国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律法规的要求，作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 2015年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758号文《关于核准江苏亚星锚链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A股）9,000万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 22.50元，募集资金总额为人民币202,500.00万元，扣除发行费用人民币7,190.00万元，实际募集资金净额为人民币 195,310.00万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010年 12月 22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2010]B142号《验资报告》。
三、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行及中国银行股份有限公司靖江支行账户之中。2011年 1月，亚星锚链、保荐机构共同分别与前述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。该协议自签订之日起生效。因公司募投项目之一“年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目”由公司全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司（以下简称“镇江佳扬”）负责实施，2011年 6月，亚星锚链、镇江佳扬、保荐机构共同与交通银行股份有限公司镇江中山西路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本报告
出具日，上述协议履行状况良好。
截至2015年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户性质|金额（元）|
|中国建设银行股份有限公司靖江支行|32001766236059601890|活期存款|180,742.58|
|中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行|10220701040021666[注1]|活期存款|98,511,483.66|
|上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行|67010154500001423|活期存款|48,361.99|
|上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行|67010167330000198[注2]|活期存款|62,317,646.03|
|中国银行股份有限公司靖江支行|549558228911[注3]|活期存款|577,719.82|
|交通银行股份有限公司镇江中山西路支行|381006701018010022795|活期存款|17,042,715.59|
|中国建设银行股份有限公司靖江支行|32001766236049000133*000*22|定期存款|50,000,000.00|
|中国建设银行股份有限公司靖江支行|32001766236049000133*000*21|定期存款|100,000,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行|67010167060000109|定期存款|165,000,000.00|
|上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行|6701016704000216|定期存款|60,000,000.00|
|合计|||553,678,669.67|

[注1]中国农业银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：220701040021666。
[注2]上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行（以下简称浦发银行靖江支行）67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
[注3]中国银行股份有限公司系统升级后账号变更，原银行账号为：08093308096001。
2015年4月24日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买银行短期保本型理财产品。本次会议决议已在上海证券交易所指定网站披露相关信息。
公司 2015年度利用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品累计交易额48,000万元，截至 2015年12月31日，理财产品均已收回本息。
四、募集资金项目的使用情况
截至2015年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如表一所示：
表一：募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额|||195,310.00|||本年度投入募集资金总额|||3,722.58||||
|变更用途的募集资金总额|||-|||已累计投入募集资金总额|||150,500.81||||
|变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||||
|承诺投资项目|是 否 已变 更 项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额|截至期末投入进 度(%)|项目达到预定可使用状态日期|实现的效益|是 否达 到预 计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|年产 3 万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目|否|40,063.50|40,063.50|40,063.50|717.34|34,354.82|-5,708.68|85.75|2014年12月|7.80|否|否|
|年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目|是|27,839.50|27,839.50|27,839.50|3,005.24|13,836.39|-14,003.11|49.70||-|-|否|
|研发中心建设项目|否|3,828.50|3,828.50|3,828.50|-|1,000.00|-2,828.50|26.12||-|-|否|
|小计||71,731.50|71,731.50|71,731.50|3,722.58|49,191.21|-22,540.29||-|-|-|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|归还银行借款|否|18,000.00|18,000.00|18,000.00|-|18,000.00|-|100.00|-|-|-|-|
|补充流动资金|否|80,000.00|80,000.00|80,000.00|-|80,000.00|-|100.00|-|-|-|-|
|购置土地|否|||||3,309.60||100.00|||||
|小计||98,000.00|98,000.00|98,000.00|-|101,309.60|-||||||
|合计||169,731.50|169,731.50|169,731.50|3,722.58|150,500.81|-22,540.29||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、年产3万吨大规格高强度R4海洋系泊链建设项目：截至2015年12月31日，该项目已完工投产。因报告期石油价格长期处于低位，海工市场低迷，产能利用不足，未达到该项目预计收益。2、年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年6月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地，目前厂房已基本建设完毕，部分设备基础已建设完成，设备大部分已建造完毕。3、研发中心建设项目：由于政府对该区域统一规划建设，截至报告期末，规划方案已定稿，桩基工程已经开始。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|根据公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议、2014年6月20日召开的2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。|
|实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况|2011年1月20日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的18,000万元偿还银行借款。2011年2月10日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的80,000万元永久补充流动资金；2011年3月2日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过该议案。2014年6月3日，公司第三届董事会第一次临时会议决议，以超募资金购置土地，预计综合费用约|

|||
|-|-|
||为3,000万元，授权公司董事长使用超募资金在3,500万元范围内行使决定权；2014年6月20日，公司2014年度第一次临时股东大会通过了该议案。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

五、募集资金投资项目变更的情况
根据公司 2014年 6月 3日第三届董事会第一次临时会议、2014年 6月 20日召开的 2014年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14万平方米）。
截至2015年12月31日，该募集资金投资项目的变更情况如表二所示：
表二：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|年产3万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目|年产3万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目|27,839.50|27,839.50|3,005.24|13,836.39|49.70|-|-|-|否|
|合计|-|27,839.50|27,839.50|3,005.24|13,836.39|49.70|-|-|-|-|
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）|||变更原因：年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约14万平方米）。决策程序：上述变更事项已经公司2014年6月3日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保荐机构均发表了同意意见。信息披露情况：公司已在2014年6月5日于上海证券交易所网站披露了相关公告。||||||||
|未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）|||年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董事会第一次临时会议关审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014年 6 月在位于公司南侧临近长江码头处，新征约14万平方米的土地，目前厂房已基本建设完毕，部分设备基础已建设完成，设备大部分已建造完毕。||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||年产3万吨超高强度R5海洋系泊链技术改造项目变更实施地点后，可行性未发生重大变化。||||||||

六、会计师对2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对亚星锚链 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《江苏亚星锚链股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2015年度》，发表意见为：“亚星锚链管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金2015年度实际存放与使用情况”。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2015年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的情况。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
马军 唐慧敏
国信证券股份有限公司2016年 月 日