证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2014-026浙江亿利达风机股份有限公司
关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 29日,浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，公司部分募投项目延期达到使用状态。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价格为每股人民币 16.00元，募集资金总额为人民币 36,272万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 32,528.72万元，超过计划募集资金 5,211.72万元。上述募集资金到位情况已于 2012年 7月 16日由中喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第 0042号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、募集资金投资项目建设情况概述
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资于低噪节能中央空调大风机项目、节能高效建筑通风机项目、技术中心和全性能测试中心项目等三个项目，计划使用募集资金建设项目金额为 27,317.00万元。
||||
|-|-|-|
|项目名称|募集资金计划投资总额（元）|项目计划建设完工日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|146,630,000.00|2013年7月|
|2.节能高效建筑通风机项目|93,580,000.00|2013年7月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|32,960,000.00|2013年7月|

2、第一次延长募集资金投资项目建设期的情况
2013年 8月 30日公司 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资的各项目建设期调整如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|是否变更项目|项目原计划建设完工日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|2013年7月|2014年7月|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|2013年7月|2014年7月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|2013年7月|2015年7月|

3、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况
2014年 5月 26日，公司 2013年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。截止 2014年 4月
22日，募投项目“技术中心、全性能测试中心项目”除已落实土地外尚未进行土建施工建设，目前投入的主要是土地购置费用及填土费用。公司将该项目由全资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）实施变更至亿利达股份实施，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。该项目的实施地变更为新地块后，募投项目达到预定可使用状态日期为2015年 12月 31日。
4、募集资金实际使用情况
截至 2014年 6月 30日，公司募集资金投资项目使用情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|是否变更项目|截至2014年6月30日累计使用募集资金（元）|投资进度（%）|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|81,324,252.88|56|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|44,585,210.77|48|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|4,983,920.34|15|

三、募集资金投资项目延长建设期的原因
“低噪节能中央空调大风机项目”和“节能高效建筑通风机项目”调整项目建设期的主要原因为：一是由于项目厂房土地原是海涂，厂房及设备基础加固及土建工程施工复杂工期延长；二是为提高生产的自动化水平，选购国际国内先进的生产设备，为确保质量，需要留足足够的安装调试时间；三是根据台州新、老厂区统一布局安排的要求，
在春节期间搬迁影响生产交付较少，以及厂区配套设施完善需要等。
四、再次延长部分募集资金投资项目建设的期限
基于以上原因，经公司研究决定，拟再次延长部分募集资金投资的“低噪节能中央空调大风机项目和节能高效建筑通风机项目”建设期限，将该项目的建设期由 2014年 7月延期至 2015年 2月；募集资金投资的“技术中心、全性能测试中心项目”建设期不变，达到预计可使用状态日期为 2015年 12月 31日。具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|是否变更项目|项目原计划建设完工日期|调整后项目达到预计可使用状态日期|
|1.低噪节能中央空调大风机项目|否|2014年7月|2015年2月|
|2.节能高效建筑通风机项目|否|2014年7月|2015年2月|
|3.技术中心、全性能测试中心项目|否|2015年12月31日|不变|

五、再次延长部分募集资金投资项目对公司生产经营业务的影响虽然公司再次延长部分募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；公司将积极合理调配现有资源,采取相应的措施，继续加快市场拓展步伐和强化内部管理,保障公司各项业务顺利开展；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。
六、履行的审议程序
公司第二届董事会第六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司再次延长“低噪节能中央空调大风机项目”、“节能高效建筑通风机项目”的建设期符合公司客观实际，采取谨慎态度对项目建设期进行调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投资项目效益最大化。同意再次延长部分募集资金投资项目建设期，将持续关注上述募投项目的进展情况，并同意将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
八、监事会意见
监事会经过审核认为：虽然公司再次延长部分募集资金投资项目建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性；
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展造成不利影响。因此，同意公司将以上募集资金投资项目建设期延长，同意将该议案提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
九、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：公司将“低噪节能中央空调大风机项目”、“节能高效建筑通风机项目”的建设期再次延长，符合项目建设的客观实际，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意的意见，符合有关法律、法
规规定，本保荐机构对上述事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。
十、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4、国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司再次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见。
特此公告
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日