰纸、85万张高性能装饰板项目》、《装饰复合新材料项目（第二期）》的建设时间进行延期。
（三）保荐机构意见
1、本次帝龙新材将部分募集资金投资项目延期，是根据项目实际实施情况谨慎作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司本次募集资金投资项目延期的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
综上，申银万国对帝龙新材本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
4、申银万国证券股份有限公司《关于浙江帝龙新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年12月31日