深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-091深圳市铁汉生态环境股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合同风险提示
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“丙方”、“公司”、“本公司”、 “承包人”）、北京土人城市规划设计有限公司（以下简称“土人城市规划设计”“乙方”、“承包人”）近日与宿迁三台山旅游发展有限公司（以下简称“甲方”或“发包人”）共同签署了《宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区设计施工一体化（含后期养护）总承包合同书》（以下简称“本合同”或“合同”）。
合同价格暂定为人民币（大写）：捌亿贰仟玖佰陆拾万元（小写金额： 8.296亿元）,其中：设计费：0.296亿元，建设工程费：8亿元)。由铁汉生态、土人城市规划设计组成联合体，作为设计施工一体化工程承包人。土人城市规划设计负责江苏省宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观设计；铁汉生态负责宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观施工。
1、合同的履行期限
工程完工日期：2015年4月30日前施工范围内主体工程完工，2015年 7月 1日之前完成100%工程量。
2、合同的重大风险
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（1）本工程项目资金来源为国有资金，工程投资资金已落实，甲方具有较强的履约能力。合同已经明确价款支付方式，但公司仍存在不能按时回收工程款项的风险。
（2）本项目工期较短，可能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、合同履行对公司经营成果的影响
||
|-|
|（1）本合同暂定价款为人民币 8.296 亿元。其中：设计费：0.296|
|亿元(由土人城市规划设计负责)，建设工程费：8 亿元(由铁汉生态负|
|责)，占公司 2013 年度经审计营业收入 14.90 亿元的 53.69%。该项|
|目顺利实施后， 预计对公司 2014 年—2015 年度的经营业绩将产生积|
|极的影响。|

（2）公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
（3）合同履行不影响本公司业务的独立性。
二、交易对手方情况
1、本协议的交易对手方为宿迁三台山旅游发展有限公司。
类型：有限责任公司(法人独资)；
住所：宿迁市洪泽湖路建设大厦七楼；
负责人：汤钧；
注册资本：20000万元人民币；
成立日期：2014年 02月 12日；
经营范围：房地产开发经营；对旅游项目进行投资管理。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2、甲方与本公司不存在关联关系；最近三个会计年度业主与公司未发生业务。
三、合作方“土人城市规划设计”情况
名称：北京土人城市规划设计有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
住所：北京市海淀区中关村北大街127-1号505室；
负责人：吉庆萍；
注册资本：600万元；
成立日期：2010年12月07日；
经营范围：工程勘察设计；规划管理；城市园林绿化；技术开发、技术咨询、技术服务。（未取得行政许可的项目除外）
四、协议的主要内容
|||
|-|-|
|乙方具有规划设计甲级和风景园林工程设计专项甲级及以上资质，||
|丙方具有城市园林绿化壹级资质。联合体各成员单位内部的职责分工如||
|下：乙方负责宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观设计；||
|丙方负责宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观施工。||
||（一）工程概况|
|工程名称：宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区建设工程||
|工程地点： 江苏省宿迁市三台山森林公园||
|东至宿新路，南至 F 路，西至 A 路、三台山大道，北至青桐路，占||
|地面积约 312 公顷。||
|设计内容：衲田（果林谧境）景区园林绿化、园林建筑、构筑小品、||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
|||
|-|-|
|道路、给排水、亮化、地形、水系、标识系统等所有内容的方案设计和||
|施工图设计（不含 B 路、C 路、D 路和公园路）||
|施工内容：设计内容中的景观工程和基础设施工程（不含青墩集和||
|衲田村用地范围）||
|养护内容：园林植物景观营造、绿化植物的浇水、修剪、病虫害防||
|治、施肥、死株清除、缺株补植、破损修复、扶正、支撑和保洁等；园||
|林建筑物、构筑物等设施的维修、保养、故障排除、破损更换等||
|工程立项批准文号：宿发改投资发【2014】83 号||
|资金来源：国有资金||
|(二)主要日期||
|设计开工日期：甲方提供项目基础资料之日起。||
|施工开工日期：以监理签发的开工令为准。||
|工程完工日期：2015 年 4 月 30 日前施工范围内主体工程完工。其||
|中衲田景区完成 100%工程量，并且达到衲田景区设计景观效果；其余||
|部分完成主体工程，具备开园条件，保证林相完整，道路、道路上桥梁、||
|广场投入使用，整体景观良好。 7 月 1 日之前完成 100%工程量。||
|在施工过程中，2015 年 1 月底前当毛石挡墙完成 30%时，三方可组||
|织相关专家对该工程的质量和工期等因素进行综合评估。||
|养护管理日期：工程完工验收合格之日起养护两年。养护期满后办||
|理移交验收手续。||
||(三)工程质量标准|
|工程设计质量标准：符合国家、江苏省相关规范、标准，有创新、||
|创造，特色明显 。||
|工程施工质量标准：达到建设部《园林绿化工程施工及验收规范》、||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
||
|-|
|《江苏省园林绿化工程质量评定标准<试行>》的合格标准，达到省优工|
|程，施工精细化程度高，景观效果与审批的设计方案一致。|
|工程完工验收合格后养护质量标准：达到《江苏省城市园林绿化养|
|护管理规范及等级标准（设施维护和植物养护）》、《宿迁市园林绿化养|
|护管理标准》和《江苏省园林绿化养护定额》一级养护标准。|
|(四) 合同价格和建设工程进度款|
|1、合同价格暂定为人民币（大写）：捌亿贰仟玖佰陆拾万元（小写|
|金额：8.296 亿元）。其中：设计费：0.296 亿元，建设工程费：8 亿元。|
|2、建设工程进度款|
|承包人每月 25 日前向发包人提交当月已完工程量，发包人在收到|
|承包人当月已完工程量以及相应的支持性证明文件后的 28 天内完成核|
|查并支付相应工程款。已确认的已完工程量作为支付工程款和结算的依|
|据。工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：按完成工程量支付|
|进度款，每月由发包人、监理人双方核定完成的工程量。|
|（1）在 2015 年 1 月 31 日前完成总工程量的 25%时，支付实际完成|
|工程量价款的 40%（非承包人的原因造成 2015 年 1 月 31 日未完成总工|
|程量的 25%时，支付实际完成工程量价款的 40%）；|
|（2）在 2015 年 2 月 28 日前，完成总工程量的 50%时，支付实际完|
|成工程量价款的 40%（非承包人的原因造成 2014 年 2 月 28 日未完成总|
|工程量的 50%时，支付实际完成工程量价款的 40%）；|
|（3）在 2015 年 3 月 31 日前完成总工程量的 75%时，支付实际完成|
|工程量价款的 40%（非承包人的原因造成 2015 年 3 月 31 日未完成总工|
|程的 75%时，付实际完成工程量价款的 40%）；|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
||
|-|
|（4）在 2015 年 4 月 30 日前完成总工程量 90%时，支付实际完成工|
|程量价款的 40%（非承包人的原因造成 2015 年 4 月 30 日未完成总工程|
|量的 90%时，支付实际完成工程量价款的 40%）；|
|（5）经完工验收合格，支付至实际完成工程量价款的 50%；2015 年|
|7 月 1 日非承包人原因（见 20.7）仍未 100%完工的，发包人应在 1 个|
|月内支付至实际完成工程量价款的 50%。|
|（6）完工验收合格后满一年，支付至实际完成工程量价款的 80%。|
|若 2015 年 7 月 1 日非承包人原因仍未 100%完工的，发包人应在 2016|
|年 7 月 1 日按支付至实际完成工程量价款的 80%。|
|（7）完工验收合格后满两年，移交验收合格后，支付至工程结算|
|价格的 100%。如完工验收合格后满 2 年未完成工程审计，则支付至实|
|际完成工程量价款的 95%，余款待审计结束后付清。|
|（五） 违约、索赔和争议|
|1、发包人违约责任|
|(1)发包人未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术或设计方案、|
|项目基础资料和现场障碍资料时，发包人应采取补救措施。|
|(2)发包人未能按合同约定支付工程款时，发包人应就到期未付金|
|额，按照每天万分之一的标准向承包人支付违约金，违约金付至实际支|
|付之日止，最高不超过合同价款的千分之一；|
|(3)发包人原因造成停工或监理人无正当理由没有在约定期限内发|
|出复工指示，导致承包人无法复工时，双方另行协商；|
|(4)在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始|

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
||
|-|
|设计工作的，不退还发包人已付的设计定金；已开始设计工作的，发包|
|人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的|
|一半支付；超过一半时，按该阶段的实际设计量计算。|
|(5)发包人不履行合同约定其他义务并直接导致承包人停工的，承|
|包人有权就实际损失向发包人索赔。|
|2、承包人违约责任|

承包人未能履行合同约定的其他责任和义务
|||
|-|-|
|（1）承包人未能按双方约定的时限提交方案和施工图设计的，每||
|延期 1 天，应当向发包人支付该阶段设计费的 0.2%违约金。||
|（2）工程建设完工，未达到设计效果的，工程不予验收。由承包||
|人自行弥补，使其达到设计效果。||
|（3）误期赔偿。每延误 1 日的误期赔偿金额为合同价格的千分之||
|五，累计最高赔偿金额为合同价款的：15%。||
|（4）承包人在开工时或施工过程中擅自变更项目负责人的，承包||
|人承担每人次 5 万元人民币的违约金，且发包人有权解除合同；擅自变||
|更项目管理机构其他人员的，承包人承担每人次 3 万元人民币的违约||
|金。||
|(六) 合同生效||
|本合同经甲、乙、丙三方盖章和法定代表人（授权代表人）签字之||
|日起生效，本合同项上各方的权利义务履行完毕之日起终止。||
||五、备查文件|
|《宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区设计施工一体化（含||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司后期养护）总承包合同书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2014年 12月 29日