北京君正集成电路股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]691号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值 1元），发行价格为每股 43.80元。截至 2011年 5月 26日，公司实际募集资金总额为 87,600.00万元，实际收到募集资金83,490.40万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用924.30万元，募集资金净额为82,566.10万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2011）京会兴验字第1—009号《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，截至2014年6月 30日，公司已分别在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、华夏银行北京知春支行、杭州银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行开设了募集资金的存储专户。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金29,747.22万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为6,686.22万元，其中2014年半年度实际使用募集资金金额为15,301.64万元，2014年半年度银行存款账户利息收入扣除手续费净额为631.29万元。
截至2014年6月30日，募集资金余额合计为59,505.10万元。
募集资金存放与投入情况具体如下：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|截至2013年12月31日募集资金净额|74,175.45|
|减：便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目|309.59|

|||
|-|-|
|便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目|0.00|
|移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目|0.00|
|研发中心建设项目|673.65|
|物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目|318.40|
|投资成立合肥君正科技有限公司|14,000.00|
|加：利息收入扣除手续费净额|631.29|
|尚未使用的募集资金余额|59,505.10|

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合实际情况，公司制订了《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，经2011年6月9日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，公司分别在华夏银行北京知春支行（账号为10276000000390761）、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行（账号为0132014170003652）、北京农商银行王府井支行（账号为1604000103000002892）、上海银行北京分行（账号为03001595047）设立募集资金存储专项账户，将募集资金全部存放于募集资金专户进行管理。公司和保荐机构齐鲁证券分别与上述银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
公司存放于北京农商银行王府井支行的募集资金用于移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目及其他与主营业务相关的运营资金项目。由于公司实际业务需要，该募投项目部分支出需要使用美元对外支付，而北京农商银行王府井支行不能进行美元业务的支付，因此，经 2011年 9月 15日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，公司将募集资金专项账户北京农商银行王府井支行变更为北京农商银行东城支行（账号为1601000103000009848）。公司与北京农商银行东城支行、齐鲁证券签署了《募集资金
三方监管协议》。
公司存放于北京农商银行东城支行的募集资金用于移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目及其他与主营业务相关的运营资金项目。根据公司日常结算业务的需要，为了缩短对外付汇结算的时间，提高公司经营管理效率，便于募投项目资金的管理和结算，经2012年5月17日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，公司将募集资金专项账户北京农商银行东城支行变更为杭州银行股份有限公司北京分行（账号为1101013338100519378）。公司与杭州银行股份有限公司北京分行、齐鲁证券签署了《募集资金三方监管协议》。
公司存放于上海银行北京分行的募集资金用于研发中心建设项目及其他与主营业务相关的运营资金项目。根据公司日常结算业务的需要，为提高公司经营管理效率，便于募投项目资金的管理和结算，经2013年9月2日第二届董事会第八次会议审议通过，公司将募集资金专项账户上海银行北京分行变更为招商银行股份有限公司北京万通中心支行（账号为110907977310107）。公司与招商银行股份有限公司北京万通中心支行、齐鲁证券签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至2014年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
募集资金存储银行名称 账号 账户余额 存储方式中国民生银行股份有限公
0132014170003652 255,658.72 活期司北京成府路支行
中国民生银行股份有限公
701478665 100,000,000.00 定期司北京成府路支行
中国民生银行股份有限公
701478737 150,000,000.00 定期司北京成府路支行
中国民生银行股份有限公
701478761 42,000,000.00 定期司北京成府路支行
中国民生银行股份有限公
701538033 2,000,000.00 定期司北京成府路支行
中国民生银行股份有限公
701478260 8,700,000.00 七天通知司北京成府路支行
小计 302,955,658.72
华夏银行北京知春支行 10276000000390761 187,309.45 活期
华夏银行北京知春支行 10276000000660559 30,600,000.00 定期华夏银行北京知春支行 10276000000660548 20,000,000.00 定期华夏银行北京知春支行 10276000000660515 20,000,000.00 定期华夏银行北京知春支行 10276000000660537 20,000,000.00 定期华夏银行北京知春支行 10276000000660526 20,000,000.00 定期华夏银行北京知春支行 10276000000671254 12,000,000.00 定期小计 122,787,309.45
杭州银行股份有限公司北
1101013338100519378 69,241.86 活期京分行
杭州银行股份有限公司北
1101013338100519570 20,000,000.00 定期京分行
小计 20,069,241.86
招商银行股份有限公司北
110907977310107 738,810.89 活期京万通中心支行
招商银行股份有限公司北
11090797738000140 100,000,000.00 定期京万通中心支行
招商银行股份有限公司北
11090797738000153 30,000,000.00 定期京万通中心支行
招商银行股份有限公司北
11090797738000198 14,000,000.00 定期京万通中心支行
招商银行股份有限公司北
11090797738000170 4,500,000.00 七天通知京万通中心支行
小计 149,238,810.89
合计 595,051,020.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期公司募集资金实际使用金额15,301.64万元，累计使用金额29,747.22万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。
（二）超募资金使用情况
1、2011年5月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 82,566.10万元，募投项目承诺投资额32,661.00万元，超募资金金额为49,905.10万元。2012年4月公司调整“研发中心建设项目”投资总额，原承诺投资总额 3,388.00万元，变更后的投资总额为3,142.00万元，减少支出246.00万元转入超募资金管理。
2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，经公司 2013年 12月17日召开的第二届董事会第十次会议和2014年1月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金 14,000.00万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014年2月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。
3、截至2014年6月30日，公司超募资金余额为36,151.10万元，全部存放于募集资金专户管理。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目
鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议和 2012年 11月 16日召开的 2012年第二次临时股东大会审议通过，公司终止了“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”。该项目计划投资总额8,721.00万元，截至项目终止时累计投入金额为324.30万元。
（二）研发中心建设项目
根据公司2012年4月5日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额及项目预计完成时间进行了变更。该项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内 1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）起步区 J-2地块；原承诺投资额 3,388.00万元，变更后的投资额为 3,142.00万元，减少支出 246.00万元转入超募资金专户管理；原预计完成时间为 2012年5月31日，变更后的完成时间为2013年12月31日。
由于公司研发基地建设工作比预期有所延后，致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响，经公司2013年10月17日第二届董事会第九次会议审议通过，“研发中心建设项目”的预计完成时间由2013年12月31日变更为2014年12月31日。
截至2014年6月30日，“研发中心建设项目”累计投入金额为1,562.96万元。
（三）便携式教育电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目
根据目前的市场发展趋势，结合公司实际情况，为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，经公司2014年3月27日第二届董事会第十一次会议和2014年4月 24日召开的 2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”，变更后的项目总投资额为 13,991.00万元。截至募投项目变更时，“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”累计投入金额为2,138.74万元。
“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”将使用“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”的剩余资金 6,026.26万元、已终止的募集资金投资项目“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”终止后的部分结余资金 6,980.56万元、以及“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结后的结余资金984.18万元。截至2014年6月30日，“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”累计投入金额为318.40万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附表一：募集资金使用情况对照表
附表二：变更募集资金投资项目情况表
北京君正集成电路股份有限公司董事会二〇一四年八月十四日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 82,566.10
本报告期投入募集资金总额 15,301.64报告期内变更用途的募集资金总额 13,991.00
累计变更用途的募集资金总额 15,653.14
已累计投入募集资金总额 29,747.22累计变更用途的募集资金总额比例 18.96%
是否已 截至期末累计 截至期末 项目可行项目达到预本报告
承诺投资项目和超募 变更项募集资金承调整后投 本报告期投入 截至期末累计 投入金额与总 投资进度 是否达到性是否发定可使用状期实现
资金投向 目(含部诺投资总额资总额(1) 金额 投入金额(2) 投资金额的差 (4)＝ 预计效益生重大变态日期 的效益
分变更) 额(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化承诺投资项目
便携式教育电子产品
用嵌入式处理器芯片 是 8,165.00 2,138.74 309.59 2,138.74 0.00 不适用 不适用 0.00 不适用 是技术改造项目
便携式消费电子产品
用多媒体处理器芯片 是 8,721.00 324.30 0.00 324.30 0.00 不适用 终止 0.00 不适用 是技术改造项目
移动互联网终端应用
处理器芯片研发及产 否 12,387.00 12,387.00 0.00 11,402.82 -984.18 92.05% 2013/5/31 0.02 否 否业化项目
研发中心建设项目 是 3,388.00 3,142.00 673.65 1,562.96 -1,579.04 49.74% 2014/12/31 0.00 不适用 否物联网及智能可穿戴
设备核心技术及产品 - 0.00 13,991.00 318.40 318.40 -13,672.60 2.28% 2017/4/24 0.00 不适用 否研发项目
承诺投资项目小计 32,661.00 31,983.04 1,301.64 15,747.22 -16,235.82 0.02
超募资金投向
投资成立合肥君正科
否 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 100% 2014/2/14 -138.89 不适用 否技有限公司
超募资金投向小计 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00 - -138.89
合计 46,661.00 45,983.04 15,301.64 29,747.22 -16,235.82 -138.87
1、2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，并将预计完成时间由2012年5月31日延期至2013年12月31日。由于公司研发基地未达到计划进度或预建设工作比预期有所延后，致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响，经2013年10月17日公司第二届董事会第九次会议审议通过，“研发中心建计收益的情况和原因设项目”预计完成时间由2013年12月31日延期至2014年12月31日。
2、截至2013年5月31日，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”完结。由于移动互联网终端产品市场的销售受软件生态等因素影响，市场拓展一直严重受阻，致使该项目未能达到预计收益，截至2014年6月30日，该项目累计亏损4,605.02万元。
1、鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。
项目可行性发生重大2、2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于变化的情况说明 国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司2014年3月27日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。
1、2011年5月，公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币82,566.10万元，募投项目承诺投资额32,661.00万元，超募资金金额为49,905.10万元。
超募资金的金额、用途2012年4月5日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目及使用进展情况 “研发中心建设项目”的实施地点和实施金额进行了变更，变更投资额后结余的246.00万元转入超募资金管理。
2、为充分利用地方优势，降低公司整体运营成本，利用地方丰富的人力资源及相对较低的人工成本优势，更好地进行产业布局和企业发展的整体规划，
经公司2013年12月17日召开的第二届董事会第十次会议和2014年1月3日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，公司决定使用超募资金14,000.00万元在合肥高新技术产业开发区投资成立全资子公司。2014年2月，公司完成了全资子公司合肥君正科技有限公司的设立工作。
3、截至2014年6月30日，公司超募资金余额为36,151.10万元，全部存放于募集资金专户管理。
公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金募集资金投资项目实
投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为北京市海淀区中关村软件园区内1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中施地点变更情况
关村软件园二期（西扩）起步区J-2地块。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2011年9月15日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2011）京会兴核字第1-041号”《关募集资金投资项目先
于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金1,843.24万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互期投入及置换情况
联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
根据招股说明书中披露的项目完成时间及项目总投资额，“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期为2013年5项目实施出现募集资月31日，募集资金承诺投资总额为12,387.00万元。截至2013年5月31日，该投资项目已经完结，实际投资总额为11,402.82万元，结余募集资金984.18金结余的金额及原因万元。结余的主要原因为，公司从项目的实际情况出发，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，并且公司结合自身的技术优势和经验，充分利用现有的设备资源，减少了新设备的购置，节省了设备购置费用，致使募集资金出现结余。
尚未使用的募集资金
截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他无
情况
公司负责人：刘强 主管会计工作的负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞
附表二：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟
本报告期实截至期末实际累截至期末投资进项目达到预定可本报告期实现是否达到预变更后的项目可行性变更后的项目 对应的原承诺项目投入募集资金
际投入金额计投入金额(2)度(%)(3)=(2)/(1)使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化总额(1)
便携式消费电子产
无 品用多媒体处理器 324.30 0.00 324.30 不适用 不适用 0.00 不适用 不适用芯片技术改造项目
研发中心建设项目研发中心建设项目 3,142.00 673.65 1,562.96 49.74% 2014/12/31 0.00 不适用 否物联网及智能可穿便携式教育电子产
戴设备核心技术及品用多媒体处理器 13,991.00 318.40 318.40 2.28% 2017/4/24 0.00 不适用 否产品研发项目 芯片技术改造项目
合计 17,457.30 992.05 2,205.66
1、鉴于国内PMP市场受移动互联网终端产品的冲击持续衰退，消费电子市场已经发生了较大变化，继续“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”的研发已无法达到理想的投资回报，实施该项目存在较大风险，经公司2012年10月18日召开的第一届董事会第十九次会议和2012年11月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，决定终止该投资项目。
2、公司于2012年4月5日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》，对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点进行了变更，原实施地点为北京市海淀变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 区中关村软件园区内1,760平方米租赁区内，变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）起步区J-2地块，变更后结余的246.00万元转入超募资金的管理，并将预计完成时间由2012年5月31日延期至2013年12月31日。由于公司研发基地建设工作比预期有所延后，致使“研发中心建设项目”的实施进度受到影响，经2013年10月17日公司第二届董事会第九次会议审议通过，“研发中心建设项目”预计完成时间由2013年12月31日延期至2014年12月31日。
3、2013年以来，教育电子市场中高端学习机产品逐渐被学生平板所替代，在芯片产品的性能需求上，学生平板和普通消费类的平板电脑趋于一致。鉴于国内平板电脑市场竞争越来越激烈，芯片提供商需要不断跟进新的生产工艺，从而导致越来越高的研发和生产成本，而教育电子作为一个行业类市场，高端产品的市场容量有限，如果公司仅为满足教育电
子的高端需求而进行新工艺产品的开发，将会带来成本无法收回的风险。为避免在市场变化时出现募集资金投资无法收回的风险，并综合考虑电子市场的发展趋势，经公司2014年3月27日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4月24日召开的2013年年度股东大会审议通过，公司将“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”变更为“物联网及智能可穿戴设备核心技术及产品研发项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司负责人：刘强 主管会计工作的负责人：张燕祥 会计机构负责人：叶飞