证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2014-016浙江亚太药业股份有限公司
关于2013年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金的基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可„2010‟120号核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股） 3,000万股，发行价格为每股人民币 16.00元，共计募集资金 480,000,000.00元。扣除发行费用37,998,794.74元，实际募集资金净额为 442,001,205.26元。
该募集资金已于 2010年 3月 8日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验„2010‟49号）。
根据财政部财会文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（„2010‟25号）,公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 5,705,144.74元从发行费用中扣除，最终确认的发行费用金额为 32,293,650.00元，最终确定的募集资金净额为447,706,350.00元。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1、本公司以前年度已使用募集资金257,877,396.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17,101,894.95元；2013年年度实际使用募集资金47,481,061.60元（募投项目本期使用21,785,161.60元，部分项目节余募集资金永久性补充流动资金金额为 25,695,900.00元），2013年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,966,002.97元；累计已使用募集资金 305,358,457.60元（募投项目累计使用 179,662,557.60元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为21,067,897.92元。
2、截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币163,415,790.32元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江亚太药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司（现已变更为“东方花旗证券有限公司”，以下简称“东方证券”）于 2010年 4月 1日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴支行、中国银行股份有限公司绍兴县支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国农业银行股份有限公司绍兴县支行、交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行、浙江绍兴县农村合作银行柯桥支行双梅分理处（现已变更为“浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处”）等六家募集资金存放机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2011年5月9日，经2010年度股东大会审议通过，亚太药业使用部分超募资金设立全资子公司并实施绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目。该募集资金投资项目实施主体绍兴科锐捷生物科技有限公司（以下简称“科锐捷公司”）于招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行（以下简称“招商银行”）设立了募
集资金专项账户；2011年6月16日，本公司、科锐捷公司、招商银行及东方证券共同签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集金专用账户存储情况
截至 2013年 12月 31日，本公司有 7个募集资金专用账户、4个定期存款账户和2个通知存款账户。各募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||开户银行||银行账号||募集资金余额||备注|
|浙江亚太药业股份有限公司||中国工商银行股份有限公司绍兴县支行||1211020029200327044||65,392.26||||
|浙江亚太药业股份有限公司||中国银行股份有限公司绍兴县支行||363658361678||1,575,245.18||||
|浙江亚太药业股份有限公司||中国银行股份有限公司绍兴县支行||376658379781||32,000,000.00||7天通知存款||
|浙江亚太药业股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080154740001798||523,611.77||||
|浙江亚太药业股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行||85080167310001708||15,000,000.00||7天通知存款||
|浙江亚太药业股份有限公司||中国农业银行股份有限公司绍兴县支行||19-510101040080011||4,053,037.18||||
|浙江亚太药业股份有限公司||中国农业银行股份有限公司绍兴县支行||19-510101040080011||20,850,000.00||3个月定期存款||
|浙江亚太药业股份有限公司||交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行||293016110018150194271||421,452.04||||
|浙江亚太药业股份有限公司||交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行||293016110608510025585||17,000,000.00||3个月定期存款||
|浙江亚太药业股份有限公司||浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处||201000065769400||87,937.75||||
|浙江亚太药业股份有限公司||浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处||203000023942356||34,000,000.00||3个月定期存款||
|浙江亚太药业股份有限公司||浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司柯桥支行双梅分理处||203000023941913||35,000,000.00||3个月定期存款||
|绍兴科锐捷生物科技有限公司||招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行||575902936310701||2,839,114.14||||
||合 计|||||163,415,790.32||||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发质检中心新建工程无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||44,770.64|||||||4,748.11|||
|||||||本报告期投入募集资金总额|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0.00||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0.00|||||||30,535.85|||
|||||||已累计投入募集资金总额|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0.00%||||||||||
||是否已变|募集资金|||截至期末||截至期末投资||本报告||是否达|项目可行性|
||||调整后投资|本报告期||||项目达到预定可使|||||
|承诺投资项目和超募资金投向|更项目(含|承诺投资|||累计投入||进度(%)(3)＝||期实现||到预计|是否发生重|
||||总额(1)|投入金额||||用状态日期|||||
||部分变更)|总额|||金额(2)||(2)/(1)||的效益||效益|大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|研发质检中心新建工程|否|3,233.00|3,233.00|71.76|3,103.16||95.98%|2012年09月30日|||不适用|否|
|新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目|否|3,801.00|2,435.67|0.00|2,431.65||99.83%|2011年03月31日|-216.44||否|否|
|新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目|是|7,129.00|8,858.00|199.93|7,438.88||83.98%|2012年12月31日|698.92||是|否|
|新建年产粉针剂8,500万支生产线项目|是|4,756.00|5,286.00|1,757.51|2,246.08||42.49%|2013年12月31日|||不适用|否|
|扩建年产片剂3.3亿片生产线项目|否|2,592.00|1,522.63|74.84|1,522.63||100.00%|2012年06月30日|-490.00||否|否|
|扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目|否|2,085.00|2,085.00|0.00|0.00||0.00%|2012年12月31日|||不适用|否|
|项目结余募集资金永久补充流动资金||||2,569.59|2,569.59||||||||
|承诺投资项目小计|-|23,596.00|23,420.30|4,673.63|19,311.99||-|-|-7.52||-|-|
|超募资金投向|||||||||||||
|补充新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目资金|是|1,729.00|0.00|0.00|0.00||0.00%|2012年12月31日|0.00||不适用|否|
|补充新建年产粉针剂8,500万支生产线项目资金|是|530.00|0.00|0.00|0.00||0.00%|2013年12月31日|0.00||不适用|否|
|设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”|否|1,500.00|1,500.00|74.48|1,223.86||81.59%|2012年12月31日|0.00||不适用|否|
|永久性补充流动资金|否|10,000.00|10,000.00|0.00|10,000.00||-|-|-||-|-|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目|否|5,065.00|5,065.00||||2015年2月28日||不适用||
|超募资金投向小计|-|18,824.00|16,565.00|74.48|11,223.86|-|-|0.00|-|-|
|合计|-|42,420.00|39,985.30|4,748.11|30,535.85|-|-|-7.52|-|-|
||（一）“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”未达到预期收益的原因公司胶囊剂产品市场萎缩，胶囊剂产品收入下降。（二）“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目”未达到预期收益的原因因中标价格下降，公司片剂产品销售收入下降。（三）“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”未达到计划进度的原因该项目已于2012年10月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通过新版GMP认证。（四）“扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目”未达到计划进度的原因截至2013年12月31日，该项目尚未开工。项目未按计划开工的原因是，该项目原计划在现有厂区内建设，现因公司现有厂房存量不足，公司目前正积极向绍兴市政府申请，拟在其规划园区内购置工业用地，以扩大厂区规模。目前，该土地购置事项存在一定的不确定性，公司将根据土地购置和项目建设的后续进展情况及时履行信息披露义务。该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。（五）“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”未达计划进度的原因绍兴科锐捷生物科技有限公司尚待申报生产批件，公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用||||||||||
||适用||||||||||
||本公司超募资金总额共计211,746,350.00 元。1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,729万元补充“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”资金缺口。2、经本公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以超募资金1,500万元设立全资子公司——绍兴科锐捷生物科技有限公司，||||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|||||||||||

|||
|-|-|
||并实施“绍兴科锐捷生化诊断试剂研发及产业化项目”。3、经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以超募资金530万元补充“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”资金缺口。4、经本公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，总金额为人民币10,000万元。5、经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金5,065万元投资改造年产冻干粉针剂4000万支生产线项目。截至2013年12月31日，其余超募资金存放于募集资金专户。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
||适用|
||以前年度发生|
||1、经本公司2010年第三次临时股东大会审议通过，决定将募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版GMP进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由7,129万元调整为8,858万元，超过的1,729万元由超募资金补充。2、新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通过新版GMP认证。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况||
||适用|
||经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司用募集资金置换先期已累计投入的资金共计 2,819.80 万元，其中“研发质检中心新建工程”置换920.74万元，“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目”置换1,138.87 万元，“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”置换 760.19 万元。天健会计师事务所有限公司对该事项出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2010〕3015号)。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||
||适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||
||1、经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司运用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，金额为人民币4,000|

|||
|-|-|
||万元，使用期限不超过董事会批准之日起六个月，即2010年12月4日至2011年6月3日，到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011年6月3日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。2、经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额4,000万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年6月16日起至2011年12月15日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专户。2011年12月13日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。3、经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司运用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2011年12月15日起至2012年6月14日止。到期后，相关募集资金将归还至募集资金专用账户。2012年6月7日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。4、经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金，金额4,000.00万元，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，即自2012年7月25日起至2013年1月24日止。到期后，相关募集资金将归还至募集金专户。2012年10月24日，公司提前将上述资金全部归还至募集资金专户。|
||适用|
||1、截至2013年12月31日，“新建年产胶囊4.3亿粒生产线项目” 结余资金6.54万元。该项目已于2011年3月31日达到预定可使用状态。出现结余的主要原因系：1）公司在投产过程中，使用收到的银行承兑汇票支付款项，原计划预留的铺底流动资金未使用；2）尚有少量合同尾款需支付；3）累计取得利息收入49.89万元。2013年4月11日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余资金1,415.04万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经2012年度股东大会审议通过。2、截至2013年12月31日，“扩建年产片剂3.3亿片生产线项目”结余资金1.76万元。出现结余的主要原因系：1）公司在投产过程中，使用收到银行承兑汇票支付款项，原计划预留的铺底流动资金未使用；2）尚有少量合同尾款需支付；3）累计取得利息收入85.32万元。2013年4月11日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将项目节余资金1,154.55万元永久性补充公司日常经营所需的流动资金，该议案已经2012年度股东大会审议通过。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||
|尚未使用的募集资金用途及去向|均已签订监管协议，存放于各募集资金项目专户，并按募集资金使用计划实施。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

附表2：变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||截至期末实|截至期末投资||||变更后的项目|
|||变更后项目拟投入|本年度实际|||项目达到预定可使|本年度实|是否达到||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|||际累计投入|进度（%）||||可行性是否发|
|||募集资金总额（1）|投入金额|||用状态日期|现的效益|预计效益||
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
|新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目（含超募资金1,729万元）|新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目|8,858.00|199.93|7,438.88|83.98%|2012年12月31日|698.92|是|否|
|新建年产粉针剂 8,500 万支生产线项目（含超募资金530万元）|新建年产粉针剂8,500万支生产线项目|5,286.00|1,757.51|2,246.08|42.49%|2013年12月31日|0.00|不适用|否|
|合计|-|14,144.00|1,957.44|9,684.96|-|-|698.92|-|-|
||项目名称：新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目变更原因：随着新版GMP规范正式实施后，对无菌产品的厂房、公用系统、工艺布局的设计及设备选型提出了新的要求。公司募集资金投资项目“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”所采用的设计方案，以1998版GMP作为标准，与新版GMP规范要求存在较大差异。如按照原设计方案继续建设，则在新版GMP规范实施后，该生产线还需要根据新版GMP之规定进行技术改造，且改造难度非常之大。届时，不仅将延缓募集资金投资项目建设进度，更将导致募集资金的浪费。因此在与有关专家充分沟通后，将“新建年产冻干粉针剂5,800万支生产线项目”的设计方案按照欧盟标准及新版GMP进行及时调整，包括生产区域的重新设计、公用系统的升级、设备重新选型等。并将投资额由7,129万元调整为8,858万元，超过的1,729万元由超募资金补充。决策程序及披露情况：经公司第三届董事会第二十六次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超额募集资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。相关决议公告于2010年12月07日和2010年12月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。项目名称：新建年产粉针剂8,500万支生产线项目变更原因：经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原新建年产粉针剂8,500万支生产线项目的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为|||||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况||||||||||
|说明（分具体项目）||||||||||

|||
|-|-|
||十五个月。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通过新版GMP认证。决策程序及披露情况：经公司第四届董事会第十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资额度及使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。相关决议公告于2012年07月26日和2012年08月11日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。|
||“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目” 未达到计划进度的原因该项目已于2012年10月开始建设。经与原设计单位浙江医药工业设计院沟通，公司根据2010版GMP对原“新建年产粉针剂8,500万支生产线项目”的设计标准进行提高，包括生产区域的重新设计、设备重新选型等。经测算，调整后增加总投资530万元，调整后项目总投资为5,286万元，其中原募投项目资金4,756万元，使用超募资金530万元。由于该项目需根据2010版GMP的要求进行系统调试和确认，延长GMP认证时间，故项目建设期由原来的一年延长为十五个月。该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。项目已于2013年12月完成建设，并于2014年3月13日通过新版GMP认证。|
|未达到计划进度或预计收益的情况||
|和原因（分具体项目）||
||无|
|变更后的项目可行性发生重大变化||
|的情况说明||