证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2015-059江苏东华测试技术股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为 195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国
工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
（三）募集资金使用情况
2012年 10月 10日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金 40,841,911.48元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246号）。根据该报告，截止 2012年 12月 31日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 40,841,911.48元。
2013年 1月 4日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司以部分超募资金 1,000万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目。
地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。
2013年 4月 15日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1,800万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月。公司已于2013年10月10日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。
2013年 7月 27日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”分别延期至 2014年 6月 30日、 2014年 12月 31日及 2014年 12月 31日。
2014年 8月 16日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，使用剩余超募资金 13,953,625.14元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。
2014年 11月 21日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司募投项目“机械设备与装置运行状态监测系统项目”、“测试技术中心项目”分别再次延期至 2015年 12月 31日及 2015年 12月 31日。
断项目”分别延期至 2016年 4月 30日及 2016年 4月 30日。
二、本次拟延期募投项目的具体情况
截至2015年9月30日，募投项目的建设情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|累计投入金额|项目计划达到预定可使用状态日期|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|3,873.00|761.07|2015年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2,419.00|728.35|2015年12月31日|

三、募集资金投资项目延期的具体内容
为确保项目建设的稳步实施，公司基于谨慎原则对募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的时间如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划完成时间|调整后完成时间|
|1|机械设备与装置运行状态监测系统项目|2015年12月31日|2016年12月31日|
|2|测试技术中心项目|2015年12月31日|2016年12月31日|

四、募投项目延期的原因说明
（一）机械设备与装置运行状态监测系统项目：
由于国内经济增速下行，装备制造业、冶金及煤炭等行业的低迷
状态仍在持续中，市场规模收缩明显，该项目产品下游需求滞缓，产
品供需无法达到平衡。如按募投项目计划进度实施，有可能造成募投项目前阶段产能过剩、资金浪费，且后续产生的折旧费用、管理费用等会对公司的经营产生一定影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了募投项目的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2016年12月31日。
（二）测试技术中心项目：
受国内外测试行业技术的快速发展及信息通讯技术的不断升级，平台技术水平的定义随着技术和市场环境变化进行重新规划，项目实施过程中，公司通过引进高端人才，加强团队研发实力，测试技术的开发与应用平台对专业知识和行业经验要求较高，使得人才培养周期较长。考虑未来测试行业技术的升级换代，为了能够给公司可持续发展提供技术支撑，结合目前项目实际进展情况，以采取稳健的投资策略，公司决定将该项目延期至2016年12月31日。
五、募投项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司有能力充分利用多年来积累的管理经验，通过科学合理地调度生产，能够保证公司当前阶段的销售需求。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延
期不会对公司生产经营产生重大影响。
六、募集资金投资项目延期的审议程序
2015年12月21日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
2015年12月21日，公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，全体监事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对募投项目投资进度做出调整。
七、募集资金投资项目延期的专项意见
（一）独立董事对本次募集资金投资项目延期的意见
经过认真审核，全体独立董事认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据具体项目进展情况及投资计划做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，相关审议程序符合法律、法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向、可行性、经济效益和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
（二）监事会对本次募集资金投资项目延期的意见
经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是根据公司实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对部分募投项目的调整事项不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
（三）保荐机构对本次募集资金投资项目延期的意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次部分募集资金投资项目延期事项，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求；
2、本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整募投项目的实施主体、投资总额、建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行延期不会对东华测试生产经营造成重大不利影响。
基于以上意见，本保荐机构对东华测试本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、《江苏东华测试技术股份有限公司第三届董事会第四会议决议》
2、《江苏东华测试技术股份有限公司第三届监事会第四会议决议》
3、《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事就相关事项发表的独立意见》
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会