河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明河南通达电缆股份有限公司关于 2018年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
2018年上半年度，募集资金项目本年投入金额合计729.50万元，均系直接投入承诺投资项目，截止2018年6月30日，募集资金项目累计投入26,227.11万元。截止2018年6月30日，本公司募集资金结余共0.21万元，其中活期存款账户余额为0.21万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。
（一）2014年非公开发行股票募集资金管理情况
公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日,公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
1、截止2018年6月30日，非公开发行募集资金专户具体存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行账户|年末余额|
|463010100100175330|0.21|
||0.21|

注：截止2018年6月30日，中国银行洛阳分行偃师支行250727086960及中国工商银行偃师支行1705027029045187627已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
2018年上半年度非公开发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目主要用于新建研发大楼、升级研发设备及引进高端技术人才，不直接产生效益，但通过项目的建设，公司将提高设计研发的硬件基础，进一步提升研发实力，从而间接提高公司效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明河南通达电缆股份有限公司董事会2018年8月23日
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明附表1：
2018年半年度募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||44,206.13||本年度投入募集资金总额||||||
||||19,419.42||已累计投入募集资金总额||||||
||||43.93%||||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|19,921.78|19,921.78|19,921.78|0.00|11,122.79|-8,798.99|55.83%|2015-12-31|868.07|否|
|否|20,070.82|20,070.82|20,070.82|0.00|10,694.21|-9,376.61|53.28%|2015-12-31|-1,428.47|否|
|否|4,213.53|4,213.53|4,213.53|729.50|4410.11|196.58|104.67%|2018-6-30||不适用|
||44,206.13|44,206.13|44,206.13|729.50|26,227.11|-17,979.02|||-560.40||

项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区募集资金投资项目实施地点变更情况
协和路变更为河南省偃师市史家湾工业区。
募集资金投资项目拟达成时间变更情况 1、根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达
河南通达电缆股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明铜材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。2、根据公司第三届董事会第二十六次会议决议，河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目的预计完成时间由2016年6月30日调整为2017年12月 31日，项目实施内容不变。3、根据公司第三届董事会第三十八次临时会议决议，河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目的预计完成时间由2017年12月31日调整为2018年6月30日，项目实施内容不变。
根据公司2014年第四次临时股东大会决议，年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目实施主体由全资子公司河南通达铜募集资金投资项目实施方式调整情况
材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日期由2014年12月31日变更为2015年12月31日。
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止2014年2月10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的实际投资额为1,207.23万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准，公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 注1
募集资金其他使用情况
注1：2016年6月8日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2016年6月7日的节余募集资金及利息永久补充流动资金，监事会、独立董事和保荐机构均出具了同意意见，并披露了《关于使用前次节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2016-035），2016年6月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次节约募集资金来源于募投项目节余18,175.60万元和募集资金购买理财产品收益及募集资金存放期间产生利息收入（扣除手续费后）1,243.82万元，合计19,419.42万元。募投项目节余的主要原因是：1、募投项目“新型节能特种导线生产线项目”节余募集资金8,798.99万元（其中包含待支付设备质保金 335.76万元）。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据 2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。2、募投项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目”节余募集资金9,376.61万元（其中包含待支付设备质保金74.98万元）。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即 CRCC认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目变更由母公司通达股份利用现有厂房实施，实施主体变更后，铜材科技针对该项目投资的建设工程支出全部作为自有资金投入，公司用自有资金补入募集资金专户。因此，节约了项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据 2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。