招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司
创业板上市持续督导 2013年年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：邦讯技术|
|保荐代表人姓名：孙坚|联系电话：13917187577|
|保荐代表人姓名：蔡丹|联系电话：18121107667|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|否|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|问题 1：募集资金投资项目“直放站产品建设项目”项目可行性发生重大变化在通信行业，随着3G大规模的商用，以及4G迅速的推进，相关技术与应用取得长足的发展，新的技术和新的解决方案陆续涌现，移动运营商减少了对直放站的采购，直放站的使用在缩减，市场前景不容乐观。为提高募集资金使用效益，保护广大股东权益，公司强调提升产品的前瞻性，提高产品竞争优势，因此未对该项目投入资金。整改情况如下：经过严谨的可研分析和论证，公司已于2013年12月9日召开董事会审议通过了关于变更募集资金用途的议案，将“直放站产品建设项目”变更为“智能家居项目”。问题 2：“天线产品建设项目”项目进度、投资效益是与招股说明书不相符。近年来通信行业用工薪酬成本提升较快，该项目原定实施地点天津市宝坻区的用工薪酬成本已无明显成本和管理优势，公司需要对该项目的实施地点重新进行严谨的可行性研究分析和论证，因此未对该项目投入资金。整改情况如下：公司已对该项目的实施地点重新进行严谨的可行性研究分析和论证，并于2014年5月6日召开董事会，决定终止在天津市建设天线产品项目，未来天线将和直放站设备、无源器件、有源器件等无线网络优化的生产线一同集中在厦门统一|

|||
|-|-|
||生产管理，并变更“天线产品建设项目”为“互联网金融保险项目”。问题 3：“营销服务平台扩建项目”项目进度、投资效益是与招股说明书不相符。本项目实施的两年来，市场环境和经济形势发生了较大的变化，使得项目的实施与原来的规划有一定差距。整改情况如下：公司于2014年5月6日召开董事会，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式的议案。根据目前市场的实际情况对公司之前制定的“营销服务平台扩建项目”的部分实施方案做出相应的调整，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现营销服务平台扩建项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化。问题 4：“研发中心建设项目”项目进度、投资效益是与招股说明书不相符。因原计划在北京中关村环保园购置的房屋迟迟未能落实，影响建设工程项目的实施。整改情况如下：为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司一方面加大研发投入，确保公司研发进度，另一方面已对该项目的投产进行重新规划，保障该项目的顺利实施，并于2014年5月6日召开董事会，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式的议案，公司将“建设工程”变更为“人员工资”。|
|6.发表独立意见情况||

|||
|-|-|
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年4月23日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市规则和规范运作特别规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|未发生变动|无|
|5.募集资金存放及使用|问题 1：募集资金投资项目“直放站产品建设项目”项目可行性发生重大变化问题 2：“天线产品建设项目”项目进度、投资效|针对问题 1，经过严谨的可研分析和论证，公司已于2013年12月9日召开董事会审议通过了关于变更募集资金用|

|||
|-|-|
|益是与招股说明书不相符。问题3：“营销服务平台扩建项目”项目进度、投资效益是与招股说明书不相符。问题4：“研发中心建设项目”项目进度、投资效益是与招股说明书不相符。|途的议案，将“直放站产品建设项目”变更为“智能家居项目”。针对问题 2，公司已对该项目的实施地点重新进行严谨的可行性研究分析和论证，并于2014 年 5 月 6 日召开董事会，决定终止在天津市建设天线产品项目，未来天线将和直放站设备、无源器件、有源器件等无线网络优化的生产线一同集中在厦门统一生产管理，并变更“天线产品建设项目”为“互联网金融保险项目”。针对问题3，公司于2014年5月6日召开董事会，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式的议案。根据目前市场的实际情况对公司之前制定的“营销服务平台扩建项目”的部分实施方案做出相应的调整，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现营销服务平台扩建项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化。|

||||
|-|-|-|
|||针对问题4：为保护广大股东权益，提高募集资金使用效益，公司一方面加大研发投入，确保公司研发进度，另一方面已对该项目的投产进行重新规划，保障该项目的顺利实施，并于2014年5月6日召开董事会，审议通过了关于变更部分募投项目实施方式的议案，公司将“建设工程”变更为“人员工资”。|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于所持股份的流通限制和自愿锁定的|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|承诺|||
|2．避免同行业竞争承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司创业板上市持续督导2013年年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙坚：
蔡丹：
保荐机构：
招商证券股份有限公司
2014年5月19日