证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-101深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2017年第二季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将 2017年第二季度主要经营情况披露如下：
一、订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年第二季度|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约合同订单||
||数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|
|工程订单|22|20.65|83|172.44|9|注42.75|
|设计订单|13|0.1999|13|0.9918|-|-|

注：乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村建设PPP项目（B包）以联合体中标，截止本公告披露日，该项目尚未签订合同，公司具体负责的项目建安费尚不确定，因此该项目按项目总投资额计入。
二、重大项目进展情况
2017年二季度重大项目进展情况具体如下：
单位：亿元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|业务模式|合同造价|开工日期|工期|工程进度|累计确认营业收入|累计结算金额|累计收款金额|是否按合同约定结算和收款|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|结算和收款是否存在重大风险|
|郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程|BT|3.38|2011年12月|总工期365日历天|该项目的郴州市东河组团南片区西河滨水公园园林景观工程三、四、五区及林邑公园南区、北区已交工验收，目前正在进行竣工验收。|2.21|2.21|0.92|是|不存在|不存在|
|衡阳蒸水北堤风光带项目|BT|3.60|2012年7月|计划工期18个月|项目已竣工验收，已通过业主初审，准备进入财评阶段。|2.15|2.15|0.83|是|不存在|不存在|
|通州南湖公园|BT|2.80|2011年12月|2013年5月30日竣工|项目已竣工验收，正在结算过程中。|3.59|3.59|3.16|是|不存在|不存在|
|贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目|EPC+BT|2.05|2012年9月|270天|项目已竣工验收结算。|1.75|1.75|1.65|是|不存在|不存在|
|老河口市316国道城区梨花大道|BT|2.50|2013年11月|460天|项目已顺利通过竣工验收，目前正在办理结算。|1.39|1.39|0.95|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|景观BT项目||||||||||||
|郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程|BT|1.98|2013年6月|454日|配套工程已交工验收，目前正在进行竣工验收。|1.33|1.33|1.08|是|不存在|不存在|
|北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目|EPC+BT|1.88|2013年11月|274日|湿地公园项目及配套工程项目的三标段及湖区沥青车行路及足球场、一标段、二标段部分区域等工程已完成阶段性竣工验收；由于建设方拆迁原因，一、二标段及A、B区等湿地区受拆迁影响施工未完成部分已完成阶段性甩项验收；其中未拆迁区域暂停施工；现场已完工的成品区域（二、三标段及D区）和假植区现场已移交，结算已上报。|1.55|1.38|0.91|是|不存在|不存在|
|新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造BT项目|BT|2.50|2014年1月|450天|城东市场地下通道工程及下游区域已完工，处于待验收阶段。城东市场地下通道上游因业主暂未拆迁，导致工程延期。|1.18|1.18|0.20|是|不存在|不存在|
|珠海市城市绿化景观提升工程|EPC|2.84|2013年9月|总工期为64个日历天|工程已竣工验收移交，暂未完成结算工作。|2.59|2.09|2.09|是|不存在|不存在|
|西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工|BT|3.00|2014年6月|总工期为450个日历天|项目已顺利通过竣工验收，目前正在办理结算。|2.45|2.45|1.38|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）建设一期工程||||||||||||
|梅县外国语学校|BT|4.07|2014年3月|暂定8个月|除人防地下室待验收外，其他部分均已完工验收。|4.20|4.20|4.02|是|不存在|不存在|
|云南晋宁东大河湿地公园项目|BT|2.79|2014年6月|湖滨沙滩2014年6月30日前完工，水上森林2014年9月20日前完工。|工程已竣工验收并移交，结算资料已经上报审核中。|3.18|3.18|1.53|是|不存在|不存在|
|广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目|BT|2.30|2014年7月|2015年7月15日前完工|教学楼1#-3#、女生宿舍1#-3#、男生宿舍1#-3#、食堂、综合服务大楼、实验楼、风雨操场、室外运动场和附属工程已完工并投入使用。教师公寓丶后山公园处于施工收尾。教学楼、男女生宿舍完成竣工验收，其它楼栋在陆续办理。|2.37|2.37|1.84|是|不存在|不存在|
|珠海大道绿化景观建设工程|EPC|2.52|2014年7月|南屏立交、金湾立交、红旗立交红线范围内节点绿化待交出作业面后两个月内完|工程已竣工验收移交和完成结算工作。|1.91|1.87|1.87|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||成。三处立交范围外的绿化在2014年9月30日前完成。||||||||
|贵州六盘水大河开发区项目|BT|17.92|2014年9月|天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天数：365天；德湖景观路工期总日历天数：720天。|因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。|11.11|11.11|-|是|不存在|不存在|
|宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观工程|EPC|8.30|2014年12月|2015年4月30日前施工范围内主体工程完工。7月1日前完成100%工程量。|工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。|8.62|6.10|6.06|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|贵州省兴义市北环线二标道路工程|BT|4.28|2015年1月|180 日|由于建设方拆迁工作进展缓慢，导致工程延期，已于2016年9月3日全线暂停施工，待复工。|0.93|0.93|-|是|不存在|不存在|
|常德桃花源古镇湖区园林景观工程|EPC|1.72|2015年6月|300天|除新增部分正在施工，其余均已完成竣工验收，待移交。|1.25|1.12|0.66|是|不存在|不存在|
|兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程|BT|3.39|2015年9月|720天|应急诊疗室、西侧地下车库主体、排洪沟排洪管埋设、飞虹桥桥台基础、北侧建筑组群基础已完成，其余部分正在施工。|1.73|0.48|0.48|是|不存在|不存在|
|杉木湖中央公园建设项目、都匀经济开发区环西线北段（K3+400～K4+900）设计施工一体化|EPC|3.10|2015年8月|90日|本合同内工程已全部完成，准备验收工作。|2.83|1.63|1.63|是|不存在|不存在|
|六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目|EPC|5.18|2015年11月|365日|因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢，导致工程进度滞后。|2.06|0.61|0.58|是|不存在|不存在|
|梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目|PPP|项目总投资约8亿|2015年11月|24个月|完成了1#、2#、3#湖清水型水质提升改造，已对外开放湖心岛、清风路、西入口牌坊、法制宣传长廊、西南入口广场、环湖绿道、绿荫提路，项目按合同约定工期正常施|0.57|0.39|0.39|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||工。|||||||
|深汕特别合作区汕美文化谷工程|PPP|5.96|2016年5月|16个月|边坡修复、日月湖驿站、道路修复、标示标牌已基本施工完成，其余工程按合同约定工期正常进度施工。|1.78|0.49|0.49|是|不存在|不存在|
|香蜜公园建设工程项目|EPC|1.77|2016年3月|285天|本合同内工程已全部完成，准备验收工作。|1.72|1.24|1.24|是|不存在|不存在|
|汉源县环湖路边坡生态修复工程|PPP|1.55|2016年10月|16个月|三角梅段土建工程、灌溉工程已施工完毕，其余工程项目按合同约定工期正常进度施工。|0.27|0.13|0.13|是|不存在|不存在|
|梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目|PPP|8.82|2016年11月|建设期两年|因建设方征地拆迁工作缓慢，导致工程进度滞后，目前已完成三丰安置小区工程的地质勘探工作、支护桩工程的75%、土方开挖工程的22%，已完成亲水公园二期工程的场地清表及地勘工作。|0.08|-||是|不存在|不存在|
|黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程|EPC|2.10|2016年6月|180日历天|现场已完工，准备进入验收阶段。|1.44|1.40|1.32|是|不存在|不存在|
|鼎湖区沙涌水环境综合整治项目|PPP|3.63|2016年10月|730日|工程项目按合同约定工期正常推进。|0.05|-|-|是|不存在|不存在|
|贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包|EPC|2.52|2016年8月|12个月|污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成，龙潭河南侧园建部分已完成90%；龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后，导致工程进度滞后。|1.33|1.27|1.01|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目|PPP|5.80|2016年7月|730天|目前已完成合同工程量的60%，其中一期建设已通过初步竣工验收，目前正在办理结算，二期按合同约定工期正常施工。|2.04|1.66|1.66|是|不存在|不存在|
|贵州平塘国际射电天文科普文化园项目|EPC|5.00|2016年7月|120日历天|核心区东岸及滨水区东岸已完工，由于建设单位拆迁工作滞后，核心区西岸工程进度滞后。|2.64|-|0.51|是|不存在|不存在|
|贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目|EPC|4.00|2016年9月|365日历天|主体部分已经完成，项目已进入收尾阶段。|3.25|1.60|1.60|是|不存在|不存在|
|海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目|PPP|9.58|2016年10月|施工总工期为18个月|污水截流工程中78个排污口工程总体上已完成永久和临时截污纳管工程的71个，敷设污水管线达4.4km；河湖清淤疏通工程中清淤完成总量的96%；生态修复工程中的曝气、清塘、底质改良已完成，正在种植沉水植物；其他施工区域均按正常进度施工中。|0.53|-|-|是|不存在|不存在|
|海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目|PPP|2.04|2017年4月|建设期为1年|小游园及浇灌系统部分已完成100%，三绿一彩部分正在进行施工前期准备工作。|0.33|-|-|是|不存在|不存在|
|凤冈县龙潭河县城河段综合治理|EPC|5.77|2016年12月|24个月|按合同约定工期正常进度施工，污水箱涵主体结构已基本完成。|0.33|0.26|0.26|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）||||||||||||
|松溪河环溪河水生态环境综合治理项目|EPC|4.84|2016年3月|870日历天|寻花探水区、弄石嬉水区、乐山致趣区一的园建绿化水电房建工程已完成90%，栖林观水区的园建绿化水电工程已完成50%，栖林观水区的12#楼工程已完成20%，乐山致趣区一的9#楼工程已完成50%，乐山致趣区二登山步道工程已完成20%。|0.54|0.66|0.46|是|不存在|不存在|
|中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目|PPP|8.68|2 0 1 7 年3月|建设期为3年|湿地科普教育展示区、产城融合休闲区、户外拓展健身区及黄河文化体验区共同推进，已完成土方工程的90%，园建工程的40%，绿化工程的50%，给排水工程的50%。|2.00|-|-|是|不存在|不存在|
|凯里市清水江生态治理建设工程|EPC|7.00|2 0 1 7 年2月|730天|因建设单位原因，征地进展缓慢，导致施工进度缓慢，完成总工程量的10%，其中，普舍寨段绿化、中坝村污水管网、滨江大道两侧边坡绿化已施工完成，碧桂园桥梁、苗林竹海、金家寨边坡绿化节点等正在施工中。|0.24|-|-|是|不存在|不存在|

三、风险提示
上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年7月 31日