证券代码：300421 证券简称：力星股份江苏力星通用钢球股份有限公司
关于变更部分募集资金用途
可行性分析报告
二〇一八年三月
目 录
第一章变更募集资金投资项目的概述 ....................................................................................... 3一、募集资金到位情况 ................................................................................................................... 3二、募集资金使用情况 ................................................................................................................... 3三、本次拟变更的募集资金投资项目的基本情况 ....................................................................... 4四、新项目名称与拟投入金额 ....................................................................................................... 4五、本次募集资金用途变更履行的决策程序 ............................................................................... 5第二章变更募集资金投资项目的原因 ....................................................................................... 6一、原募投项目计划 ....................................................................................................................... 6二、实际投资情况 ........................................................................................................................... 6三、缩减原募投项目总投资的原因 ............................................................................................... 6四、本次变更募集资金投资项目的影响 ....................................................................................... 7第三章新募投项目情况说明 ....................................................................................................... 8一、项目内容 ................................................................................................................................... 8二、项目投资预算 ........................................................................................................................... 8三、项目可行性分析 ....................................................................................................................... 9四、项目审批情况 ......................................................................................................................... 10五、项目经济效益分析 ................................................................................................................. 10六、项目实施面临的风险 ............................................................................................................. 10第四章本次变更部分募集资金用途可行性分析结论 ............................................................. 12
第一章 变更募集资金投资项目的概述
一、募集资金到位情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“力星股份”），经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1802号）核准，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股18,554,687股，每股发行价格为人民币30.72元，募集资金总额为人民币569,999,984.64元，扣除发行费用18,790,252.80元后，实际募集资金净额为人民币551,209,731.84元（含可抵扣增值税进项税 1,126,301.89元）。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016年 10月30日出具信会师报字【2016】510391号验资报告。
上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||投资总额|募集资金承诺投资额|
||新建年产16,000吨精密圆锥滚子项目||27,686.70|||
||JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目||16,234.001|||
||智能化钢球制造技术改造项目||8,874.58|||
||补充流动资金||7,000.00|||
||合计||59,795.28|||

注1：项目总投资2,500.00万美元，折合成人民币约16,234.00万元，美元兑人民币的汇率暂以中国银行2015年12月31日中间价为准（1美元兑6.4936元人民币）
二、募集资金使用情况
（1）前次募集资金投资项目变更调整情况
2017年2月19日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议和 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将“新建年产 16,000吨精密圆锥滚子项目”投资额由 27,686.70万元调减至15,864.40万元，使用募集资金金额由27,000万元调减至15,800万元，将原投资于该项目的募集资金金额11,200万元变更用于收购奉化市金燕钢球有限公司（现已更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司）100%的股权，不足部分由公司自筹解决。
（2）截至最近一期末募集资金使用和管理情况
截至 2017年 12月 31日，公司累计使用募集资金 24,733.22万元，其中19,904.02万元用于实施各募投项目，4,829.20万元用于补充公司流动资金，24,000万元闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，募集资金余额为人民币 7,247.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额），均按规定存放在各募集资金专用账户中。
三、本次拟变更的募集资金投资项目的基本情况
拟变更项目名称：JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目
截至本可行性分析报告出具日，“JGBR美洲子公司年产 8,000吨轴承钢钢球项目”募集资金使用情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||募集资金承诺投资总额||累积投入金额|尚未投入的承诺投资金额|
||15,000.00||4,933.22|||

四、新项目名称与拟投入金额
公司计划将用“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”项目的5,000
万元募集资金变更用途，全部用于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项
目由公司全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司（以下简称“力星金燕”）负责实施，该投资预算总额 5,205万元投资，使用募集资金 5,000万元，不足部分以自有资金投入。上述事项不构成关联交易。
五、本次募集资金用途变更履行的决策程序
公司于2018年3月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展战略，随着业务规模的扩大及实施情况的不断变化，为了提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，拟对原募投项目“JGBR美洲子公司年产 8,000吨轴承钢钢球项目”变更部分募集资金用途。本次变更部分募集资金用途事项需提交公司 2017年年度股东大会审议通过。
第二章 变更募集资金投资项目的原因
一、原募投项目计划
原募投项目名称：JGBR美洲子公司年产 8,000吨轴承钢钢球项目。根据相关备案要求，公司于2016年2月取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，境外企业名称JGBR美国投资公司，投资总额16,234万人民币（折合2,500万美元），经营范围：研发、生产、销售轴承钢钢球。
本项目根据设计的总体目标，总投资 2,500.00万美元（约 16,234.00万元），拟用募集资金投资金额为 15,000.00万元，公司全资子公司 JGBR美洲子公司负责实施，建设技术水平一流且具有较高经济效益的海外轴承钢钢球生产基地，维护并开拓海外市场，释放国内产能，缩短运输周期、降低运输成本，更好的满足美洲客户需求，为公司开拓海外市场实现“全球化”战略打下坚实的基础。
本项目达产后，预计每年可实现营业收入 18,990万元，增加净利润 2,966万元。
二、实际投资情况
截至本报告出具日，“JGBR美洲子公司年产 8,000吨轴承钢钢球项目”累计使用募集资金 4,933.22万元，未使用募集资金余额为 10,291.13万元（含银行保本理财产品 9,000万元，银行活期存款1,291.13万元）。
三、缩减原募投项目总投资的原因
（1）“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”由公司在美国南卡罗来纳州设立的境外全资子公司负责实施，虽然公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但海外投资受当地政策和其他因素影响，存在较大的不确定性，预计短期内难以产生较大收益，无法有效提高公司效益。
（2）本项目原计划采用的主要设备为进口设备，随着“中国制造2025”行动纲领和 2016年“十三五”规划的提出，我国经济发展进入以科技创新和机制创新为核心的双轮驱动模式，产业结构不断进行调整升级，国内企业在生产专业化和
产品研发能力等方面不断向国际先进企业靠近。在项目实施过程中，经过对比论证，部分国产设备亦能达到设计质量与产能的要求，且产品价格显著低于同类进口设备；为提高项目投资收益率和实现效益最大化，公司将根据要求，在保证项目质量的前提下，使用部分国产设备替代进口设备，从而大大节约了项目的建设投资成本。同时，由于项目投资规模较大，公司在向上游设备供应商采购设备时拥有较强的议价能力，设备实际采购价格较预算价格有所降低，也节约了部分投资。
四、本次变更募集资金投资项目的影响
本次变更募投资金用途事项是基于公司发展战略和实际生产经营需要进行的决策，顺应了目前行业发展发展趋势。为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司经审慎研究，决定将“JGBR美洲子公司年产8,000吨轴承钢钢球项目”投资额由16,234.00万元调减至11,234.00万元，使用募集资金金额由15,000万元调减至10,000万元，用于新募投项目。
第三章 新募投项目情况说明
一、项目内容
项目名称：年产钢球100亿粒项目扩建工程
本项目的实施主体为公司全资子公司钢球（宁波）有限公司，力星股份于2017年3月完成对力星金燕100%股权的收购，力星金燕生产装备行业领先，专业从事微小型轴承钢球的生产和销售，产品规格为φ1.588mm~φ6.747mm，产品主要运用于家电设备、办公设备和电动工具及汽车行业，其微小球产品在中国市场享有较高的美誉度。目前，随着力星金燕新厂区的投产以及在汽车领域产品的研发投入增加，力星金燕产能得到进一步释放，收入和利润保持了快速增长，2016年和 2017年，力星金燕实现营业收入分别为 11,683.85万元、15,330.26万元，净利润分别为1,266.15万元、1,648.68万元。
近年来，力星金燕下游汽车行业快速增长,且未来预计将继续保持良好势头，以母公司力星股份成熟的销售渠道，力星金燕目前产能仍然不能满足客户需求，力星金燕拟投资5,205万元于“年产钢球100亿粒项目扩建工程”项目，该项目建成投产后将新增年产钢球100亿粒的生产能力，进一步巩固力星金燕在微小球领域的规模优势，销售规模和盈利能将得到进一步提升，更好的满足客户需求。
二、项目投资预算
本项目总投资额为5,205万元，投资预算情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|工程或费用名称|投资金额|

土建工程 2200
|||
|-|-|
|设备名称|数量（台/套）|
|光球 机|5|
|磨球 机|12|
|钢球研 磨机|58|
|波纹 度仪|1|

|||
|-|-|
|数控立车|1|
|钢球光电 检测仪|51|
|合 计|128|

安装工程 30
工程建设其它费用 50
预备费 200
建设利息 100
铺地流动资金 300
合计 5,205
三、项目可行性分析
（一）项目市场前景广阔
力星金燕专业从事微小型轴承钢球的生产和销售，根据中国轴承工业协会关于轴承钢球行业排名的说明，其在中国轴承钢球企业中规模排名为第三位。公司产品规格为φ1.588mm~φ6.747mm，产品主要运用于家电设备、办公设备和电动工具及汽车行业，其微小球产品在中国市场享有较高的美誉度。
根据中国汽车工业协会数据，2017全年我国汽车产销2,901.5万辆和2,887.9万辆，连续九年蝉联全球第一，行业经济效益增速明显高于产销量增速。随着国家对汽车产业相关政策的出台和经济的稳步增长，我国汽车产业有望保持年均5%~7%左右的增长率，到 2020年中国汽车销量预计达到 3,500万辆。微小球作为汽车传动系统的重要部件，跟汽车行业的发展息息相关，随着国内外汽车市场的大力发展，国内外轴承行业对于微小球单元的需求量不断提升。
（二）项目实施的必要性
目前，全球钢球行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的钢球生产部门，主要满足企业自身需求；二是专业化规模化的钢球企业，面向整个轴承行业。钢球单粒价值较小，而要实现生产则需要配齐全套加工检测设备，因此只有规模化生产才能有效的降低生产成本。
另外，微小型轴承钢球领域日趋激烈，随着轴承客户对钢球的加工精度、使
用寿命、旋转噪音等性能要求的提高，钢球企业只有不断加大研发投入、提高成
品钢球品质和产出效率，才能更有效拓展原有市场空间，同时又能增进企业与下
游客户的合作关系。未来，专业化、规模化、扩大细分市场份额将成为钢球企业的发展趋势。
凭借着力星金燕在微小球领域的技术、经验及品牌美誉度为基础，辅以力星股份成熟的销售渠道、先进的管理理念以及较强的资金实力，未来力星金燕在微小型轴承钢球领域的销售规模和盈利能将进一步提升。
因此，力星金燕满足微小球市场的需求，扩大生产以保障微小球的供应是必要的。
四、项目审批情况
本项目已立项，实施地点为浙江省宁波市奉化区尚田镇东环南路 1号，规划面积约 11,557平方米（合 17.34亩）,于 2018年 2月 26日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本项目相关环评事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或本案程序。
五、项目经济效益分析
本项目建设期为18个月,扩建办公与生产厂房15,000平方米，本项目主要增加各个工序的生产能力，以及少量办公区域，扩建厂房完成，可新增钢球产能100亿粒，按产能全部消化以及结合未来市场价格变动趋势测算达产年度可新增销售收入7,500万元、实现利润总额880万元、净利润750万元。
六、项目实施面临的风险
1.市场风险
力星金燕所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，随着汽车工业发展，行业投资力度不断加大，微小球市场需求总体呈递增趋势，但不排除受经济周期和宏观政策影响，出现市场波动的风险。
2.技术风险
若公司不能持续创新开发汽车领域产品满足客户的需求，将存在公司主要产品市场竞争力下降的风险，从而影响公司整体生产经营。
3.管理风险
若公司管理团队素质及管理水平不能适应公司规模和产能迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对每个关键控制点进行有效控制，将对公司的高效运转及资产安全带来风险。
公司已形成了健全的法人治理结构，在组织架构上，能够保障公司的稳定持续发展。在未来，公司将加快建立现代企业制度，完善企业各项制度建设，不断提高管理水平，创新管理模式，发挥企业管理效应。有计划、有顺序地加强现有管理人员的学习，以内部培养为主，开拓管理人员思维、架构管理知识体系，将以往多年的管理经验与先进的管理理论相结合，以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。
4.人才风险
公司产品研发、生产过程中需要专业人才，同时公司日常经营中也需要经验丰富的管理人才和市场营销人才。
公司将采取多种措施加强对该类人才的管理，例如提高薪酬待遇、改善工作和生活条件等；通过外部引进和内部培养，做好高素质人才储备工作；加大对研发投入和创新奖励的力度，对关键技术工艺、重要创新，通过制定优厚的销售分红、绩效奖金等多种措施，建立属于公司稳定的人才队伍。
第四章 本次变更部分募集资金用途可行性分析结论
综上所述，本次变更部分募集资金用途符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力。因此，本次变更部分募集资金用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年3月27日