新兴铸管股份有限公司
和
光大证券股份有限公司
关于新兴铸管股份有限公司
非公开发行股票申请文件第四次补充反馈
意见的回复
二零一六年八月
问题一：请对本次募集资金项目的投资构成进行详细披露。
回复：
一、阳春30万吨球墨铸铁管项目
该项目总投资为100,073万元，包括建设投资94,553万元、铺底流动资金 5,520万元。其投资构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资额（万元）|占总投资比例|
|1|工程费用|70,325.35|70.27%|
|2|其他工程费用|8,468.81|8.46%|
|3|基本预备费用|15,758.84|15.75%|
|4|铺底流动资金|5,520|5.52%|
|合计||100,073|100.00%|

上述投资构成中的具体内容包括：
（一）工程费用
阳春30万吨铸管项目工程费用 70,325.35万元，占项目总投资额的70.27%，具体情况如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|投资内容|投资额（万元）|
|1|工程费用|70,325.35|
|1.1|建筑工程费|33,120.34|
|1.2|设备购置费|30,672.01|
|1.3|安装工程费|6,533|

1、建筑工程费
建筑物投资参照当地类似工程当方造价指标估算，构筑物和厂区附属工程参照《广东省建筑工程概算定额》指标估算。项目工程费用中，建筑工程费为
33,120.34万元，构成情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|建筑工程费明细|单位|数量|单价（元）|投资总额（万元|
|1|综合料场|m2|27,360|800|2188.8|
|2|铸管生产车间|m2|37,440|1,500|5616|
|3|铸管成品库||34,320|1,200|4118.4|
|4|综合楼|m2|3,900|1,500|585|
|5|办公楼|m2|2,800|2,100|588|
|6|场地平整土方|m3|1,000,000|20|2000|
|7|地基处理||||4,800|
|8|厂区公路|m2|50,000|300|1500|
|9|厂区铁路|m|11,000|5,000|5500|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10|钢筋混凝土基础及构筑物|m3|15,870|2000|3174|
|12|钢结构构建|t|4,450|6,200|2759|
|13|其它||||291.14|
|建筑工程费合计|||||33,120.34|

2、设备购置费
设备购置费包括设备含增值税（税率按17%估算）的原价和运杂费。部分设备原价根据向厂家直接询价估算、部分设备原价参照《机电产品报价手册》的价格估算。
项目工程费用中，设备购置费为 30,672.01万元，为烧结、炼铁、铸管、公辅车间的生产设备等，构成情况如下：
（1）综合料场
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|名称|规格|数量|单价|总价|
|1|料1#皮带机（焦炭）|B=800 L=100m|1|24|24|
|2|料2#皮带机（焦炭）|B=800 L=70m|1|20|20|
|3|料3#皮带机（焦炭）|B=800 L=300m|1|60|60|
|1|料4#皮带机（矿石）|B=800 L=90m|1|25|25|
|2|料5#皮带机（矿石）|B=800 L=70m|1|20|20|
|3|料6#皮带机（矿石）|B=800 L=300m|1|60|60|
|4|料4#皮带机（烧结矿）|B=800 L=200m|1|45|45|
|6|卸车机（勾机）||2|80|160|
|7|装载机||2|53|106|
||小计||||520|

（2）年产50万吨铁水制备车间
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|规格型号|数量|单价（万元）|总价(万元）|
|一|炼铁车间||||8,270.12|
|1|矿槽、料坑系统||||266.57|
|1.1|槽上上料皮带一|B=800,V=1.6m/s,Q=600t|1|20.40|20.40|
|1.2|槽上上料皮带一|B=800,V=1.6m/s,Q=600t|1|20.40|20.40|
|1.3|受料用电液三通||3|2.04|6.12|
|1.4|粉仓下电液动闸板阀||5|1.36|6.80|
|1.5|振动给料机（矿）|TZG-70-120 Q=150t/h|6|1.63|9.79|
|1.6|振动筛（矿）|BTS1224，孔6mmQ=200t/h|6|12.24|73.44|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.7|振动筛（焦）|BTS1224，孔20mmQ=100t/h|2|12.24|24.48|
|1.8|槽下称量斗（矿）|有效容积3.5 m3|10|2.72|27.20|
|1.9|料坑称量斗（焦）|有效容积3.5 m3|2|1.70|3.40|
|1.10|料坑称量斗（矿）|有效容积3.5 m3|2|1.70|3.40|
|1.11|槽下成品皮带|B=800mm，v=1.6m/sQ=400t|2|16.32|32.64|
|1.12|返矿1#皮带|B=650mm，v=1.25m/s，Q=100t/h|1|6.80|6.80|
|1.13|返矿2#皮带|B=650mm，v=1.25m/s，Q=100t/h|1|9.52|9.52|
|1.14|D350斗提机|Q=100t/h|1|6.80|6.80|
|1.15|碎焦卷扬||1|2.04|2.04|
|1.16|电动葫芦CDⅠ3-22D||1|0.82|0.82|
|1.17|电动葫芦CDⅠ3-15D||1|0.82|0.82|
|1.18|电动葫芦CDⅠ3-9D||1|0.82|0.82|
|1.19|槽下液压站||1|10.88|10.88|
|2|斜桥、料车、卷扬系统||||82.96|
|2.1|料车|有效容积3.4 m3|2|6.80|13.60|
|2.2|料车卷扬|额定9 t|1|61.20|61.20|
|2.3|绳轮|Φ1200|2|0.82|1.63|
|2.4|绳轮底座|Φ1200|2|0.41|0.82|
|2.5|卷扬检修电葫芦|CD1-10-18D|2|1.63|3.26|
|2.6|卷扬检修电葫芦|CD1-5-6D|1|1.63|1.63|
|2.7|料车更换电葫芦|CD1-10-6D|1|0.82|0.82|
|3|炉顶及装料系统||||361.08|
|3.1|无钟炉顶|料罐容积16m3|1|306.00|306.00|
||炉顶润滑站||1|6.80|6.80|
||炉顶液压站||1|6.80|6.80|
|3.2|直连式探尺|TC250-ZL|2|11.56|23.12|
|3.3|液动均压阀|WZF748A-2 DN200|2|2.45|4.90|
|3.4|液动放散阀|WZF749A-2 DN300|2|3.26|6.53|
|3.5|手动扇型盲板阀|F43X-1.5 DN300|4|0.14|0.54|
|3.6|手动扇型盲板阀|F43X-1.5 DN200|4|0.14|0.54|
|3.7|炉顶检修电葫芦|20 t|1|4.90|4.90|
|3.8|炉顶检修单轨小车|10 t|2|0.14|0.27|
|3.9|炉顶检修手动葫芦|10 t|2|0.34|0.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4|高炉本体||||553.53|
|4.1|高炉炉壳||1|244.80|244.80|
|4.2|炉顶钢圈||1|1.09|1.09|
|4.3|冷却壁||1|244.80|244.80|
|4.4|铁口框||1|0.68|0.68|
|4.5|渣口及渣口装置||1|2.45|2.45|
|4.6|风口及送风装置||14|3.40|47.60|
|4.7|围管吊挂装置||1|6.53|6.53|
|4.8|压盖人孔|Φ600|2|0.41|0.82|
|4.9|探孔|DN100|6|0.27|1.63|
|4.10|更换溜槽人孔||1|2.72|2.72|
|4.11|点火人孔|Φ600|1|0.41|0.41|
|5|风口平台、出铁场||||128.65|
|5.1|液压泥炮|YNP100TZ(左)|1|31.28|31.28|
|5.2|全液压开口机|YYZ2010TⅡZ(左)|1|25.84|25.84|
|5.3|折叠式液压堵渣机|YQLD3717|1|6.80|6.80|
|5.4|炉前天车|L=25.5m Q=10/1.6tH=17m A5|1|38.08|38.08|
|5.5|电动葫芦|CD2-6D1|1|0.82|0.82|
|5.6|轴流风机|T35-11|3|0.41|1.22|
|5.7|电焊机|YK-505|2|0.27|0.54|
|5.8|对焊机||1|2.72|2.72|
|5.9|套丝机||1|0.68|0.68|
|5.10|砂轮机||1|0.27|0.27|
|5.11|炉前液压站||1|20.40|20.40|
|6|粗煤气系统||||155.86|
|6.1|重力除尘器壳|Φ7900|1|108.80|108.80|
|6.2|加湿卸灰机|SJXA-400|1|5.44|5.44|
|6.3|刚性叶轮给料机|GLJW-4 φ 350×500|1|0.68|0.68|
|6.4|液动球阀DN350|Q747F-2.5|1|2.04|2.04|
|6.5|遮断阀DN1890|J0802.07R01-02|1|17.03|17.03|
|6.7|φ 400绳轮|J0501.09R01-05-04-00|1|0.14|0.14|
|6.8|放散阀DN250|FS46HL-2|1|1.77|1.77|
|6.9|φ 200滑轮|J0403.04R06|2|2.04|4.08|
|6.10|φ 300绳轮总装|J0501.09R01-05-03-00|3|0.08|0.24|
|6.11|φ 600人孔|J0403.08R07|4|0.41|1.63|
|6.12|φ 600人孔|J0403.08R06|1|0.41|0.41|
|6.13|炉顶液压放散阀|NFS500-2.5|2|6.80|13.60|
|7|煤气净化系统||||485.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7.1|布袋除尘器|Φ6000|5|65.28|326.40|
|7.2|液动扇形翻板阀|F743X-2.5 DN700|10|3.40|34.00|
|7.3|液动硬密封蝶阀|D747PH-2.5 DN700|10|1.90|19.04|
|7.4|液动球阀|Q747F-2.5 DN350|10|2.04|20.40|
|7.5|液动球阀|Q747F-2.5 DN350|10|2.04|20.40|
|7.6|刚性叶轮给料机|GLJW-4 Φ350×500|5|0.82|4.08|
|7.7|密闭型调压阀组|TYFZ|1|19.04|19.04|
|7.8|螺旋输送机|LS630|3|2.72|8.16|
|7.9|斗式提升机PL450|PL500-A -19|1|8.16|8.16|
|7.10|灰仓|Φ4000|1|4.76|4.76|
|7.11|加湿卸灰机||1|4.76|4.76|
|7.12|仓顶除尘器|UF(FM)-3|1|2.72|2.72|
|7.13|除尘液压站||1|13.60|13.60|
|8|热风炉||||939.34|
|8.1|热风炉壳||3|149.60|448.80|
|8.2|热风通道壳||1|17.68|17.68|
|8.3|热风阀|QR743R,DN1100f|3|14.69|44.06|
|8.4|倒流休风阀||1|11.15|11.15|
|8.5|冷风阀|ZR749H-4,DN1000|3|5.71|17.14|
|8.6|煤气盲板阀|F743X-1.5,DN700|3|7.48|22.44|
|8.7|烟道阀|QR742W,DN1300f|3|14.55|43.66|
|8.8|空气、煤气切断阀|ZR749H-2,DN700|6|2.99|17.95|
|8.9|空气、煤气调节阀|ZAJW-3,DN700|6|1.77|10.61|
|8.10|废气阀|J741W-3,DN300|3|11.29|33.86|
|8.11|混风切断阀|R742PH-4,DN600|1|4.22|4.22|
|8.12|混风调节阀|ZAJW-3,DN500|1|1.90|1.90|
|8.13|煤气放散阀|Q747F-3，DN200|3|1.22|3.67|
|8.14|助燃风机切断阀|TD947PH-0.5，DN1000|2|2.99|5.98|
|8.15|煤气总管放散阀|Q747F-3，DN200|1|1.36|1.36|
|8.16|助燃风放散阀|ZAJW-3,DN500|1|1.90|1.90|
|8.17|冷风充压阀|Q747F-4 DN200|3|0.95|2.86|
|8.18|液动快切阀|KSPD741H-6C DN300|1|6.80|6.80|
|8.19|液动快切阀|KSPD741H-6C DN1200|1|13.60|13.60|
|8.20|煤气总管盲板阀|F743X-1.5,DN1200|1|5.44|5.44|
|8.21|煤气总管调节阀|ZAJW-3,DN1200|2|9.52|19.04|
|8.22|焦炉煤气闸阀|Z41H-16C DN300|1|0.68|0.68|
|8.23|焦炉煤气盲板阀|F43CX-1.5,DN300|1|0.82|0.82|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|8.24|焦炉煤气调节阀|ZAJW-3,DN300|1|1.09|1.09|
|8.25|焦炉煤气放散阀|Z41W-10，DN200|1|0.54|0.54|
|8.26|高炉放风阀|DS943W-4，DN1000|1|6.12|6.12|
|8.27|倒流休风阀|QR743R,DN900f|1|11.15|11.15|
|8.28|热风炉电葫芦|MD10-45D1|1|3.40|3.40|
|8.29|助燃风机|9-26；14D-1450，右0度|2|11.15|22.30|
|8.30|配套电机|Y355M2-4,250Kw||5.44|10.88|
|8.31|热风总管补偿器|0.6BFGZ－1700Ⅰ－J|1|8.16|8.16|
|8.32|热风炉炉篦子|非标号：J0604.10R09|3|34.00|102.00|
|8.33|热风炉烧嘴|非标号：J0604.10R03|12|1.36|16.32|
|8.34|热风炉射流器|非标号：J0705.09R01-2|1|8.16|8.16|
|8.35|热风炉液压站||1|13.60|13.60|
|9|喷煤系统||||520.43|
|9.1|振动给料机|TZG-50-90|2|1.09|2.18|
|9.2|配煤皮带|B=650 L=2650|1|3.40|3.40|
|9.3|上煤皮带||1|3.40|3.40|
|9.4|永磁除铁器|B=650|1|4.08|4.08|
|9.5|原煤仓|100方|1|6.80|6.80|
|9.6|磨机|φ 1250 产量： 10t/h|1|122.40|122.40|
||（配稀油站）||1|6.80|6.80|
||（配液压站）||1|4.08|4.08|
|9.7|封闭式定量给煤机|MDGV65-00W|1|4.76|4.76|
|9.8|收粉器|FGM96-7|1|108.80|108.80|
|9.1|波纹补偿器||1|2.72|2.72|
|9.11|风机（含电动风门）|M9-19|2|7.48|14.96|
|9.12|检修防爆电葫芦|5 t|1|1.36|1.36|
|9.13|煤粉筛||2|3.40|6.80|
|9.14|煤粉仓|100方|1|10.88|10.88|
|9.15|球面偏置式气动钟阀|QYPZ648MX-16-BDN400, 1.6MPa|2|2.04|4.08|
|9.16|气动蝶阀|D643P-16C DN400 1.6MPa|2|2.04|4.08|
|9.17|可屈挠橡胶接头|JGD DN500 1.6MPa|2|0.82|1.63|
|9.18|喷吹罐|24方|2|8.16|16.32|
|9.19|流化装置（含流化板、补气调节器、分配器）||2|3.40|6.80|
|9.20|20方氮气储气罐|（直径2600）|1|6.80|6.80|
|9.21|激光在线气体分析系统|成套系统|1|81.60|81.60|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9.22|气动法兰球阀|DN25 SQ647MF-16|2|0.27|0.54|
|9.23|气动法兰球阀|DN32 SQ647MF-16|2|0.27|0.54|
|9.24|气动法兰球阀|DN65 SQ647MF-16|8|0.27|2.18|
|9.25|气动法兰球阀|DN80 SQ647MF-17|3|0.27|0.82|
|9.26|流化装置|DN65|2|1.09|2.18|
|9.27|手动法兰球阀|DN25 SQ647MF-16|2|0.07|0.14|
|9.28|手动法兰球阀|DN32 SQ647MF-16|2|0.07|0.14|
|9.29|手动法兰球阀|DN65 SQ647MF-16|8|0.07|0.54|
|9.3|手动法兰球阀|DN80 SQ647MF-16|3|0.07|0.20|
|9.31|手动单轨小车|WA3-9D 起升9 m|2|0.07|0.14|
|9.32|手拉葫芦|HS3-9D 起升9 m|2|0.07|0.14|
|9.33|橡胶软管|1.6MPa DN80 L=800mm|8|0.05|0.44|
|9.34|橡胶软管|1.6MPa DN65 L=1000mm|8|0.05|0.44|
|9.35|橡胶软管|1.6MPa DN50 L=1000mm|4|0.05|0.22|
|9.37|橡胶软管|1.0MPa DN25 L=1000mm|2|0.05|0.11|
|9.38|不锈钢软管|1.0MPa DN20 L=1000mm|16|0.08|1.31|
|9.39|高温喷枪球阀|Q11MF-16 DN20|16|0.07|1.09|
|9.4|截止阀|J41F-16C DN25|4|0.01|0.05|
|9.41|截止阀|J41F-16C DN40|4|0.01|0.05|
|9.42|截止阀|J41F-16C DN50|2|0.01|0.03|
|9.43|截止阀|J41F-16C DN65|8|0.01|0.11|
|9.44|旋塞阀|X13W-10T DN25|90|0.01|1.22|
|9.45|两位五通电磁换向阀|K25D-10 接口M16×1.52|28|0.04|1.14|
|9.46|两位五通电磁换向阀|K25D-20 接口M27×22|8|0.04|0.33|
|9.47|热气炉成套||1|81.60|81.60|
|10|铸铁、修包系统||||1,064.74|
|10.1|铸铁机|铸铁能力1200t/d|2|340.00|680.00|
|10.2|铸造起重机|Q=80t/10t LK=16.5m|2|81.60|163.20|
|10.3|前方支架|65 t铁水罐专用|2|5.44|10.88|
|10.4|重罐门型勾|65吨载荷|1|2.72|2.72|
|10.5|翻罐板勾|20吨载荷|1|2.04|2.04|
|10.6|飞溅铁清理系统|1000t/d铸铁机配套|1|2.72|2.72|
|10.7|3吨电葫芦|CDi3-6D|1|0.54|0.54|
|10.8|铁水罐||15|13.06|195.84|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|10.9|铸铁慢动卷扬系统||1|6.80|6.80|
|11|冲渣水系统||||206.72|
|11.1|高炉冲渣循环水泵|350S-75|2|16.32|32.64|
|11.2|立式渣浆泵|100RV-SP|2|3.40|6.80|
|11.3|潜污泵|80QWM|2|0.68|1.36|
|11.4|手动单梁悬挂式起重机|SDDX-5|1|4.08|4.08|
|11.5|抓斗桥式起重机|Q=10 t LK=21m|2|74.80|149.60|
|11.6|抓斗|U45 V=3 m3|2|6.12|12.24|
|12|循环水系统||||119.68|
|12.1|高炉及热风炉循环水泵|350S-75|3|16.32|48.96|
|12.2|高炉小套循环水泵|D280-43×5|2|6.80|13.60|
|12.3|循环水上塔泵|600S-32A|2|8.16|16.32|
|12.4|柴油机动力事故水泵|500S-59|1|40.80|40.80|
|13|鼓风机站||||3385.04|
|13.1|TRT+鼓风机|AV40-11|1|2501.04|2501.04|
|13.2|备用鼓风机|1450 风机|1|884.00|884.00|
|二|烧结车间||||6,028.09|
|1|燃料破碎||||118.32|
|1.1|钢板料仓|6mX6m|2|3.40|6.80|
|1.2|拖式皮带机|B=800 L=9.15m|2|4.08|8.16|
|1.3|四辊破碎机|4PG900X700|2|40.80|81.60|
|1.4|燃3#皮带机|B=800 L=67m|1|6.12|6.12|
|1.5|燃4#皮带机|B=800 L=14m|1|7.48|7.48|
|1.6|燃5#皮带机|B=800 L=8.5m|2|2.72|5.44|
|1.7|电液动卸料三通|B=600|1|2.72|2.72|
|2|配料系统||||623.29|
|2.1|铁矿地料槽|5mX5m|3|20.40|61.20|
|2.2|圆盘给料机|型号：PZ20|3|3.40|10.20|
|2.3|配1#皮带机（带卸矿车）|B=800 L=250m|1|68.00|68.00|
|2.4|钢结构料仓（铁矿）|Φ7000|5|4.76|23.80|
|2.5|钢结构料仓（返矿）|Φ7000|2|4.76|9.52|
|2.6|钢结构料仓（燃料）|Φ7000|2|4.76|9.52|
|2.7|钢结构料仓（石灰石）|Φ7000|2|4.76|9.52|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.8|钢结构料仓（除尘灰）|Φ7000|1|4.76|4.76|
|2.9|圆盘给料机（变频调速）|型号：PZ20|7|3.40|23.80|
|2.10|配料皮带秤|B=800 L=3m|7|3.40|23.80|
|2.11|插板阀|600X600|4|0.27|1.09|
|2.12|拖式皮带秤|B=800 L=3m|4|3.40|13.60|
|2.13|叶轮给料机|Φ450|1|0.68|0.68|
|2.14|除尘灰皮带秤|B=800 L=3m|1|3.40|3.40|
|2.15|混1#皮带机|B=800 L=100m|1|34.00|34.00|
|2.16|抓斗天车(2m3)|Q=10t,Lk=34.5m|3|108.80|326.40|
|3|混料系统||||312.12|
|3.1|一次混合机|型号：φ 3000X9000 转速：7.0r/min 安息角2.5°混合时间2.372min|1|122.40|122.40|
|3.2|混2#皮带机|B=800 L=30m|1|6.80|6.80|
|3.3|二次混合机|型号：φ 3000X12000 转速：8.5r/min 安息角1°混合时间4.832min|1|122.40|122.40|
|3.4|混3#皮带机|B=800 L=160m|1|40.80|40.80|
|3.5|混4#皮带机|B=800 L=10m|1|3.40|3.40|
|3.6|电动单梁起重机|Q=10t/h Lk=9mH=10m|2|8.16|16.32|
|4|烧结环冷系统||||2,383.67|
|4.1|烧结机|有效烧结面积90m2 头尾轮中心距49.25m， 台车1000*2500*700|1|816.00|816.00|
|4.2|驱动装置||1|47.60|47.60|
|4.3|头尾轮||1|34.00|34.00|
|4.4|机尾摆架||1|13.60|13.60|
|4.5|宽皮带|B=800 L=1.2m|1|6.80|6.80|
|4.6|九辊布料器|单辊φ 128*2650|1|5.44|5.44|
|4.7|铺底料装置||1|13.60|13.60|
|4.8|点火器系统||1|40.80|40.80|
|4.10|电动吊钩桥式起重机|Q=20t Lk=13.5m|1|13.60|13.60|
|4.11|单辊破碎机|φ 1500*2800|1|53.04|53.04|
|4.12|电液动插板卸灰阀|φ 300，型号CBXH-F300|20|1.36|27.20|
|4.13|散料皮带机|B=650 L=60m|1|6.80|6.80|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|4.14|环冷机（液密封）|φ 22m，有效冷却面积110m2，|1|1224.00|1224.00|
|4.15|成1#皮带机|B=800 L=30m|1|12.51|12.51|
|4.16|成2#皮带机|B=800 L=105m|1|34.00|34.00|
|4.17|环冷风机||3|11.56|34.68|
|5|机头电除尘及主抽系统||||1,523.36|
|5.1|机头电除尘（四电场）|有效流通面积：150m2处理风量：480000m3 /h|1|816.00|816.00|
|5.2|主抽风机|风量：8000m3 /min 负压：16000Pa 电机型号：T3200-4|1|326.40|326.40|
|5.3|电动吊钩桥式起重机|Q=20/5t Lk=13.5m|1|108.80|108.80|
|5.4|旋风除尘器||1|163.20|163.20|
|5.5|烟气循环风机||1|95.36|95.36|
|5.6|电动单梁起重机|Q=10t Lk=13.5m|1|13.60|13.60|
|6|冷矿筛分系统||||195.6|
|6.1|冷矿复频筛||||47.6|
||一次筛|Q=200t/h，筛孔5mm|1|20.40|20.40|
||二次筛|Q=200t/h，筛孔10mm、20mm|1|27.20|27.20|
|6.2|焦炭复频筛|Q=200t/h，筛孔12mm、18mm|2|26.40|52.80|
|6.3|返1#皮带机|B=650 L=21m|1|5.44|5.44|
|6.4|返2#皮带机|B=650 L=220m|1|27.20|27.20|
|6.5|返3#皮带机|B=650 L=12m|1|4.08|4.08|
|6.6|铺1#皮带机|B=650 L=21m|1|5.44|5.44|
|6.7|铺2#皮带机|B=650 L=169m|1|24.48|24.48|
|6.8|铺3#皮带机|B=650 L=32m|1|6.80|6.80|
|6.9|成3#皮带机|B=800 L=75m|1|10.88|10.88|
|6.10|料5#皮带机（焦炭）|B=800 L=65m|1|10.88|10.88|
|7|机尾除尘系统及其它||||871.72|
|7.1|机尾电袋除尘器|GBD210-Ⅰ/LCM10060|1|340.00|340.00|
|7.2|机尾除尘风机|Q=350000m3/h P=5500Pa|1|47.60|47.60|
|7.3|筛分除尘器|长袋脉冲除尘器F=6480m2|1|204.00|204.00|
|7.4|筛分除尘风机|Q=200000m3/h P=5000Pa|1|38.05|38.05|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|7.5|配料燃料除尘器|长袋脉冲除尘器F=6480m2|1|204.00|204.00|
|7.6|配料燃料除尘风机|Q=200000m3/h P=5000Pa|1|38.08|38.08|
||合计||||14,298.21|

（3）铸管车间
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备名称|单位|数量|单价（万元）|总价（万元）|
|一|熔炼区域||||1475.02|
|1|熔炼区设备1||1|62.72|62.72|
|2|熔炼区设备2||1|3.42|3.42|
|3|熔炼区设备3||1|37.06|37.06|
|4|熔炼区设备4|台|2|456.14|912.28|
|5|熔炼区设备5||1|25.66|25.66|
|6|熔炼区设备6|套|2|54.17|108.33|
|7|熔炼区设备7|台|1|3.42|3.42|
|8|熔炼区设备8|台|2|7.41|14.82|
|9|熔炼区设备9||1|14.25|14.25|
|10|熔炼区设备10|台|4|19.96|79.82|
|11|熔炼区设备11|台|2|4.28|8.55|
|12|熔炼区设备11|台|2|11.40|22.81|
|13|熔炼区设备12|套|4|5.70|22.81|
|14|熔炼区设备13||10|2.85|28.51|
|15|熔炼区设备14|套|8|4.56|36.49|
|16|熔炼区设备15||1|39.91|39.91|
|17|熔炼区设备16||1|39.91|39.91|
|18|熔炼区设备17||1|14.25|14.25|
|二|离心机区域||||1915.79|
|1|离心机区设备1||6|295.54|1773.25|
|2|离心机区设备2||1|28.51|28.51|
|3|离心机区设备3||1|34.21|34.21|
|4|离心机区设备4||1|31.36|31.36|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|离心机区设备5||1|34.21|34.21|
|6|离心机区设备6||1|14.25|14.25|
|三|制芯区域||||698.47|
|1|制芯区设备1|套|1|31.36|31.36|
|2|制芯区设备2|台|2|131.14|262.28|
|3|制芯区设备3|套|1|285.09|285.09|
|4|制芯区设备4|台|1|85.53|85.53|
|5|制芯区设备5||1|5.70|5.70|
|6|制芯区设备6||1|28.51|28.51|
|四|管模处理车间||||213.24|
|1|管模处理区设备1|台|8|12.40|99.21|
|2|管模处理区设备2||1|57.02|57.02|
|3|管模处理区设备3|台|1|22.81|22.81|
|4|管模处理区设备4||1|5.70|5.70|
|5|管模处理区设备5||1|14.25|14.25|
|6|管模处理区设备6||1|14.25|14.25|
|五|DN80～1200退火炉|套|1|1466.45|1466.45|
|六|DN1100-2000热模退火炉||1|439.04|439.04|
|七|DN100～300双工位精整线||1|416.80|416.80|
|八|DN400～1200混合精整线||1|683.64|683.64|
|九|连续式养生炉||2|484.65|969.30|
|十|DN100~300包装线||1|373.25|373.25|
|十一|DN400~1200混合包装线||1|314.52|314.52|
|十二|DN1100~2000精整包装线||1|1096.37|1096.37|
|十三|电气/仪表/通讯/监控||||256.59|
|1|高、低压配电|套|1|114.04|114.04|
|2|车间内MES通讯系统|套|1|114.04|114.04|
|3|车间内工艺监控系统|套|1|28.51|28.51|
|十四|公辅系统||||88.37|
|1|内外喷抽风除尘系统|台|2|22.81|45.61|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|离心机循环水系统|套|1|19.96|19.96|
|3|液压系统循环水系统|套|1|11.40|11.40|
|4|热模离心机循环水系统||1|11.40|11.40|
|十五|天车||||136.84|
|1|成品库－双梁桥式起重机|台|6|22.81|136.84|
|十六|检化验设备||||74.06|
|1|真空直读光谱分析仪||1|32.50|32.50|
|2|标样||2|0.34|0.68|
|3|光谱磨样机||2|0.86|1.71|
|4|金相预磨机||2|0.23|0.46|
|5|金相抛光机||2|0.23|0.46|
|6|普通车床||1|5.70|5.70|
|7|外圆磨床||1|4.56|4.56|
|8|电子布氏硬度计||1|2.28|2.28|
|9|电子万能实验机||1|15.96|15.96|
|10|光学金相显微镜||1|2.57|2.57|
|11|普通砂轮机||2|0.17|0.34|
|12|红外测温枪||4|1.71|6.84|
||设备合计（万元）||||10,617.80|

（4）公辅车间
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|设备与设施名称|规格参数|单位|数量|单价 （万元）|总价 （万元）|
|1|煤气发电站|||||931.94|
|1.1|高炉煤气蒸汽锅炉|45t|套|1|328.09|328.09|
|1.2|汽轮发电机组|10WM|套|1|288.12|288.12|
|1.3|化学水处理系统|20t/h|套|2|67.73|135.46|
|1.4|循环水系统||套|3|49.09|147.28|
|1.5|除氧器||台|2|4.58|9.16|
|1.6|电动双梁桥式起重机||台|1|23.83|23.83|
|2|5万高炉煤气柜||套|1|1122.47|1122.47|
|3|变配电系统|||||1258.89|
|3.1|110KV变电站|25MKVA变压器|台|2|464.72|929.44|
|3.2|烧结区变压器|BIANYQS9-1600/10/6|台|2|13.01|26.02|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3.3|炼铁区变压器|S11-1600/6-0|台|2|10.37|20.73|
|3.4|炼铁区变压器|S9-1250/6|台|2|4.51|9.01|
|||S9-800/6/0.4|台|2|5.58|11.15|
|3.6|铸管区变压器|S11-1600/6-0|台|1|10.30|10.30|
|||S9-1250/6|台|6|4.43|26.60|
|||S9-800/6/0.4|台|2|5.58|11.15|
|3.7|10KVA保安电源|6KV|套|1|214.49|214.49|
|4|供水系统|||||92.95|
|4.1|水源取水泵站||座|1|35.75|35.75|
|4.2|生活污水净化系统|20m3/h|套|1|35.75|35.75|
|4.3|生产废水净化系统||套|1|21.45|21.45|
|5|空压机站|||||169.3|
|5.1|空压机|40m3/min|台|3|30.98|92.94|
|5.2|空压机|60m3/min|台|2|38.18|76.36|
|6|总图运输|||||1,102.79|
|6.1|牵引机车|1000-1200马力|台|1|184.46|184.46|
|6.2|牵引机车|400马力|台|3|184.46|553.37|
|6.3|铁水轨道衡|150吨|台|1|26.66|26.66|
|6.4|铁水罐车架|60吨|套|12|12.15|145.85|
|6.5|汽车地磅|120吨|台|2|24.63|49.26|
|6.6|火车轨道衡|150吨|台|1|26.66|26.66|
|6.7|生铁库天车|L=22.5 20/5吨K|台|1|25.02|25.02|
|6.8|管库天车|L=31.5 10吨K|台|4|22.88|91.51|
|7|1500立制氧机||套|1|557.66|557.66|
||合计|||||5,236.00|

3、安装工程费
设备安装工程费参照现行的国家标准以及类似工程概算指标估算。
安装工程费含生产及辅助车间，厂区室外工程综合管线部分，合计金额为
6,533万元，构成情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项 目|安装费|备注|
|1|综合原料场|70|计设备费13.46%|
|2|年产50万吨铁水制备车间|3,436.89|计设备费25.02%|
|3|铸管车间|437.30|计设备费4.12%|
|4|动力站|1,461.61||

|||||
|-|-|-|-|
|4.1|变电站|600||
|4.2|制氧站|271.61||
|4.3|供水站|80||
|4.4|空压机站|60||
|4.5|煤气发电站|450||
|5|办公楼、综合楼等|120|计200元/平|
|6|厂区室外工程|1,007.20|含：水源到厂区输水管线4Km，电源线路到110站线路 8Km，厂区内动力、通讯、网路|
|安装工程费合计||6,533.00||

（二）其他工程费
其他工程费以工程费用为技术基础，参照《国家发展改革委关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》（发改价格[2014]1573号），《广东省建设项目概算其他费用定额》等有关工程经济指标进行估算。
其他工程费金额为8468.81万元，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资额（万元）|备注|
|1||6,600|根据与政府签署的《国有建设用地使用权出让合同》|
||土地购置费|||
|2|施工单位管理费|500|参照财政部《基本建设财务管理规》（财建[2002]394号）测算|
|3|前期工作咨询费|120|参照原国家计划委员会（现国家发改委）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）测算|
|4|勘察设计费|698|参照原国家计划委员会（现国家发改委）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）测算|
|5|建设工程监理费|180|参照国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）测算|
|6|施工图审查费|50|参照河北省物价局、建设厅《关于制定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》（冀价经费字[2002]27号）测算|
|7|临时设施费|250.81|按建筑工程费、安装工程费两项合计金额的2.5%估算|
|8|办公及生活家具购置费|70||
|其他工程费合计||8,468.81||

（三）基本预备费
基本预备费以工程费用和其他费用之和的20%估算。
项目基本预备费用合计15,758.84万元，具体构成如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资内容|投资额（万元）|备注|
|1|基本预备费|15,758.84|设计变更、不可抗力、隐蔽工程验收时发生的挖掘及验收结束时进行恢复等原因造成的费用增加，按工程费用、其他工程费的20%测算。|

（四）铺底流动资金
流动资金采用分项详细估算法，根据本项目的原材料及产成品销售情况，计算正常流动资金需求额，按全部流动资金的20%计算铺底流动资金金额。项目铺底流动资金为5,520万元。
二、高性能球墨铸管 DN300-1000智能自动化生产线升级项目
本项目总投资为48,092万元，包括固定资产投资44,492万元、铺底流动资金3,600万元。其投资构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|占总投资比例（%）|
|1|建筑工程费|4,892|10.17|
|2|设备购置费|31,712|65.94|
|3|设备安装费|3,171|6.59|
|4|其他工程费用|2,598|5.40|
|5|基本预备费|2,119|4.41|
|6|铺底流动资金|3,600|7.49|
|合计||48,092|100.00|

上述投资构成中的具体内容包括：
（一）建筑工程费
建筑工程投资按设计结构形式，结合新兴铸管建设经验和当地现行造价水平估算。
本项目建筑工程费4,892万元，占总投资的10.17%，具体见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|建筑面积（m2）|单位投资（万元）|估算价值（万元）|
|1|厂房|22,533|0.11|2,479|
|2|高压配电室|960|0.11|106|
|3|低压配电室|528|0.11|58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|离心机及退火炉配电室|180|0.115|21|
|5|电炉炉体室、配电室、水泵房等|150|0.115|17|
|6|整理配电室|378|0.115|43|
|7|离心机操作室|90|0.11|10|
|8|水泥搅拌站|144|0.11|16|
|9|顶管厂房|7,128|0.11|784|
|10|顶管低压配电室|90|0.11|10|
|11|顶管值班室|300|0.11|33|
|12|顶管水泥搅拌站|144|0.11|16|
|13|旧厂房、设备拆除等|||1,300|
|合计||32,625||4,892|

（二）设备购置及安装费
设备按制造厂现行价格计算。主要设备及其他设备参考近期同类工程价格和向制造商询价；按照国家相关规定，并结合本项目实际需要，设备安装费按设备价款的10%估算。
本项目设备购置费 31712万元，占总投资的65.94%；设备安装费 3171万元，占总投资的6.59%，具体见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|作业区域|设备设施|规格型号|单位|数量|投资额(万元)|
|铁水制备|铁水制备区设备1||台|2|2,000|
||铁水制备区设备2||台|2|1,500|
||铁水制备区设备3||台|2|120|
||铁水制备区设备4||台|1|110|
||铁水制备区设备5||套|1|95|
|浇铸成型|浇铸成型区设备1||台|5|2,625|
||浇铸成型区设备2||台|1|300|
||浇铸成型区设备3||台|1|400|
||浇铸成型区设备4||台|5|400|
||浇铸成型区设备5||台|1|50|
||浇铸成型区设备6||台|2|140|

制芯区设备1 套 3 690
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||制芯区设备2||台|1|200|
||制芯区设备3||套|1|200|
|热处理|热处理区设备1|DN300-DN1000|台|1|1,695|
||热处理区设备2|轴向链条输送|套|1|300|
|||10吨天车|台|1|40|
|||炉后废品缓冲|套|1|50|
|||缓冲切环倒角|套|1|263|
|整理涂衬|整理线1|DN300-DN800|条|1|3,750|
||整理线2|DN600-DN1000|条|1|2,580|
|包装喷涂线|包装喷涂线|DN300-DN800|条|1|1,005|
|||DN600-DN1000|条|1|1,104|
|特殊管线及套装|高性能特殊涂层管线|DN300-DN1000|条|1|4,312|
|电力仪表等|电力、仪表、管道系统||||860|
||辅助设备|循环水处理|||300|
|||成品库封闭及天车轨道|台|1|500|
|||光谱仪|台|1|60|
|||车床|台|1|80|
|DN300-DN1600 顶管车间|配套设施|32t行车|套|1|62|
|||拖轮组|套|12|24|
|||自动切断机|台|1|11|
|||电焊机|台|4|2|
|||仪表管道系统|台|1|300|
|||设备基础|||1,352|
|DN1800-DN2600 顶管车间|配套设施|50t行车|台|1|82|
|||10t行车|台|1|25|
|||拖轮组|套|28|56|
|||细石砼泵输送泵|台|2|26|
|||电焊机|台|4|2|
|||外侧机械打磨机|台|2|50|
|||电除尘|台|1|60|
|||1m3搅拌机|套|1|25|
|||喷砂设备|台|1|5|

各种型号管模 套 68 1,351
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||专业吊具|套|2|10|
|||过跨平车|台|2|20|
|||反转装置|套|1|10|
|||设备基础|||1,310|
|其他|智能信息自动化系统||||1,200|
|合 计|||||31,712|

（三）其他工程费用
工程建设其他费用按国家、部门的有关规定，并结合本项目实际需要计算。
本项目工程建设其他费用2,598万元，占总投资的5.40%，具体见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|估算价值（万元）|备注|
|1|施工单位管理费|418|参照财政部《基本建设财务管理规》（财建[2002]394号）测算|
|2|建设项目前期工作咨询费|48|参照原国家计划委员会（现国家发改委）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）测算|
|3|工程勘察费|66|参照原国家计划委员会（现国家发改委）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）测算|
|4|工程设计费|1,060|参照原国家计划发展委员会和建设部制定的《工程勘察设计收费标准》测算|
|5|施工图审查费|106|参照河北省物价局、建设厅《关于制定建筑工程施工图设计文件审查收费标准的通知》（冀价经费字[2002]27号）测算|
|6|工程建设监理费|59|参照国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）测算|
|7|招标代理服务费|45|参照原国家计划委员会（现国家发改委）《关于工程建设项目施工招标标底的编制、使用和管理的若干规定》（计价格[2002]1980号）测算|
|8|临时设施费|199|按建筑工程费、安装工程费两项合计金额的2.5%估算|
|9|工程造价咨询费|577|参照建设部《工程造价咨询服务收费管理暂行办法》（建标造函[2007]8号）测算|

按建筑工程费、安装工程费两项合计金额的
10 联合试运转费 20
0.25%估算
|||
|-|-|
|合计|2,598|

（四）基本预备费
基本预备费按项目建设投资的5%计算，价差预备费的投资价格指数为零。
本项目基本预备费2,119万元，占总投资的4.41%。
（五）铺底流动资金
根据同类项目流动资金占用水平和本项目实际需要，按照分项详细估算法，每年需要流动资金12,000万元，主要包括货币资金、应收及预付款、存货等，其中铺底流动资金为3,600万元。
三、100t/h干熄焦及余热发电项目的投资构成
该项目总投资为13,464万元，包括建设投资13,458万元、铺底流动资金 6万元。其投资构成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资额（万元）|占总投资比例（%）|
|1|建筑工程费|2,824.90|20.98|
|2|设备购置费|7,339.10|54.51|
|3|设备安装费|1,789.10|13.29|
|4|工程建设其他费用|1,004.70|7.46|
|5|基本预备费|500.30|3.72|
|6|铺底流动资金|6.00|0.04|
|合计||13,464.10|100.00|

上述投资构成中的具体内容包括：
（一）建筑工程费
建筑工程投资按设计结构形式，结合《电力工程建设概算定额》和当地现行造价水平估算。
本项目建筑工程费2,824.90万元，占总投资的20.98%，具体见下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|建筑工程费|设备购置费|安装工程费|合计|备注|
|一|厂内、外生产工程|2,457.84|182.00|142.60|2,782.44||
|(一)|干熄焦系统|370.61|5.00|0.25|375.86||
|1|干熄焦设备基础|115.20|||115.20||

2 运焦系统基础 28.80 28.80
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|3|焦罐修理站|4.50|5.00|0.25|9.75||
|4|焦粉仓|5.75|||5.75||
|5|转运站|85.68|||85.68|504m2|
|6|迁焦台|70.40|||70.40||
|7|罐车轨道|46.80|||46.80||
|8|拆除费（操作台、除尘水封管、备件库、湿熄焦车检修道叉等）|13.48|||13.48||
|(二)|热力系统|948.23|75.00|3.75|1,026.98||
|1|建筑及设备基础|771.64|75.00|3.75|850.39||
|1.1|汽轮发电主厂房|480.00|75.00|3.75|558.75|1920m2|
|1.2|汽轮发电机及附属设备基础|31.60|||31.60||
|1.3|综合电气室及中控室|215.04|||215.04|896m2|
|1.4|锅炉及附属设备基础|45.00|||45.00||
|2|除尘排烟系统|176.59|||176.59||
|2.1|除尘站|109.44|||109.44|608m2|
|2.2|除尘器基础及场地|15.40|||15.40||
|2.3|风机基础|12.25|||12.25||
|2.4|风管、阀门|39.50|||39.50||
|（三）|水处理系统|331.02|||331.02||
|1|除氧给水泵间|259.20|||259.20|1440m2|
|2|水处理管道|49.32|||49.32||
|3|中间水池|22.50|||22.50||
|（四）|供水系统|236.50|95.00|138.25|469.75||
|1|循环水系统|169.00|80.00|136.00|385.00||
|1.1|冷却塔|50.00|80.00|136.00|266.00|1座|
|1.2|循环水池|55.00|||55.00|1000m3|
|1.3|井及管道|64.00|||64.00||
|2|补水系统及消防|67.50|15.00|2.25|84.75||
|2.1|井、管道及水池|67.50|15.00|2.25|84.75||

电气接入系统及室
(五) 外照明、通讯、安 150.00 7.00 0.35 157.35
防
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|(六)|附属生产工程|421.48|||421.48||
|1|厂区绿化|8.58|||8.58|1073m2|
|2|厂区道路及回车场地|22.90|||22.90|1145m2|
|3|热力管道敷设、伸缩器等（含补偿1450m）|380.00|||380.00||
|4|废水处理系统|10.00|||10.00||
|二|与厂址有关的单项工程|42.47|||42.47||
|1|临时设施|42.47|||42.47||
||合计|2,500.31|182.00|142.60|2,824.91||

（二）设备购置及安装费
设备按制造厂现行价格计算，主要设备及其他设备参考近期同类工程价格和向制造商询价，不足部分采用中国建设工程造价管理协会设备价格信息委员会组织汇编的《全国电力工程建设常用设备材料价格信息》（2013年版）计列；设备安装费、设备基础费按《电力工程建设概算定额》及《电力建设工程装置性材料预算价格》（2013年版），并结合本项目实际需要计算。
本项目设备购置费7339.10万元，占总投资的54.51%；设备安装费 1789.10万元，占总投资的13.29%，具体见下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|设备购置费|安装工程费|||
||||装置性材料|安装|小计|
|一|干熄焦系统|3,330.45|164.41|165.82|330.23|
|1|干熄焦设备本体及辅机|3,260.25|163.01|163.01|326.02|
|2|运焦系统|70.20|1.40|2.81|4.21|
|二|热力系统|2,510.00|488.35|258.50|746.85|
|1|锅炉机组|1340.00|107.20|93.80|201.00|
|1.1|锅炉及辅机|900.00|72.00|63.00|135.00|
|1.2|除尘排烟系统|440.00|35.20|30.80|66.00|
|2|汽轮发电机组|1,170.00|85.40|63.65|149.05|

2.1 汽轮发电机及辅机 790.00 39.50 35.55 75.05
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2.2|除氧给水系统|30.00|3.90|3.60|7.50|
|2.3|通风设备及其他辅机|350.00|42.00|24.50|66.50|
|3|汽水管道||177.45|53.24|230.69|
|3.1|高低压管道||84.50|25.35|109.85|
|3.2|中低压管道||92.95|27.89|120.84|
|4|热力系统砌筑保温及油漆||118.30|47.81|166.11|
|三|供水系统及水处理系统|566.60|59.39|33.26|92.65|
|1|循环水及补水系统|320.00|22.40|16.00|38.40|
|2|水处理系统|246.60|36.99|17.26|54.25|
|四|电气系统|647.00|170.64|130.79|301.43|
|1|电气系统|632.00|75.84|44.24|120.08|
|2|电缆||94.80|85.50|180.30|
|3|通信系统|15.00||1.05|1.05|
|五|热工控制系统|190.00|169.50|140.75|310.25|
|1|机、炉、电机组控制系统|150.00|12.00|22.50|34.50|
|2|现场仪表及执行机构|40.00||8.00|8.00|
|3|电缆及辅助设施||157.50|110.25|267.75|
|六|附属生产工程|95.00||7.65|7.65|
|1|实验设备|20.00||2.40|2.40|
|1.1|热工实验室设备|20.00||2.40|2.40|
|2|环保工程|75.00||5.25|5.25|
|2.1|烟气连续监测系统|45.00||3.15|3.15|
|2.2|减振、降噪|30.00||2.10|2.10|
|合计||7,339.05|1,052.29|736.77|1,789.06|

（三）工程建设其他费用
工程建设其他费用按国家、部门的有关规定，并结合本项目实际需要计算。
本项目工程建设其他费用1,004.70万元，占总投资的7.46%，具体见下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|工程或费用名称|编制依据及计算说明|总价|

1 建设场地占用及清理费 5.0
|||||
|-|-|-|-|
|2|项目建设管理费||301.1|
|2.1|施工单位法人管理费|(建筑工程费+安装工程费)*3.1%|141.7|
|2.2|招标费|(建筑工程费+安装工程费+设备购置费)*0.38%|45.3|
|2.3|工程监理费|(建筑工程费+安装工程费)*1.81%|82.7|
|2.4|设备监造费|设备购置费*0.36%|26.4|
|2.5|特种设备检测费||5.0|
|3|项目建设技术服务费||408.0|
|3.1|项目前期工作费|勘察设计费*14.5%|41.6|
|3.2|设备成套技术服务费|设备购置费*0.3%|22.0|
|3.3|勘察设计费|计价格(2002)10号文|286.9|
|3.3.1|勘察费||10.0|
|3.3.2|设计费||276.9|
|3.4|设计文件评审费|可行性研究设计文件评审费+初步设计文件评审费|25.0|
|3.5|项目后评价费|(建筑工程费+安装工程费)*0.15%|6.9|
|3.6|工程建设监督检测费|(建筑工程费+安装工程费)*0.2%|9.1|
|3.7|电力建设标准编制管理费|勘察设计费*1.5%|4.3|
|3.8|电力工程定额编制管理费|(建筑工程费+安装工程费)*0.12%|12.2|
|4|生产准备费||206.9|
|4.1|工器具、办公、生产及生活家具购置费|新增人员数*1000元/人|4.0|
|4.2|整套启动试验费及分系统调试费||132.9|
|4.2.1|厂用电费|12MW*12%*168h*0.634元/kwh*0.8|25.6|
|4.2.2|调试费|安装工程费*3.5%|62.6|
|4.2.3|施工单位参加整套启动试运费|安装工程费*2.5%|44.7|
|4.3|生产职工培训及提前进厂|(建筑工程费+安装工程费)*1.52%|70.0|
|5|其他||83.7|
|5.1|施工安全措施费|总容量*1.5|3.8|
|5.2|文明施工措施费|总容量*1|2.5|
|5.3|大件运输措施费||36.7|
|5.4|项目其他费用||40.7|
||合计||1,004.7|

（四）基本预备费
基本预备费按项目建设投资（扣除一定影响因素）的5%计算。按照国家发展计划委员会计投资[1999]1340号文的规定，价差预备费的投资价格指数为零。
本项目基本预备费500.30万元，占总投资的3.72%。
（五）铺底流动资金
根据同类项目流动资金占用水平和本项目实际需要，按照分项详细估算法，每年需要流动资金20万元，其中铺底流动资金为6万元。
问题二：报告期内发行人的营业收入持续下滑。请说明收入下滑的原因并分析合理性。请结合发行人 2016年上半年收入实现情况说明选取2013年收入增长率作为测算未来三年收入增长率的合理性。
回复：
一、报告期内发行人收入连续下滑的原因
2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，发行人总营业收入分别为6,306,429.29万元、6,079,327.34万元、5,003,063.98万元和 2,693,070.94万元，具体构成情况如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2016年1-6月||2015年||2014年|||
|金额|占比|金额|占比|金额|占比|金额|
|2,678,188.93|99.45%|4,976,785.89|99.47%|6,048,766.20|99.50%|6,265,428.97|
|517,780.01|19.23%|1,251,199.84|25.01%|2,026,219.59|33.33%|2,555,814.99|
|318,243.87|11.82%|684,371.67|13.68%|788,367.75|12.97%|743,332.28|
|1,842,165.05|68.40%|3,041,214.38|60.79%|3,234,178.85|53.20%|2,966,281.70|
|14,882.01|0.55%|26,278.09|0.53%|30,561.14|0.50%|41,000.32|
|2,693,070.94|100.00%|5,003,063.98|100.00%|6,079,327.34|100.00%|6,306,429.29|

最近三年及一期，发行人主营业务收入下各业务毛利及毛利贡献率列表如下：单位：万元
||||
|-|-|-|
|报告期|毛利|毛利率|
|2016年1-6月|49,098.88|9.48%|
|2015年|32,288.83|2.58%|

2014年 112,588.28 5.56% 43.34%
||||
|-|-|-|
|2013年|161,968.52|6.34%|
|2016年1-6月|89,438.14|28.10%|
|2015年|172,576.81|25.22%|
|2014年|158,290.41|20.08%|
|2013年|145,673.49|19.60%|
|2016年1-6月|5,199.22|0.28%|
|2015年|21,159.03|0.70%|
|2014年|-11,116.37|-0.34%|
|2013年|-1,353.00|-0.05%|

最近三年及一期，发行人绝大部分毛利都来自钢铁业务和铸管业务，其中发行人铸管业务的盈利能力一直保持稳定，毛利贡献逐年上升，且毛利率由 2013年的19.60%上升到 2016年二季度的28.10%，主要是因为生产成本中的铁矿石及焦煤等原燃料的价格大幅下降，铸管业务是发行人的核心业务；公司钢铁业务收入和毛利持续大幅下降主要是受钢铁行业持续低迷、钢材价格持续走低的影响，公司钢铁业务的毛利贡献率由 2013年的52.88%下降至2015年的14.29%，毛利率由2013年的6.34%下降至2015年的2.58%，但受益于供给侧改革持续推进，钢铁产品价格回升，2016年 1-6月公司钢铁产品的毛利水平大幅回升，毛利率达到9.48%%，已超过2013年的毛利水平。
（一）最近三年及一期发行人钢铁业务情况
1、发行人钢铁产品销量逐年下降
受国内钢铁产品供需严重不平衡的影响，公司钢材产品的 2015年销售量较2013年下降了23.98%。为了减少钢铁业务对公司营运资金占用，公司主动降低产量并调整产品结构。最近三年及一期，发行人钢材产品的产销量情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年|2014年度|
|销售量|241.41|547.01|640.94|
|生产量|233.49|574.13|646.74|
|库存量|59.41|67.33|40.21|
|产能|760|760.00|760.00|

2、发行人钢铁产品的平均价格大幅下降
受钢铁产品供需不平衡的影响，国内钢铁市场竞争极为激烈，尤其是新疆区
域，公司钢铁产品主要以钢材产品为主，价格变化波动较大，2015年平均价格较
2013年下降了50.72%。最近三年及一期，发行人钢材产品的销售价格变化情况如
下：
单位：元/吨 4,500.00
1-1-2013 7-1-2013 1-1-2014 7-1-2014 1-1-2015 7-1-2015 1-1-2016 7-1-2016
钢材产品价格变化
3、发行人钢铁业务收入下滑的原因
发行人钢铁业务下滑主要有两个原因：（1）在国内钢材价格持续走低的背景下，作为以球墨铸铁管为核心产品的企业，公司采取主动减量调结构的策略，适度减少钢材产品的产量，调整钢材产品结构，控制成本最优，降低钢铁业务占用公司资金金额，从而提高资金收益率；由于钢铁价格下降，加之发行人控制产量优化结构，因此出现钢铁业务收入下滑的现象。（2）由于新疆地区的市场形势严峻、竞争更加激烈，以致报告期内公司新疆区域的钢铁生产基地一直持续亏损，该区域的钢铁产能占近公司全部钢铁产能1/3，但其实际产能利用率仅为30%左右，远远低于公司武安和芜湖两大钢铁生产基地的产能利用率，从而导致公司钢铁业务出现大幅下滑。截止本回复出具之日，发行人正在向公司控股股东新兴际华集团转让持续亏损的驻疆钢铁企业股权，该部分资产转让完成后，公司钢铁业务的资产结构将得到进一步优化。
（二）最近三年及一期发行人铸管业务情况
1、发行人铸管产品的产销保持稳定
公司铸管生产技术、产品质量居世界领先水平，是全球离心球墨铸铁管最大
的供应商之一。最近三年及一期，发行人铸管产品的产销基本达到平衡，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年|2014年度|
|销售量|91.56|178.44|172.92|
|生产量|97.34|178.59|173.18|
|库存量|37.87|32.09|31.94|
|产能|230.00|230.00|190.00|

2、发行人铸管产品销售价格略有下降
2015年内，受矿石、煤炭等原燃料价格持续下行的影响，为保持行业竞争力，公司对铸管产品的平均价格进行了下调，2015年平均价格较2013年下降了25.79%.最近三年及一期，发行人铸管产品的销售价格变化情况如下：
单位：元/吨 5,000.00
1-1-2013 7-1-2013 1-1-2014 7-1-2014 1-1-2015 7-1-2015 1-1-2016 7-1-2016
铸管产品价格变化
3、发行人铸管业务收入略有下降，但毛利水平逐年上升
最近三年及一期，受国内城市基础设施建设、海绵城市建设、综合管廊等新项目持续投资的影响，发行人铸管产品获利能力逐步提升，报告期内发行人铸管产品基本达到产销平衡，盈利能力保持稳定。但因铁矿石、煤炭等原燃料价格下行，2015年铸管产品价格较 2014年有所下调，由于铸管产品价格的下降幅度远低于原燃料价格的下降幅度，因此铸管产品的毛利率水平一直保持稳定且逐年上升。
二、发行人营业收入下滑的合理性分析
（一）钢铁行业现状及行业政策对公司钢铁业务的影响
2013年以来全球钢铁产能利用率持续下降，到2016年1月，全球粗钢产能利用率降到66.0%，接近2009年4月份的最低水平。目前我国的钢铁产能总体过剩的情况尤为突出。国内钢价在 2015年底创出最低价，钢铁行业出现大面积亏损。
图1：2010年以来我国炼钢产能利用率持续下行 图2：2013年迄今国内钢铁综合价格指数
160.00
数据来源：工信部。 数据来源：Wind。
2015年底，为提高社会生产力水平，国家提出了以去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重点的供给侧改革。2016年5月，国家发改委和交通运输部联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，该计划有望提升未来三年我国2.5亿吨钢材的需求。
面对国内钢铁行业产能过剩，竞争异常激烈，行业利润水平大幅下降的现状，同时积极响应国家供给侧改革等指导意见，发行人正在全面持续实施产业和产品的“转型升级”以提高公司核心竞争力，一方面通过积极进行产品结构调整，适度控制建筑钢材生产规模，提高高品质钢管、优特钢产品的生产规模，致力于向高品质、高附加值的钢材产品转型；另一方面通过充分发挥公司核心产品球墨铸铁管市场优势，不断提高球墨铸铁管产品质量，以保证公司铸管产品的市场竞争地位。
（二）与同行业可比上市公司的比较分析
发行人核心产品为球墨铸铁管产品，报告期内铸管产品的毛利率一直维持在20%左右，高于国内竞争对手，但是因国内无可比上市公司，因此公司选取了河钢股份、鞍钢股份、包钢股份、山东钢铁、武钢股份等6家钢铁行业内与公司业
务收入规模相近、钢铁产品类型较为相近的上市公司作为同行业可比上市公司。
发行人与同行业可比上市公司的比较情况如下：
1、营业收入
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可比公司|营业收入(万元）||||营业收入同比增减（%）||||
||2016年1-3月|2015年|2014年|2013年|2016年1-3月|2015年|2014年|2013年|
|河钢股份|1,783,003.98|7,310,343.44|9,825,744.71|11,025,499.22|-18.8|-25.6|-10.88|-1.23|
|鞍钢股份|1,127,400.00|5,275,900.00|7,404,600.00|7,532,900.00|-24.64|-28.75|-1.7|-3.11|
|包钢股份|542,551.74|2,250,102.65|2,979,189.36|3,777,042.02|-24.23|-31.09|-21.12|2.27|
|山东钢铁|1,037,540.21|3,897,231.64|5,186,521.74|7,046,979.74|-15.46|-24.86|-26.4|-3.87|
|武钢股份|1,288,961.92|5,833,803.99|9,937,308.94|8,958,130.26|-26.58|-41.29|10.93|-2.18|
|新兴铸管|1,122,136.74|5,003,063.98|6,079,327.34|6,306,429.29|-14.75|-17.7|-3.6|7.22|

2、归属于母公司净利润
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|可比公司|归属母公司净利润(万元）||||归属母公司净利润同比增减（%）||||
||2016年1-3月|2015年|2014年|2013年|2016年1-3月|2015年|2014年|2013年|
|河钢股份|11,684.47|57,345.26|69,717.13|11,617.59|-38.41|-17.75|500.10|6.17|
|鞍钢股份|-61,500.00|-459,300.00|92,800.00|77,000.00|-3336.84|-594.94|20.52|-118.52|
|包钢股份|-55,044.41|-330,632.91|20,032.75|25,069.27|-428.33|-383.89|-20.09|-2.13|
|山东钢铁|-33,291.76|7,952.99|-139,841.43|15,829.48|-75.25|105.43|-983.42|-104.13|
|武钢股份|3,025.78|-751,480.18|125,743.59|42,722.86|-93.41|-697.63|194.32|103.44|
|新兴铸管|3,909.95|59,962.28|96,888.07|101,931.06|-15.19|-28.21|-4.95|-18.79|

综上，在目前国内钢铁行业亏损面不断扩大的大环境下，发行人总体业绩表现高于行业平均水平，最近三年及一期公司主营业务收入未发生重大波动，依然实现了正向的净利润，保证了主营业务的正常运转。
三、结合 2016年上半年收入实现情况说明选取 2013年收入增长率作为测算未来三年收入增长率的合理性
（一）发行人2016年上半年收入情况
发行人2016年上半年业绩明显好转，其中，二季度收入环比提升明显。
根据新兴铸管已披露的2016年半年报显示，公司2016年上半年收入为
2,693,070.94万元，较2015年上半年同比增长0.37%，并且扣非后净利润由负转正，发行人主营业务盈利能力呈现提升趋势，尤其是，在历经 2014年至2015年钢铁行业低谷后，公司2016年第二季度实现主营业务收入1,570,934.20万元相比一季度实现1,122,136.74万元环比大幅增长39.99%。公司2016年上半年钢铁业务毛利率比上年同期增长了8.64%，铸管业务毛利率比上年同期增长了2.72%。
1、发行人铸管业务情况
（1）报告期内公司铸管业务保持稳定
公司铸管产品深受国际国内市场认可，报告期内，公司铸管产品的生产能力与销售水平稳定增长。
2013年、2014年、2015年及 2016年1-6月公司铸管产品的产能、产量、销售和库存的变化情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年度|2014年度|
|销售量|91.56|178.44|172.92|
|生产量|97.34|178.59|173.18|
|库存量|37.87|32.09|31.94|
|产能|230.00|230.00|190.00|

（2）2016年上半年铸管产品产销量增长，合同订单量充足
2016年上半年公司铸管产品产销量增长，尤其2016年第二季度铸管产品销
量增长明显，2016年二季度公司铸管产品的销量相比一季度环比增长了40.19%。
2016年下半年随着公司重点项目的开工建设，预计铸管产品销量仍会保持二季度水平，根据公司2016年年度预算目标及上半年铸管业务表现，预计2016年公司铸管产品的产销量将超过200万吨。
公司2016年上半年铸管产量和销量的变化情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2016年二季度|2016年一季度|
|销售量|53.44|38.12|
|生产量|50.82|46.52|

（3）2016年铸管新投产项目将有助于营业收入增长
公司本次募集资金项目之一的阳江30万吨铸管项目，如果项目顺利投产，将有助于铸管产品营业收入增长，预计可新增年营业收入10-13亿元。
2、发行人钢铁业务情况
（1）2016年上半年公司钢铁业务好转
2016年1-6月，随着钢铁行业供给侧结构性改革的不断推进，去产能各项措施的逐步落实，钢铁过剩产能得到抑制，国内钢铁市场价格自 2016年初开始出现回升趋势。
2016年第二季度公司钢铁业务收入较2016年一季度环比增长了50.88%，业绩明显好转，主要原因是：1）钢材产品的平均价格开始回调，高于2015年钢材价格；2）公司2016年1-6月钢材产品的销售量较为稳定，基本与2015年1-6月
保持持平。
公司2016年上半年钢铁业务收入及同比变化情况如下：
||||
|-|-|-|
|2016年二季度|2016年一季度|2016年1-6月|
|311,390.50|206,389.51|517,780.01|

（2）2016年上半年钢铁产品价格回升
2013年-2015年，受钢铁产品供需不平衡的影响，国内钢铁市场竞争极为激烈，尤其是新疆区域，导致公司钢材产品价格变化波动较大，2015年平均价格较2013年下降了50.72%。2016年年初迄今，受益我国供给侧结构性改革的稳步推进、钢铁行业去产能等因素的影响，公司钢材产品价格不断上升。
截至 2016年 7月底，公司钢材产品平均价格较 2016年年初增长了23.22%。
2013年迄今公司钢材产品的价格变化情况如下：
单位：元/吨（3）公司2016年上半年钢材产品的产量和销量保持稳定
公司采取主动减量调结构的策略，适度减少钢材产品的产量，调整钢材产品结构，提高产品附加值，控制成本最优，提高资金收益率。2013年、2014年、2015年及2016年1-6月公司钢材产品的产能、产量、销售和库存的变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2016年1-6月|2015年1-6月|2015年度|2014年度|
|销售量|241.41|247.51|547.01|640.94|
|生产量|233.49|244.08|574.13|646.74|
|库存量|59.41|36.78|67.33|40.21|
|产能|760|760|760.00|760.00|

2016年第二季度，公司钢材产品的产销量不断增长，2016年二季度的产销量
较一季度分别增长了42.06%、56.17%。
||||
|-|-|-|
|项目|2016年二季度|2016年一季度|
|销售量|147.17|94.24|
|生产量|137.03|96.46|

（二）测算未来三年收入增长率的合理性
发行人2016年4月19日在《2015年年度报告》公告了经公司董事会和股东大会审议通过的公司2016年生产经营总体目标。公司2016年生产经营总体目标为：2016年内实现营业收入668亿元，营业成本对应控制在 642亿元；主要产品产量：铸管及管件207.5万吨，钢材616.35万吨，钢管及管坯12.5万吨，钢格板12万吨。
如果公司2016年生产经营总体目标顺利实现，公司2016年全年营业收入将较2015年显著增长。
在测算未来三年营运资金需求时，公司选取2013年营业收入增长率7.22%作为测算未来2016—2018年公司营业收入的测算增长率，主要考虑了以下因素：
1、2016年国内钢铁行业表现复苏趋势
由于钢铁行业产能过剩，2013年至2015年，国内钢铁行业陷入低迷，国内
钢价逐年降低且在2015年底创出了最低价，国内大部分钢铁企业出现不同程度的亏损，报告期内三年是发行人近年来遇到的情况最为严重的行业严冬。
为改善国内钢铁行业状况，自 2015年底开始国家大力推进供给侧改革，截至2016年7月国内钢铁行业去产能的任务已完成了47%，钢材价格出现反弹。根据中钢协公布的数据显示，其会员钢铁企业在2016年上半年内共实现利润 125.87
亿元，同比增长4.27倍。2016年，国内钢铁行业表现出复苏趋势。
2、公司2016年上半年收入好转，其中，二季度收入环比提升明显
通过不断调整业务发展方向，并积极响应我国对钢铁行业的调整改革措施，公司2016年上半年业务表现转好，主营业务收入同比增长了0.37%，尤其2016
年二季度营业收入相比一季度环比大幅增长39.99%。公司2016年上半年扣非后净利润由负转正，发行人主营业务盈利能力呈现提升趋势。
3、公司铸管新增产能的顺利达产将有助于提升公司收入水平
公司铸管最大产能为230万吨，根据2016年上半年市场情况，铸管产品价格
基本稳定，公司产品球墨铸铁管由于具有强度高、韧性好，耐压抗震、安全可靠，
耐腐蚀、使用寿命长，施工安装方便等优点，被广泛应用于市政工程中的供水供
气、排水排污等领域，随着城市化进程的加快和城市建设水平的不断提高，公司铸管产品市场需求较为旺盛。报告期内，公司铸管产品销量保持上升趋势，产能利用率较为饱满。
公司本次非公开发行股票募集资金项目主要为大力发展公司铸管业务，通过建设新生产线以及对现有生产线的升级改造，进一步提高公司铸管产品的产能，从而提升铸管产品的销量带来机遇。尤其是，因为铸管产品销售受运输半径的影响，公司铸管产品目前在华南市场区域占比较小，公司阳春30万吨球墨铸铁管项目的顺利达成将有助于提升公司铸管产品在华南市场区域的占有率；公司高性能球墨铸管DN300-1000智能自动化生产线升级项目的顺利完成将有助于提升公
司铸管产品中较为高端、销售价格相对较高的铸管产品对市场的需求。随着公司铸管销量的增加，公司铸管业务收入将会不断增加，公司铸管新增产能的顺利达产将有助于提升公司收入水平。
（三）保荐机构意见
在预测未来三年收入情况时，发行人综合考虑报告期内发行人所处行业市场低谷的实际情况、2016年钢铁行业产品价格上升的复苏迹象、发行人2016年上半年收入好转情况尤其是二季度以来发行人收入增长情况、发行人2016年年初制定的2016年生产经营总体目标情况以及募集资金项目对公司铸管业务产能销量的影响后，发行人选取2013年的收入增长率作为预测未来三年公司业务收入变化的增长率，增长率选取具有合理性。
问题三：请根据测算调整本次非公开发行股票募集资金用于补充流动资金的规模。
回复：
经测算，发行人未来三年新增的流动资金需求为 46,174.80万元。
本次募集资金项目之建设项目中非资本性资金合计为 27,574.82万元（包括
预备费和铺底流动资金及工程建设其他费用中生产职工培训及提前进厂费）。
扣除建设项目中的非资本性资金需求后，本次补充流动资金规模为不超过
18,600.68万元（46,174.80万元-27,574.12万元）。
根据前述计算结果，本次非公开发行股票调整后募集资金项目如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|所需资金总额|
|阳春30万吨球墨铸铁管项目|100,073|
|高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级|48,092|
|100t/h干熄焦及余热发电项目|13,464|
|补充流动资金|18,600|
|总计|180,229|

本次调整非公开发行股票方案的相关议案已经发行人第七届董事会第二十一次会议审议通过。根据 2015年第三次临时股东大会公司股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行股票方案的相关议案无需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《新兴铸管股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件第四次补充反馈意见的回复》的签章页）
新兴铸管股份有限公司2016年8月29日
（以下无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司非公开发行股票申请文件第四次补充反馈意见的回复》的签章页）
保荐代表人：
李洪涛 牟海霞
光大证券股份有限公司2016年8月29日