关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴 证 报 告
瑞华核字[2015]48070002号
目 录
·····一····、······鉴···证····报····告······································· ··········· 1-2
二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专···项····告···· 3-14
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告
瑞华核字[2015]48070002号深圳市彩虹精细化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化公司”）截至 2014年 12月 31日止董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，董事会编制《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，深圳市彩虹精化公司截至2014年12月31日止董事会编制的
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。
本鉴证报告仅供深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月九日
支梓
中国注册会计师
邓国强
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于募集资金 2014年度存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证监会“证监许可[2008]771号文”《关于核准深圳市彩虹精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股（A股）2200万股，募集资金总额 276,320,000.00元，扣除发行费用 26,292,774.23元，实际募集资金净额 250,027,225.77元，并于 2008年 6月 19日存入公司募集资金专用账户中。
上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2008年6月19日出具的深鹏所验字[2008]97号验资报告审验。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
币种：人民币单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 250,027,225.77减：累计使用募集资金 149,306,675.59其中：本年度投入募投项目资金 -本年度用闲置募集资金补充流动资金 120,000,000.00加：累计募集资金户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 15,911,266.30尚未使用的募集资金余额 116,631,816.48
本年度募集资金期初余额为112,957,437.19元，本年度募集资金利息收入扣除手续费支出后产生净收入 3,674,379.29元，上年暂时补充流动资金 120,000,000.00元归还至募集资金投资账户，流动资金账户转入 500.00元，本年度募集资金暂时补充流动资金支出 120,000,000.00元，募集资金账户期末余额为116,632,316.48元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市彩虹精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告
董事会、监事会。
公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行、中信银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行四个专项账户。
截至2014年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
币种：人民币单位：元
开户银行 账户类别 账号 金额活期户 44201566400052510096 26,803,405.99中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行
定期存款 44201566400049009049 -活期户 10853000000145767 30,112.83华夏银行股份有限公司深圳大中华支行
定期存款 10853000000151179 36,709,047.05活期户 7441810182600031491 1,707,350.61中信银行股份有限公司深圳龙岗支行
定期存款 7441810192600004835 -中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 活期户 44201503500052552393 51,382,400.00合计 116,632,316.48
2008年7月16日与保荐机构国信证券股份有限公司、中国平安银行股份有限公司深圳天安支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2009年3月30日第一届董事会第十四次会议，决议通过将原开设的上海浦东发展银行股份有限公司泰然支行及中国平安银行股份有限公司深圳天安支行的募集资金专户取消，分别转存入北京银行股份有限公司深圳分行及中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行，并于 2009年 5月 18日、2009年 6月 3日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、北京银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2013年8月19日第三届董事会第六次会议，决议通过将原开设的北京银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户取消，转存入华夏银行股份有限公司深圳大中华支行，并于 2013年11月8日与保荐机构国信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司深圳大中华支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2014年1月20日第三届董事会第十二次会议，决议通过将原存入的兴业银行股份有限公司深圳科技支行和中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行的募集资金，转存入“子公司—惠州市虹彩新材料科技有限公司”在中信银行股份有限公司深圳分行龙岗支行开设募集资金专项账户中，且取消兴业银行股份有限公司深圳科技支行的募集资金专户，并于 2014年4月10日、2014年 3月27日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行龙岗支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2014年12月24日第三届董事会二十七次会议审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，决议通过新增“孙公司—围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司”在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行开立募集资金专用账户。并于 2014年 12月31日分别与保荐机构国信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二○一五年三月九日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2014年度
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元募集资金总额 26,520.28本年度投入募集资金总额 -报告期内变更用途的募集资金总额 26,520.28
累计变更用途的募集资金总额 26,520.28已累计投入募集资金总额 2,930.67累计变更用途的募集资金总额比例 100.00%
是否已变更募集资金 调整后募集 调整后项目 截至期末 截至期末 项目达到 本年度 是否达项目可行性承诺投资项目和 本年度
项目（含部分承诺投资额 资金承诺 投资总额 累计投入 投资进度（%）预定可使用 实现的 到预计 是否发生超募资金投向 投入金额
变更） 注○1 投资总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化1、新建年产6000万罐气雾
是 10,000.00 注④ - - 1,764.08 不适用 已变更 -不适用 是漆生产线项目
2、新建年产5000万罐绿色
家居、汽车及工业环保气雾用 是 5,116.81 注④ - - 1,166.59 不适用 已变更 -不适用 是品项目
3、新建年产8000万只气雾
是 7,495.91 注② - - - - 已变更 -不适用 是罐生产项目
4、营销网络建设项目
是 2,390.00 注③ - - - - 已变更 -不适用 是5、纳尔特节能环保建材项目
是 - 注②③ - - - - 已变更 -不适用 是6、新建年产60,000吨低碳
是 - 注④ - - - - 已变更 -不适用 是生物分解材料与制品项目
7、光伏发电项目 否 26,520.28 87,000.00 - 见下表 见下表 见下表 -不适用 否承诺投资项目小计 25,002.72 26,520.28 87,000.00 - 2,930.67 —— -
超募资金投向 无超募资金
超募资金投向小计 - - - - - - - -
合计 - 25,002.72 26,520.28 87,000.00 - 2,930.67 —— -
7、光伏发电项目明细如下：
金额单位：人民币万元是否已变更募集资金调整后募集调整后项 其中：募截至期末累其中：募截至期末投 项目达到 项目可行性本年度投 工程进度
承诺投资项目和超募项目（含部承诺投资资金承诺投目投资总 集资金 计投入额 集资金累资进度（%） 预定可使用 是否发生重入额 （%）
资金投向 分变更） 总额 资总额 额 (1) 投入额 (2) 计投入额(3)＝(2)/(1) 状态日期 大变化河北承德围场县中草
2015年6.月药种植结合50MW光 否 - 12,000.00 40,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 10.00 40.00 否注⑤
伏发电项目
惠州比亚迪工业园区
2015年6.月20MW分布式光伏发 否 - 5,460.28 16,800.00 - - - - - - 否注⑥
电项目
安徽省庐江县白湖社
区胜利圩区种养殖基
否 - 4,530.00 15,100.00 3,700.00 - 3,700.00 - 24.50 78.00 2015年3月 否地20MW分布式光伏
发电项目
安徽省白湖养殖有限
2015年6.月责任公司渔场20MW 否 - 4,530.00 15,100.00 - - - - - - 否注⑦
分布式光伏发电项目
小计 - 26,520.28 87,000.00 7,700.00 - 7,700.00 - —— ——
注：
⑤河北承德围场县中草药种植结合 50MW光伏发电项目：由于当地天气寒冷，较难进行机械开挖等土建工作，影响项目的建设进度，项目预计在 2015年6月完工。
⑥惠州比亚迪工业园区 20MW光伏发电项目：该项目尚处于设备采购、工程设计、施工洽谈过程中，因设备采购价格尚未达成一致，故导致项目建设延期，项目预计在2015年6月完工。
⑦安徽省白湖养殖有限责任公司渔场 20MW分布式光伏发电项目：该项目已经取得合肥市发展和改革委员会项目备案，项目实施前期所需的基础性条件和前置法律文件已经基本具备，目前正在商讨该项目的《工程总承包（EPC）合同》，项目预计在 2015年6月完工。
○1公司实际募集资金净额为 250,027,255.77元，按照《公司首次公开发行股票招股说明书》，所募集资金计划投入以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入金额 1 新建年产6000万罐气雾漆生产线项目 12,065.65 10,000.00新建年产 5000万罐绿色家居、汽车及工业环保
2 8,473.00 5,116.81气雾用品项目
3 新建年产8000万只气雾罐生产项目 7,495.91 7,495.91 4 营销网络建设项目 2,390.00 2,390.00合计 30,424.56 25,002.72②2009年 9月 29日公司第一届董事会第十七次会议及 2009年 10月 16日公司 2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产 8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”。
③2013年 11月 20日公司第三届董事会第九次会议及 2013年 12月 9日公司 2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更至“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。
④2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及2014年11月24日公司2014年第四次临时股东大会会议决议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将“新建年产 6000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产 5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更至“光伏发电项目”,并拟以自有资金置换原有项目已投入的 2,930.67万元。公司募集资金投资项目本次变更总额占募集资金净额的比例为100%，具体项目如下：
金额单位：人民币万元项目名称 具体项目 项目总投资 募集资金投入金额河北承德围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目 40,000.00 12,000.00惠州比亚迪工业园区20MW分布式光伏发电项目 16,800.00 5,460.28光伏发电项目
安徽省庐江县白湖社区胜利圩区种养殖基地20MW分布式光伏发电项目 15,100.00 4,530.00安徽省白湖养殖有限责任公司渔场20MW分布式光伏发电项目 15,100.00 4,530.00合计 87,000.00 26,520.281、“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“营销网络建设项目”。
由于惠州大亚湾政府部门对精细化工园区进行的重新规划调整，使得大亚湾相关部门完善交地条件的施工期延长，致使其向子公司惠州市彩虹精细化工有限公司（后更名为惠州市虹彩新材料科技有限公司，以下简称“惠州虹彩”）交地时间延迟，对募集资金投入项目的建设进度有所影响；另外，由于宏观经济变化公司销售未达到预增目标，生产产量未大幅增长，出于谨慎扩张、控制成本的考虑，公司放慢了募投项目的实施进度。
2012年10月25日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过公司将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”和“营销网络建设项目”的预定可使用状态日期延缓到2015年6月。2012年11月13日第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》。2013年8月13日签订股权转让合同，最初投资“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”时使用的募集资金于2013年10月11日归还至募集资金专项账户。
2、“纳尔特节能环保建材项目”
未达到计划进度或预计收
公司所承接的房地产项目市场处于低迷状态，影响了公司的经营业绩。公司所承揽的工程业务，由于开发商不能按期支付工程进度款，缺少流动资金，益的情况和原因
影响了工程进度，造成没有完成预定的目标。公司收购的纳尔特保温公司长期处于亏损状态，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的（分具体募投项目）
合法权益，2012年11月12日，公司出售所持北京纳尔特保温节能材料有限公司（以下简称“纳尔特保温”）股权，其中最初投资“纳尔特节能环保建材项目”时使用的募集资金归还至募集资金专项账户。
3、“新建年产6000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”
由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，继续投资该项目将不利于公司的经济收益，同时去年公司已对这一块产能进行了挖掘改造，改造后的产能可以满足公司生产需求。
4、“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”
该项目主要是考虑该项目具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点，但目前政策扶持力度不大，同时现有的产能已满足目前的需求。为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，公司以自有资金投入“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，不再以募集资金投入。
项目可行性发生
如上所述
重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
1、2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会审议通过《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》，将“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变更为“纳尔特节能环保建材项目”，故此项目的实施地点由公司原全资子公司珠海市虹彩精细化工有限公司（以下简称“珠海虹彩”）所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为公司原控股子公司纳尔特保温所在地北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街12号。
2、2010年3月31日公司第二届董事会第二次会议及2010年4月23日公司2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”的实施地点由公司原全资子公司珠海虹彩所在地珠海市高栏港经济区石油化工区生产基地变更为全资子公司惠州虹彩所在地广东省惠州市大亚湾精细化工区A2地块。
募集资金投资项目实施 3、2010年11月30日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，将“新建年产6,000万罐气雾漆生产地点变更情况 线项目”和“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”实施地点变更为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。
4、2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“纳尔特节能环保建材项目”和“营销网络建设项目”变更为“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”的实施方为惠州虹彩，实施地点为广东省惠州市大亚湾精细化工区A1地块。
5、2014年11月4日公司第三届董事会第二十四次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，决定将募集资金投资项目中的“新建年产6,000万罐气雾漆生产线项目”、“新建年产5,000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目”及“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”变更为“光伏发电项目”，实施方为全资子公司深圳市永晟新能源有限公司。实施地点分别为：河北省承德市围场县御道口牧场、广东省惠州市大亚湾响水河惠州比亚迪工业园、安徽省合肥市庐江县白湖镇白湖社区和安徽省合肥市庐江县白湖镇兆河渔场。
2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会审议通过“新建年产8000万只气雾罐生产项目”变募集资金投资项目实施
更为“纳尔特节能环保建材项目”，实施方式由企业自建变更为收购股权。2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年方式调整情况
第四次临时股东大会审议通过“纳尔特节能环保建材项目”变更至“新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”，实施方式由收购股权变更为企业自建。
募集资金投资项目先期 截至2008年7月10日止，公司使用自有资金预先向募集资金项目投入资金3,456.70万元，全部用于购置项目用地。公司公开发行股票募集资金到位后，投入及置换情况 经2008年7月28日公司第一届董事会第十次会议审议通过，以募集资金置换预先已投入募集资金项目的上述自有资金。
2013年2月21日公司第三届董事会第二次会议及2013年3月12日公司2013年第三次临时股东大会审计通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币 12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。公司已于 2014用闲置募集资金暂时补充
年3月7日将人民币12,000万元全部归还至募集资金账户。
流动资金情况
2014年2月18日公司第三届董事会第十四次会议及2014年3月11日公司2014年第二次临时股东大会审计通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金人民币12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金 募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了募集资金三方监管协议的银行。
及去向
募集资金使用及披露中 无
存在的问题或其他情况
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2014年度
编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司 金额单位：人民币万元变更后项目 变更后项 其中：募截至期末其中：募集 截至期末 工程 项目达到 项目可行性本年度
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 目投资总 集资金投累计投入 资金累计 投资进度（%）进度 预定可使用是否发生重投入额
资金总额 额(1) 入额 额(2) 投入额 (3)＝(2)/(1) （%） 状态日期 大变化纳尔特节能环保建材新建年产8,000万只
- - - - - - - - 已变更 是项目 气雾罐生产项目
新建年产 60,000吨低纳尔特节能环保建材
碳生物分解材料与制项目 - - - - - - - - 已变更 是品项目 营销网络建设项目
河北承德围场县中草药
2015年6种植结合50MW光伏发 12,000.00 40,000.00 4,000.00 - 4,000.00 - 10.00 40.00 否新建年产6000万罐气 月
电项目
雾漆生产线项目
惠州比亚迪工业园区
2015年620MW分布式光伏发电 5,460.28 16,800.00 - - - - - - 否新建年产5000万罐绿 月
项目
色家居、汽车及工业环
安徽省庐江县白湖社区
保气雾用品项目
胜利圩区种养殖基地 2015年3 4,530.00 15,100.00 3,700.00 - 3,700.00 - 24.50 78.00 否20MW分布式光伏发电 月
新建年产60,000吨低
项目
碳生物分解材料与制
安徽省白湖养殖有限责
品项目 2015年6任公司渔场20MW分布 4,530.00 15,100.00 - - - - - - 否月
式光伏发电项目
（一）新建年产8,000万只气雾罐生产项目变更
1、变更原因：由于原“新建年产8000万只气雾罐生产项目”的马口铁罐的市场、制造企业、产品价格以及行业发展趋势发生了较大的变化，马口铁罐包装逐渐向铝质气雾剂罐转变、国内马口铁罐的产能已大于需求，产品价格接近产品成本，项目的投资收益率极低，且项目固定资产投入过大。投资该项目将无法达到可行性研究报告所预期的经济效益，存在较大的投资风险。
2、决策程序：2009年9月29日公司第一届董事会第十七次会议及2009年10月16日公司2009年第二次临时股东大会通过。
3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
（二）纳尔特节能环保建材项目与营销网络建设项目
1、变更原因：“纳尔特节能环保建材项目”没有完成预定的目标，为了恢复和改善公司的持续盈利能力并有效的维护全体股东的合法权益，公司出售所持纳尔特保温股权。公司的营销网络建设是公司重点工作之一，在公司发展过程中已以自有资金逐步建设。而“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”具有绿色环保的特点，可以替代石油副产品资源的特点，以及能够支持农民增收的特点，符合国家产业政策，可在一定程度上获得国家和地方政府的大力支持，从而赢得良好的发展环境；该项目实施后，不仅有利于公司调整产品结构，推进科技创新，加快发展步伐，提高核心竞争力，提升企业的公众形象，而且为社会提供较多的就业机会和增加较多的财政收入做出新的贡献。因此，公司决定终止原“营销网络建设变更原因、决策程序及信息披露情况说明
项目”和“纳尔特节能环保建材项目”，变更为实施“新建年产 60,000吨低碳生物分解材料与制品项目”。
（分具体募投项目）
2、决策程序：2013年11月20日公司第三届董事会第九次会议及2013年12月9日公司2013年第四次临时股东大会审议通过。
3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
（三）新建年产 6000万罐气雾漆生产线项目、新建年产 5000万罐绿色家居、汽车及工业环保气雾用品项目和新建年产60,000吨低碳生物分解材料与制品项目
1、变更原因：由于近几年宏观经济下行导致气雾漆、气雾用品等传统应用行业需求下滑，低碳生物分解材料与制品现有的产能已满足目前市场需求。公司进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为了使募集资金项目能够更快、更好地产生经济效益，结合公司整体产业的布局，经公司谨慎研究，上述三项募集资金投资项目拟以自有资金投入，不再以募集资金投入。公司根据发展战略规划，为抓住当下光伏产业发展的历史机遇，充分进行可行性分析及市场调研，合理布局公司在光伏新能源产业的业务格局，公司决定将上述三项募集资金投资项目变更为“光伏发电项目”。本次变更募集资金项目符合我国建设“资源节约型、环境友好型社会”的“十二五”规划建议，同时对公司重点发展光伏产业将起到积极作用，有利于加快公司在光伏电站领域的布局和建设。新项目的建成并网将对公司业绩产生积极影响，同时为公司在光伏电站领域以分布式电站与大型地面电站专业运营模式全方位快速、全面、有序的发展打下了基础。
2、决策程序：2014年11月4日公司的第三届董事会第二十四次会议以及2014年11月24日公司2014年第四次临时股东大会审议通过。
3、信息披露情况：相关变更信息已及时在公司指定的法定媒体上予以公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
详见附表1、说明“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）”
（分具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明