海通证券股份有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券””或“保荐机构”）作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
1、2011年度公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2011]718号）文件核准，威海广泰于2011年7月完成了公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的方式，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)23,280,159股，每股发行价格 20.06元。公司公开发行股票募集资金总额为466,999,989.54元，扣除各项发行费用，募集资金净额为437,867,209.38元。
上述募集资金到位事宜已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了（2011）汇所验字第4-008号《验资报告》。
2、2014年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1083号文核准，2015年 7月，公司向新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、杨森、范晓东非公开发行53,819,442股人民币普通股，发行价格为每股人民币11.52元。公司本次非公开发行募集资金总额为 619,999,971.84元，扣除发行费用
20,773,819.44元，募集资金净额为599,226,152.40元。
上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字（2015）第SD-4-005号《验资报告》验证。
（二）2015年度募集资金使用情况及结余情况
1、2011年度公开发行
2015年度，公司2011年度公开发行募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目3,237.16万元。截至2015年12月31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目14,786.69万元。
（2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目1,429.66万元。截至2015年12月31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目6,610.03万元。
（3）以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目 65.24万元。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目6,622.05万元。
综上，截至 2015年 12月 31日，募集资金累计投入 28,018.77万元，尚未使用的金额为 17,099.76万元（其中募集资金 15,767.95万元，专户存储累计利息扣除手续费1,331.81万元）。
2、2014年度非公开发行
2015年度，公司2014年度非公开发行募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接用于支付收购营口新山鹰报警设备有限公司80%股权项目的现金对价款 52,000万元。截至 2015年 12月 31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目52,000万元。
（2）以募集资金直接用于补充流动资金项目7,922.62万元。截至2015年12月31日，公司募集资金累计直接投入该募投项目7,922.62万元。
截至 2015年 12月 31日止，募集资金累计投入 59,922.62万元，公司募集资金应存余额人民币0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0万元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经 2007年 2月 10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于 2013年 4月 9日经公司第四届董事会第十次临时会议审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2011年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券股份有限公司（保荐机构）、中国工商银行股份有限公司威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行分别就历次募集资金事宜签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、2011年度公开发行
截至2015年12月31日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费1,951.90万元（其中 2015年度利息收入扣除手续费 1,331.81万元），用闲置募集资金暂时补充流动资金15,000万元，公司募集资金应存余额人民币 2,099.76万元，募集资金存储专户实际余额为人民币2,099.76万元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|募集资金专户银行账号|账户类别|截止日余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司威海经开支行|1614028429200136177|募集资金专户|3,360,891.41|高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目|
|威海市商业银行股份有限公司鲸园支行|98104201200000000002|募集资金专户|7,997,953.91||

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国银行股份有限公司威海高新支行|229912045263|募集资金专户|1,804,581.34|国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目|
|交通银行股份有限公司威海张村支行|401006800018010017644|募集资金专户|7,834,128.98|中卓时代消防装备技术改造项目|
|合 计|-|-|20,997,555.64|-|

2、2014年度非公开发行
截至2015年12月31日止，募集资金累计收支如下：产生利息收入（扣除手续费）3.65万元，直接投入募投项目人民币 59,926.27万元（其中募集资金投入 59,922.62万元，利息投入 3.65万元），支付本次发行直接相关费用人民币 277.38万元，公司募集资金应存余额人民币 0万元，募集资金存储专户实际余额为人民币0万元。
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开 户 银 行|募集资金专户银行账号|账户类别|截止日余额|
|威海市商业银行股份有限公司鲸园支行|817810401428888888|募集资金专户|0|
|合 计|-|-|0|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、2011年度公开发行
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||43,786.72||本年度投入募集资金总额|||4,732.07|||
|变更用途的募集资金总额|||4,255.80||已累计投入募集资金总额|||28,018.77|||
|变更用途的募集资金总额比例|||9.72%||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额(注1)|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目|否|30,200.00|27,286.72|3,237.16|14,786.69|54.19%|2015.06||注2|否|
|中卓时代消防装备技术改造项目|是|9,000.00|9,000.00|1,429.66|6,610.03|73.44%|2014.12|5,312.32|是|否|
|国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目|是|7,500.00|7,500.00|65.24|6,622.05|88.29%|2013.12||不适用|否|
|合 计|-|46,700.00|43,786.72|4,732.06|28,018.77|63.99%|-||-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入27,286.72万元，截至2015年12月31日止实际累计投入14,786.69万元。主要原因是：A、该项目的厂房建设已经完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）；B、部分设备款尚未支付；C、该项目于2015年6月30日完工投产，铺底流动资金大部分尚未投入使用。募集资金后续将继续用于支付工程款、设备款和铺底流动资金。|||||||||

|||
|-|-|
||2、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目承诺投入7,500万元，截至2015年12月31日止实际累计投入募集资金6,622.05万元。该项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。3、中卓时代消防装备技术改造项目承诺投入9,000万元，截至2015年12月31日止实际累计投入募集资金 6,610.03万元。该项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|项目可行性未发生重大变化。|
|超 募 资 金 的 金 额用途及使用进展情况|无超募资金。|
|募 集 资 金 投 资 项 目实施地点变更情况|2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购置各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。2012年4月9日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂房用于增加装配车间的面积。|
|募 集 资 金 投 资 项 目实施方式调整情况|2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。2013年2月3日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。2 0 1 3 年 7 月 4 日 ， 经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防装备技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。2014年1月24日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。|
|募 集 资 金 投 资 项 目先期投入及置换情况|2011年10月28日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集资 金 置 换 已 预 先 投 入募投项目的自筹资金合计1,264.66万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额300.91万元；国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已投资金额 963.75 万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了（2011）汇所综字第4-038号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。|
|用 闲 置 募 集 资 金暂时补充流动资金情况|2014年7月15日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超 过 6 个 月 ， 该 资 金 将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。该笔资金的使用期限截至2015年1月14日，但因相关工作人员工作疏忽，公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归还到募集资金账户，截至2015年3月20日，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还。|

|||
|-|-|
||2015年4月16日，第五届董事会第二次临时会议，公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。截至2015年10月9日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。2015年10月16日，第五届董事会第十次临时会议公司本次拟使用总额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。|
|用 闲 置 募 集 资 金购买理财产品情况|2014年3月29日经公司第四届董事会第四次会议审议，拟使用暂时闲置募集资金10,000 万元购买威海市商业银行股份有限公司理财产品。拟使用暂时闲置募集资金2,000万元、3,000万元购买交通银行股份有限公司威海分行《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）和《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天）。截止2014年7月10日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（90天）理财金2,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截止2014年10月13日，公司已将上述《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》（185天）理财金3,000万元及收益全部归还并转入公司募集资金专用账户。截至2015年3月27日，公司已将上述购买威海市商业银行股份有限公司理财产品的资金10,000万元及理财收益5,880,410.96元全部归还并转入公司募集资金专用账户。2014年10月24日公司与交通银行股份有限公司威海分行（以下简称“交通银行威海分行”）签订《交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用3,000万元闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限149天。截至2015年3月26日，公司已将上述资金3,000万元及理财收益575,589.04元全部归还并转入公司募集资金专用账户。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|2014年7月15日，第四届董事会第二十六次临时会议，公司拟使用总额不超过5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，该笔资金的使用期限截至2015年1月14日，但因相关工作人员工作疏忽，公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归还到募集资金账户。直至2015年3月19日公司自查时发现此问题，公司立即筹措款项予以归还，并将该情况报告给保荐代表人、深圳证券交易所监管员及山东证监局监管员。截至2015年3月20日，公司已将上述5,000万元募集资金全部归还。2015年3月23日，公司披露了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》（公告编号：2015-016）。|

注1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为46,700万元，实际募集资金净额为43,786.72万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。
注2、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目计划建设期为2年，第三年投产，第四年达到设计生产能力。2014年12月18日，经公司第四届董事会第二十九次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目”的建设完工时间延长至2015年6月30日。截至2015年12月31日止，项目已经如期完工投产，尚未达到设计生产能力。
2、2014年度非公开发行
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金总额|59,922.62|本年度投入募集资金总额|59,922.62|
|变更用途的募集资金总额|0|已累计投入募集资金总额|59,922.62|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付收购营口新山鹰报警设备有限公司 80%股权项目的现金对价款|否|52,000.00|52,000.00|52,000.00|52,000.00|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|补充流动资金|否|7,922.62|7,922.62|7,922.62|7,922.62|100%|不适用|不适用|不适用|否|
|合 计|-|59,922.62|59,922.62|59,922.62|59,922.62|100.00%|-||-|-|

注：该项目募集资金总额为人民币62,000.00万元，实际募集资金净额为人民币59,922.62万元。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2011年度公开发行
（1）2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资2,085.8万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资2,429万元；本次变更,新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。
（2）2013年 7月 4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目 2,170万元设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。
变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本报告期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的新产品研发试制车间及技术培训综合楼|"国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目"中的试验检测中心大楼|2,085.80|0|2,085.80|100%|2013.05|不适用|不适用|否|
|中卓时代消防装备技术改造项目总装车间扩建及其他配套设施|部分设备投资|2,170.00|155.45|970.34|44.72%|2014.12|不适用|不适用|否|
|合 计||4,255.80|155.45|3,056.14|71.81%|||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)|根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已经于2010年底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011年11月26日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经2011年第四次临时股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8 万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429 万元；本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建工程投资343.2万元由公司自筹解决。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施进行调整及改善。2013年7月4日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约2,170万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建设。|||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||项目可行性未发生重大变化|||||||

2、2014年度非公开发行
未发生变更募集资金投资项目情况
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
2014年 7月 15日公司召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，根据董事会的决议，公司于 2014年 7月 15日使用 5,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限截至 2015年 1月 14日。但因相关工作人员工作疏忽，公司在上述募集资金补充流动资金到期日，没有及时将款项归还到募集资金账户。直至 2015年 3月19日公司自查时发现此问题，公司立即筹措款项予以归还，并将该情况主动向保荐代表人、深圳证券交易所监管员和山东证监局监管员报告。截至 2015年 3月 20日止，公司已将上述 5,000万元募集资金全部归还并转入募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐代表人。2015年 3月 23日，公司披露了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》（公告编号：2015-016）。
2015年度，除上述问题外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对威海广泰募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了相关三会文件、审阅了《威海广泰空港设备股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事
务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
经核查，保荐机构认为：威海广泰2015年度募集资金存放和使用情况符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡瑶
海通证券股份有限公司2016年4月12日