证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2014-032
浙江金利华电气股份有限公司
关于使用自有资金对江西强联电瓷股份有限公司
进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本增资情况概述
为满足江西强联电瓷股份有限公司（以下简称“江西强联”）“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的建设需要，浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟在收购控股子公司江西强联其他股东剩余股权并成为公司全资子公司后，计划使用自有资金对江西强联增资1,800万元。增资后，江西强联的注册资本将增至9,800万元人民币。
2014年 8月 24日公司召开第三届董事会第四会议，审议通过了《关于公司使用自有资金对江西强联电瓷股份有限公司进行增资的议案》。本次向江西强联增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）江西强联基本情况
江西强联前身江西强联电瓷制造有限公司，由刘小兴、刘明忠、吴启和共同出资组建，于2006年9月13日在江西省芦溪县工商行政管理局登记注册，注册资本250万元，取得注册号为360312200657的《企业法人营业执照》。强联制造公司以2009年3月31日为基准日整体变更为股份有限公司，并于2009年5月7日在萍乡市工商行政管理局登记注册，取得注册号为360323210000708的《企业法人营业执照》，注册资本4,340万元，股份总数4,340万股。2011年7月27日经公司第二届董事会第五次会议决议，收购了江西强联53.917%的股权，并完成了工商变更登记，同时法定代表人变更为赵晓红。2011年10月28日经公司第二届董事会第八次会议决议，公司对江西强联增资了3,460万元，贺维章增资了200万元，共计增资3,660万元，并完成了工商变更登记，注册资本为8,000万元。2013年6月20日，经
公司第二届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金1,311.43万元收购
江西强联股东贺维章持有的江西强联12.381%股权以及陈兴惠持有的江西强联5.833%股权，至此江西强联的股权结构为公司持股90.714%、刘小兴持股5.714%吴启和持股3.571%。
公司名称：江西强联电瓷股份有限公司
法定代表人：赵晓红
成立时间：2006年9月13日
注册资本：8,000万元
住所：江西省芦溪县上埠镇坪里工业园区
经营范围：电瓷、电器、陶瓷、电瓷附件生产、销售，进出口贸易。
（二）江西强联经营情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2013年末|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|153,503,266.65|147,345,898.24|
|负债总额|107,732,739.99|105,857,468.73|
|应收款项总额|44,836,593.69|37,615,936.39|
|净资产|45,770,526.66|41,488,429.51|
|项 目|2013年|2014年1-6月（未经审计）|
|营业收入|35,695,744.62|11,900,886.00|
|营业利润|-9,432,289.73|-4,567,716.10|
|净利润|-7,914,853.32|-4,282,097.15|
|经营活动产生的现金流量净额|-2,672,977.33|2,355,680.20|

三、本次增资方式及资金来源
增资主体：浙江金利华电气股份有限公司，无其他增资主体。
增资方式：货币增资方式。
资金来源：自有资金。
股权结构：本次增资是在公司收购控股子公司江西强联其他股东剩余股权并成为公司全资子公司后的前提下进行。因此，增资前后公司将都持有江西强联100%的股权，注册资本则由8,000万元增至9,800万元。
四、本次增资的目的、原因
2012年4月6日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金收购江西强联电瓷股份有限公司部分股权并增资的议案》，同意江西强联使
用公司向江西强联增资部分资金2,840万元投资建设“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”。
截至目前，江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”基建部分已经基本完成，即将进入设备采购、安装阶段。为满足江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的建设需要，公司拟在收购控股子公司江西强联其他股东剩余股权并成为公司全资子公司后，计划使用自有资金1,800万元对江西强联进行增资，用于追加对江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”的投资。由于本项目现还处于建设阶段，要到项目完全完工投产，期间实际投资费用难免还会有适当的波动。因此，若追加本次投资后，本项目预算资金仍有不足则由江西强联自筹资金解决；如全部完工投产后还有剩余则用于江西强联补充流动资金。
原预算不足及追加投资的主要原因为：
1、为了使项目投产后更具节能、环保、高效、高质，以及避免重复建设，江西强联从长远考虑，计划调整和改进部分生产设备设计方案，提出了更高的设备技术要求，并增加了配套生产设备的数量。通过本次追加投资，预计该项目年产 160kN及以上悬式瓷绝缘子将增至 100万片。这也是构成预算增加的主要原因；
2、随着项目的推进，计划添置部分原预算未列入的设备；
3、近两年物价及人工费用上涨较快，导致部分设备售价上升；
4、本项目产能扩大，增加了相应流动资金的预算。
由于发生了上述调整，若江西强联本项目能够得到及时追加投资，预计将于2015年6月底建设完工。
以下为调整前后预算对照表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项 目|调整前预算（万元）|调整后预算（万元）|备注|
|1|土地及基建款|1488|1688|主要增加2000 m2原料制备车间|
|2|生产设备及安装|598.56|1752||
|3|试验设备及安装|533.44|535||
|4|水电|5|65|含线路的电线、电缆、电器开关、配电柜，用水设置的进水、排水的管道、阀门、污水处理等|
|5|流动资金|200|340||
|6|其他费用|15|260|主要将新增的配电室、1000M3/t天然气站纳入了其他费用|
|合计|||4640万元||

五、本次增资存在的风险和对公司的影响
本次公司增资，有利于江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”项目投产后更具节能、环保、高效、高质和产能扩大，有利于保证江西强联本项目建设顺利开展，符合公司的发展需要。
由于本次增资资金用于追加江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”项目上，因此还存在以下风险：
（1）市场风险
追加投资后，江西强联本项目产能进一步扩大，投产后能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，江西强联将持续进行超高压、特高压线路用悬式瓷绝缘子的研发及产业化，持续进行业绩积累和技术储备，以便未来取得更多市场资质。并将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。
（2）经营管理、人力资源、技术风险
由于江西强联本项目尚处于建设阶段，项目建成投产后无论是在经营管理、人才需求以及技术方面都将会提出更高的要求，由此也存在一定的风险。为此，江西强联将不断加强内部管理，进一步完善人力资源管理体系，以吸引、留住优秀的技术和管理人才。
（3）成本增加的风险
由于本次增资，追加了江西强联本项目投资，将导致江西强联未来固定资产折旧增加，成本上升的风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2014年8月26日