关于苏交科集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00170号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于苏交科集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
天衡专字（2015）00170号苏交科集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至2014年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年度募集资金的存放和使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司2014年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文
中国·南京
中国注册会计师：刘洁
苏交科集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准苏交科集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币13.30元，共募集资金798,000,000.00元，扣除承销费和保荐费47,800,000.00元后的募集资金为人民币750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月30日分别汇入本公司在上海浦东发展银行南京分行城西支行开设的银行账户（账号：9309155260000457）内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,250,850.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）124号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额情况表（单位:人民币万元）
募集资金专户摘要 金额
1、截至2013年12月31日止专户余额 41,924.25
2、募集资金专户资金的增加项
(1)本期募集资金
(2)利息收入扣除手续费净额 575.48
(3)归还流动资金
小计 575.48
3、募集资金专户资金的减少项
(1)对募集资金项目的投入 5,849.13
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
募集资金专户摘要 金额
(3)归还银行贷款 10,000.00
(4)收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权 290.88
(5)收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权 255.15
(6)收购厦门市市政工程设计院有限公司股权 13,601.64
(7)收购北京中铁瑞威基础工程有限公司股权 3,905.40
(8)补充流动资金 1,000.00
小计 34,902.20
4、截至2014年12月31日止专户余额 7,597.53
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《管理制度》的要求，公司分别在中信银行股份有限公司南京湖南路支行、南京银行股份有限公司山西路支行、南京银行股份有限公司城北支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行、中国民生银行南京分行鼓楼支行、招商银行南京鼓楼支行和上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行设立了募集资金专用账户，并和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行，以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元和募集资金净额的5%之间确定）的，专户银行应及时以传真方式通知保荐机构中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
(二)截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位:人民币万元）：
||
|-|
|账户类别|
|募集资金专户|
|募集资金专户|
|募集资金专户|
|募集资金专户|
|募集资金专户|
|募集资金专户|
|募集资金专户|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附件《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
苏交科集团股份有限公司董事会二2015年3月22日
附表：募集资金使用情况对照表 人民币单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|75,020.00|||||本年度投入募集资金总额 [注]|||34,902.20||
|报告期内变更用途的募集资金总额|-|||||已累计投入募集资金总额|||69,691.19||
|累计变更用途的募集资金总额|-||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|-||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
||||(1)||(2)|(3) ＝(2)/(1)|||||
|承诺投资项目|||||||||||
|1.设计咨询中心建设项目|是|6,057.00|-||-|||||是|
|2.实验室建设项目||8,472.50|8,472.50|1,066.79|7,322.64||||||
|（1）长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室|否|3,302.50|3,302.50|92.77|2,905.11|87.97%|2015年1月10日|不适用|不适用|否|
|（2）江苏公路运输工程实验室|否|5,170.00|5,170.00|974.02|4,417.53|85.45%|2015年1月10日|不适用|不适用|否|
|3.公司信息化建设项目|否|2,800.00|2,800.00|410.52|2,092.58|74.74%|2015年12月31日|不适用|不适用|否|
|4.苏交科科研设计大楼建设项目|否|-|6,057.00|4,371.82|4,576.00|75.55%|2016年10月10日|不适用|不适用|否|
|承诺投资项目小计||17,329.50|17,329.50|5,849.13|13,991.22||||||
|超募资金投向（含使用的利息收入金|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1.杭州华龙交通勘察设计有限公司|否|3,636.00|3,636.00|290.88|3,054.24|84.00%|2012年8月1日|1,321.46|是|否|
|2.甘肃科地工程咨询有限责任公司|否|2,041.20|2,041.20|255.15|1,786.05|87.50%|2013年3月15日|603.75|是|否|
|3.江苏三联安全评价咨询有限公司|否|352.64|352.64|-|352.64|100.00%|2013年9月29日|121.97|是|否|
|4.厦门市市政工程设计院有限公司|否|15,990.30|15,990.30|13,601.64|13,601.64|85.06%|2014年5月15日|1,638.91|是|否|
|5.北京中铁瑞威基础工程有限公司|否|3,946.00|3,946.00|3,905.40|3,905.40|98.97%|2015年3月31日|不适用|不适用|否|
|6.归还银行贷款|否|32,000.00|32,000.00|10,000.00|32,000.00||不适用|不适用|不适用|否|
|7.临时补充流动资金|否|17,000.00|17,000.00|-|17,000.00||不适用|不适用|不适用|否|
|8.永久补充流动资金|否|1,000.00|1,000.00|1,000.00|1,000.00||不适用|不适用|不适用|否|
|9.归还流动资金|否|-17,000.00|-17,000.00||-17,000.00||不适用|不适用|不适用|否|
|超募资金投向小计||58,966.14|58,966.14|29,053.07|55,699.97||||||
|合计||76,295.64|76,295.64|34,902.20|69,691.19||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中PLM 和ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由2013年12月31日延期至2015年12月31日的。||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方||||||||||

||
|-|
|面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。|
|公司实际募集资金净额为74,094.92万元（其中超募资金56,765.42万元），累计利息收入扣除手续合计3193.80万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下：|
|2012年3月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年4月5日，公司2011年度股东大会审议通过了该项议案。2013年3月17日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金11,000万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013年4月25日，公司2012年度股东大会审议通过了该项议案。|
|2014年3月24日，公司第二届董事会第三十一次会议和2013年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金11,000万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014年3月24日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金11,000万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。|
|2012年7月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金3,636万元收购杭州华龙70%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金3,054.24万元用于收购杭州华龙70%股权项目。|
|2013年1月27日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司70%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金1,786.05万元用于收购甘肃科地70%股权项目。|
|2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权的议案》，公司使用超募资金352.64万元及自有资金247.36万元（合计600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司100%股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金352.64万元用于收购江苏三联100%股权项目。|
|2014年4月10日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金15,990.30万元收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金13,601.64万元用于厦门市市政工程83.58%股权项目。|
|2014年9月29日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权的议案》，公司使用超募资金3,946.00万元和自由资金10,041.60万元（合计13,987.60万元）收购中铁瑞威85%股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。截止2014年12月31日，公司已使用超募资金3,905.40万元用于收购中铁瑞威85%股权项目。|

|||
|-|-|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。|
||1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费3,099.00万元、其他费用203.50万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中实验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元。|
||2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算5,170.00万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。|
||2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。|
||1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等4个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算3,302.50万元，包括试验设备购置费2,304.50万元、试验用房建设费900.00万元、备用金98.00万元；变更后的投资概算仍为3,302.50万元，其中试验设备购置费2,079.90万元、试验场地建设费1,124.60万元、备用金98.00万元。|
||2、江苏公路运输工程实验室："新型道路材料国家工程实验室"研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等4个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,329.00万元，生产类设备2,736万元。变更后投资概算总额仍为5,170.00万元，其中试验设备购置费4,065.00|

|||
|-|-|
||万元、试验用房建设费1,050.00万元、备用金55.00万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备1,622.21万元，生产类设备2,442.79万元。|
|募集资金投资用途调整情况|2013年9月8日第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013年9月27日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。|
||原募投项目"设计咨询中心建设项目"由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园D-38D地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。启动新项目"苏交科科研设计大楼建设项目"，项目总投资额2.82亿，其中使用"设计咨询中心建设项目"资金6,057.00万元，剩余资金自筹。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2012年3月13日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49万元、公司信息化建设项目784.12万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2014年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金1,147.61万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|2012年6月2日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过6个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年6月20日，2012年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012年12月18日，临时补充流动资金17,000万元已转回募集资金专有账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|项目尚未完工|
|尚未使用的募集资金用途及去向|专户存储|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况|