金龙机电股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1309号文《关于核准金龙机电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,570万股，发行价每股人民币 19元，共计募集资金 67,830.00万元，扣除承销和保荐费用 3,391.50万元后的募集资金为 64,438.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2009年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用732.97万元后，公司本次募集资金净额为63,705.53万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字[2009]228号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金41,550.43万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,874.12万元；2013年度实际使用募集资金19,292.93万元，使用募集资金利息3,095.81万元永久补充流动资金，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为486.76万元；累计已使用募集资金63,939.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,360.87万元。
截至2013年 12月31日，募集资金余额为人民币3,127.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙机电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年1月分别与中国农业银行乐清北白象支行、中国建设银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年 12月，本公司以及子公司金龙机电（东莞）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行东莞市塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2011年12月，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司和中国建设银行乐清市北白象支行签订了《募集资金三方监管协议》；2012年5月，本公司以及控股子公司金进光电（天津）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012年7月，本公司以及全资子公司金龙机电（淮北）有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、徽商银行淮北烈山支行签订了《募集资金四方监管协议》；2012年7月，本公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国农业银行乐清北白象支行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议二》；2013年1月，本公司以及全资子公司金龙光电温州有限公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行温州乐清支行签订了《募集资金四方监管协议》；2013年 10月，本公司以及金龙机电股份有限公司东莞分公司分别与保荐机构国信证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；上述协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|270301040027620|21,997,747.12|
|33001627577059666698|0.37|

|||
|-|-|
|33001627577059666688|0.33|
|2010028729200067866|10.72|
|03020085119300116025|2,237.85|
|1331001021000739707|227,730.41|
|11960000000125727|145,582.62|
|11014550785000|8,899,017.10|
||31,272,326.52|

[注]：根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于该银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
本期使用超募资金7,992.15万元实施扩建电容式触摸屏项目。
截至2013年12月31日，本公司累计已使用超募资金38,887.02万元，累计收到银行利息收入1,495.52万元，剩余超募资金14.78万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
根据公司2010年度第一次临时股东大会及2011年第二次临时股东大会决议，公司拟使用超募资金中的5,000万元在母公司投资MFD马达生产线技术改造项目。由于市场发生变化，MFD马达生产线技术改造项目目标客户市场萎缩较大，为了审慎投资，MFD马达生产线技术改造项目未开始投入。同时，鉴于触摸屏在消费类电子产品的应用日趋广泛，市场前景可观，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，终止实施MFD马达生产线技术改造项目并变更原用于实施MFD马达生产线技术改造项目的募集资金用途，用于增加全资子公司金龙机电（东莞）有限公司的注册资本，实施扩建电容式触摸屏项目。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
金龙机电股份有限公司二〇一四年二月十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||63,705.53||本年度投入募集资金总额|||||
|||25,101.59||已累计投入募集资金总额|||||
|||41,101.55|||||||
|||64.52|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|5,000.00|3,898.45|794.75|3,898.45|100.00|2013-12-31||不适用|
|||1,101.55|1,101.55|1,101.55||—||不适用|
|是|20,000.00|4,000.00|2,418.05|3,854.32|96.36|2013-5-31|455.83|否|
|是||12,000.00|5,875.71|11,991.30|99.93|2014-5-31||不适用|
|是||4,000.00|1,110.71|1,110.71|27.77|2014-10-31||不适用|

||||||
|-|-|-|-|-|
|25,000.00|25,000.00|11,300.77|21,956.33|455.83|

超募资金投向
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|20,000.00|20,000.00||7,992.15||20,014.92|100.07|2014-6-30|239.19|否|
|否|6,422.38|6,422.38|||6,422.10||99.99|2013-5-31||否|
|—|2,450.00|2,450.00|||2,450.00|||—||不适用|
|—|10,000.00|10,000.00|||10,000.00|||—||不适用|
||38,872.38|38,872.38|7,992.15||38,887.02||||239.19||
|－|63,872.38|63,872.38|19,292.92||60,843.36||－|－|695.02||

1.扩建电容式触摸屏项目：由于行业竞争激烈和原材料供应紧张，为适应市场发展趋势，公司及时调整投资方向，加大了对产业链前端的投资力度，导致前期费用较高且尚未形成规模效应，因此该项目未达到预计收益。
2.年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目：处于投产初步阶段，处于产能释放未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
阶段。
3.月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目：由于关键设备从国外采购，进口清关和安装调试耗时较久；同时盖板玻璃为高度定制化产品，需通过客户的供应商认证后才能取得客户订单，但国际知名客户的认证程序较为复杂，导致该项目未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金总额 67,830.00万元，扣除券商承销佣金和保荐费用以及其他相关发行费用后实际募集资金净额为63,705.53万元，其中：超募资金38,705.53万元。经董事会审议决议通过，使用超募资金2,450万元偿还银行贷款，使用超募资金 10,000万元永久性补充公司流动资金，使用超募资金 20,000万元投资扩建超募资金的金额、用途及使用进展情况
电容式触摸屏项目，使用6,422.38万元投资月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目。截至2013年12月31日，公司已偿还银行贷款2,450万元，10,000.00万元已永久性补充公司流动资金，扩建电容式触摸屏项目已累计投入20,014.92万元，其中扩建电容式触摸屏东莞金龙项目已于2012年5月31日投产；
月产600万片电容式触摸屏盖板玻璃（天津）项目已累计投入6,422.10万元。
年产1.2亿只SMT实芯微特电机项目：经公司第二届董事会第九次会议决议和2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产1.2亿只SMT实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，实施地点为安徽淮北，其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变仍为本公司，实施地点为温州。
募集资金投资项目实施地点变更情况
扩建电容式触摸屏项目：公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏Sensor项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏Sensor项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55万元，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。募集资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结余原因为：1.由于自上市以来，国内相关设备的技术不断提高，部分国产设备在各项指标符合公司要求的情况下，价格却较同类进口设备低，因此公司在研发设备方面以部分国产设备代替进口设备，减少了设备的投入。2.在项目建设过程中，公司对项目费用进行严格控制、监督和管理，本着节约的原则科学规划资金的使用，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2013年度
编制单位：金龙机电股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年新增两亿只新型微特电机技术改造项目|4,000.00|2,418.05|3,854.32|96.36|2013-5-31|455.83|否|
||12,000.00|5,875.71|11,991.30|99.93|2014-5-31||不适用|
||4,000.00|1,110.71|1,110.71|27.77|2014-10-31||不适用|
|扩建电容式触摸屏项目、MFD 马达生产线技术改造项目|20,000.00|7,992.15|20,014.92|100.07|2014-6-30|239.19|否|
|微特电机（马达）新技术研发中心建设项目|1,101.55|1,101.55|1,101.55|100.00|—||不适用|

||||||
|-|-|-|-|-|
|－|41,101.55|18,498.17|38,072.80|695.02|

1.年产 3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目和年产 1.2亿只 SMT实芯微特电机项目发生变更：首先，随着公司自有资金项目的增多与发展，公司现有场地较为紧张，公司在淮北新征地上建设募投项目有利于公司扩大规模，符合公司的整体发展规划，为公司发展提供较为宽松的发展空间与环境；其次，沿海地区人力资源较为紧缺，电力资源匮乏，对募投项目的进展产生制约；第三，变更后的年产 1.2亿只 SMT微特电机项目实施地点处于安徽省淮北市，地理位置优越，劳动力充足，资源丰富，交通便利，有利于募投项目的顺利进展。经公司第二届董事会第九次会议决议和2012年第二次临时股东大会审议，通过了《关于变更募投项目<年新增两亿只新型微特电机技术改造>的议案》，计划将原“年新增两亿只新型微特电机技术改造项目”中年产 1.2亿只 SMT实芯微特电机实施主体改为公司以募集资金注册新设的全资子公司金龙机电（淮北）有限公司，其余“年产3,000万只SMT、5,000万只扁平微特电机生产线建设项目”的实施主体保持不变，仍为本公司。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 2.年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用 VCM马达生产线组建项目：首先年产 1.2亿只 SMT实芯微特电机项目尚有部分剩余募集资金 4300多万；其次 VCM良好的市场前景，公司预计 VCM需求在未来几年将会高速成长，具有良好的经济效益和社会效益。经公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于调整<年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目>部分募集资金使用计划的议案》，决定将《年产1.2亿只SMT微特电机生产线建设项目》中的 4,000万募集资金用于公司在广东省东莞市塘厦镇成立分公司组建年产 3600万只 500-1300万像素摄像头用VCM马达生产线项目。
年第四次临时股东大会审议，通过了《关于变更MFD马达超募资金项目的议案》。
(2)2012年 11月 15日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于金龙机电（东莞）有限公司投资设立子公司的议案》，同意金龙机电（东莞）有限公司利用超募资金出资8,000万元人民币成立金龙光电温州有限公司（以下简称金龙光电）实施电容式触摸屏Sensor项目。由于金龙光电所在地温州瓯江口新区“三通一平”基础设施尚未建好，而金龙光电从日本采购的黄光线设备已运至境内港口，为了尽快落实设备的存放，使项目尽快投产并满足客户和市场的需求，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月 26日的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《调整<电容式触摸屏 Sensor项目>实施地点》的议案，计划调整电容式触摸屏Sensor项目的实施地点，在广东省东莞市寮步镇成立金龙光电东莞分公司，将该部分到港设备移至东莞租赁厂房内进行调试生产，先行实施电容式触摸屏Sensor项目。
4.永久性补充流动资金：公司《微特电机（马达）新技术研发中心建设项目》结余资金为 1,101.55万元，公司于2013年9月9日第二届董事会第十七次会议和2013年9月26日的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募投项目的节余资金及募集资金利息永久补充流动资金的议案》，将结余资金永久补充流动资金。
信息披露情况说明：上述变更公司已在信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无