证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2018-039申科滑动轴承股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金2018年1-6月存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价每股人民币 14.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,000,000.00元（不含预付承销费700,000.00元）后的募集资金为325,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2011年 11月 16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,578,156.21元后，公司本次募集资金净额为314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已支付募集资金项目投资款 87,036,282.16元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款 56,987,295.40元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,689,101.91元,以前年度收到的理财收益为
363,945.21元，以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85元。
本公司2018年1-6月份已支付募集资金项目投资款55,000.00元，2018年6月8日归还2017年度使用闲置募集资金90,000,000.00元，2018年1-6月份收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为119,510.66元，2018年1-6月到的理财收益为219,205.48元。
本公司累计已使用募集资金 87,091,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,808,612.57元，累计收到的理财收益为583,150.69元。
截至 2018年 6月 30日，募集资金实际存款余额为人民币 45,671,324.64元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财收益，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 85,000,000.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年12月
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1211024029245236335|173,762.72|
|398759777160|14,504,839.63|
|7334710182100024201|30,982,462.47|
|571904935910303|7,941.23|
|33001656335053020592|2,318.59|
||45,671,324.64|

注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额85,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、本期超额募集资金的使用情况如下：
公司本次募集资金净额为 314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。截至2018年6月30日，公司已累计使用超募资金 70,355,987.40元，超额募集资金已使用完毕，本期未使用超额募集资金，超募资金专户余额 10,259.82元系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额形成的结余。
3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
经2017年6月22日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司继续
使用不超过 90,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。2018年6月8日，公司已将90,000,000.00元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
经2018年6月21日公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司继续使用不超过 85,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。该笔募集资金已于2018年6月25日从募集资金专户转出。
4、本期使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
经2017年7月31日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司使用不超过 30,000,000.00元闲置募集资金购买短期低风险保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。报告期内，公司分别于 2018年 3月14日、2018年5月9日购买银行理财产品30,000,000.00元，并分别于2018年4月 20日、2018年 6月 15日赎回上述银行理财产品，收回本金 30,000,000.00元及理财收益219,205.48元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明
2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2018年6月30日，该项目累计投入募集资金4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.38万元（含尚未支付的设备质保金 15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、关于调整技术研发中心项目的说明
面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。
3、关于变更部分募集资金投资项目的说明
2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。受国内外经济整体环境的影响，机械行业受到了巨大的冲击，汽轮机、燃气轮机、水轮机等行业增速出现明显回落，根据目前的经济形势判断，轴承行业预期市场消费需求短期内难以迅速恢复，为避免后续资金的损失，公司拟转投市场需求量旺盛且自身优势明显的甲板机械行业进行研发，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。据此，公司决定终止“技术研发中心项目”，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至 2018年 6月30日，“技术研发中心项目”尚有合同尾款2.62万元未支付。
4、关于调整募集资金投资项目部分设备的说明
2018年6月21日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的议案》。“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但随着设备技术的升级改进及工艺要求的提高，原选用的部分设备已不能很好地满足募投项目建设需要，为进一步适应市场需求，更好的提高设备的综合配套能力和智能化水平，公司决定对“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的部分设备进行优化调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。设备调整明细详见公司于2018年6月22日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度的公告》（公告编号：2018-034）。
5、关于募集资金投资项目延期的说明
金使用效率，公司决定先充分利用现有的轴承生产加工能力来满足市场订单需求，放缓“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”的实施进度。此外，募投项目的设备优化调整也对项目的实施进度产生了一定影响。募投项目具体调整情况如下：
|||
|-|-|
|募集资金承诺投资总额（万元）|计划完成日期|
|11,989.00|2018年7月31日|
|11,989.00||

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
如本专项报告三（二）1所述，2014年 1月 13日，公司终止滑动轴承生产线技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。
如本专项报告三（二）3所述，2017年 4月 24日，公司终止技术研发中心项目的实施，将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于甲板机械研发中心建设项目的建设，研发的产品及技术主要用在民用及军用船舶、钻井平台等领域。该项目不形成生产能力。
如本专项报告三（二）5所述，公司对年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至2018年6月30日，上述项目的投资进度仅为19.50%，因此尚未形成生产能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
如本专项报告三（二）1所述，2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。
如本专项报告三（二）3所述，2017年 4月 24日，公司第三届董事会第二
十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止了
“技术研发中心项目”，并将项目扣除尚未支付的合同尾款后的剩余募集资金用于新项目“甲板机械研发中心建设项目”的建设。截至2018年6月30日，该项目已累计使用募集资金4.00万元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年1-6月份，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
申科滑动轴承股份有限公司二〇一八年八月二十三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月份
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||31,442.18||本期投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||6,064.48|||||||
|||19.29%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本期投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|8,136.00|4,988.57||4,973.03|—|详见本专项报告三（二）1、3、5之说明|详见本专项报告三（三）之说明|
|否|11,989.00|11,989.00||2,337.70|19.50|||
|是|4,292.00|1,397.02|2.50|1,394.40|-|||
|是||2,894.98|3.00|4.00|0.14|||
|是||3,169.50||3,169.50|100.00|||

|||||
|-|-|-|-|
|24,417.00|24,439.07|5.50|11,878.63|

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|5,698.73|5,698.73||5,698.73|100.00|—|—|—|
|—|1,500.00|1,500.00||1,336.87|89.12|—|—|—|
||7,198.73|7,198.73||7,035.60|||||
|－|31,615.73|31,637.80|5.50|18,914.23|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三（二）1和3之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三（一）2之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告三（二）2之说明。
在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,668.70万元，其中滑动轴承募集资金投资项目先期投入及置换情况
生产线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（一）3之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告二（二）和三（二）之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户或暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年1-6月份
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额（1）|本期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|滑动轴承生产线技改项目|3,169.50||3,169.50|100.00||||
|技术研发中心项目|2,894.98|3.00|4.00|0.14|建设周期2年|||
|－|6,064.48|3.00|3,173.50|－|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告三（二）1和3之说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无