证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-010天泽信息产业股份有限公司
关于变更募投项目使用金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第
1号—超募资金及闲置募集资金使用》、和公司《募集资金管理办法》等相关法
律法规、规范性文件及公司制度的规定，天泽信息产业股份有限公司（以下简
称“天泽信息”或“公司”）于 2015年 1月 20日召开第二届董事会 2015年第
一次临时会议和第二届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更募
投项目使用金额的议案》，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]501号”文核准，公司公开
发行 2,000万股人民币普通股，每股发行价格为 34.28元，募集资金总额为
685,600,000元，扣除发行费用 54,501,000元，募集资金净额为 631,099,000
元。与预计募集资金 211,022,700元相比，超募资金为 420,076,300元。上述
募集资金已经南京立信永华会计师事务所有限公司于 2011年 4月 21日出具宁
信会验字（2011）0036号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
二、原募集资金投资项目资金使用计划
根据《江苏天泽信息产业股份有限公司招股说明书》披露的募集资金使用
计划，公司募集资金投资项目为“天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项
目”，计划投资总额 21,102.27万元，包括产品研发与检测中心升级、运营信
息中心扩容建设、营销与服务渠道建设三个子模块。建设周期为 24个月。具
体如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|||投资金额||
|子模块名称||||
||第一年||第二年|
||3,690.91||240.00|
|产品研发与检测中心升级||||
||6,583.84||5,929.36|
||1,065.96||592.20|

铺底流动资金投入 3,000.00
投资总额 21,102.27
注：第一年：募集资金到账之日起至2012年4月30日；第二年：2012年5月1日至
2013年4月30日。
根据公司建设进度和发展要求，2012年8月16日，公司2012年第二次临
时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议
案》，对“天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度及部分
项目建设内容进行了调整。项目建设周期由原来的 24个月再延长 20个月，总
建设周期调整为44个月，即项目建设完成时间为2014年12月31日。项目建
设内容调整如下：运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设实施地点
及实施方式的调整；产品研发与检测中心升级——实施费用金额调整；营销与
服务渠道建设终止；铺底流动资金用途调整——增加“用于调剂募集资金投资
项目各子模块之间的资金需求”。调整后募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||投资金额（万元）||||
|子模块名称||||||
||2011||2012|2013|2014|
|产品研发与检测中心升级|1,464.08||498.71|557.82|2,932.35|
||746.83||1,325.10|3,846.08|6,595.19|
||134.45||1.66|0.00|0.00|

铺底流动资金投入 3,000.00
投资总额 21,102.27
三、募集资金实际使用情况及变更情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2014年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子模块名称||计划投资金额||累计投资金额|节余投资金额|
|产品研发与检测中心升级|5,452 .96||1,775.19|||
||12,513.20||2,438.16|||
||136.11||136.11|||
||3,000.00|||||
||21,102.27||4,349.46|||

截至2014年12月31日，募集资金投资项目——“天泽星网®车辆远程管理信息服务平台扩建项目”已投入金额4,349.46万元；未使用募集资金（不含利息收入）为16,752.81万元，占募集资金总额比例为79.39%。截止2014年12月31日，募集资金节余为183,127,866.80元（含利息收入扣除手续费净额）。
（二）募集资金使用变更情况
根据募集资金实际使用情况，公司拟将募集资金投资项目使用金额变更如
下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|子模块名称||计划投资金额|变更后投资金额|
|产品研发与检测中心升级|5,452 .96|||
||12,513.20|||
||136.11|||
||3,000.00|||
||21,102.27|||

四、募集资金实际投入与原投资计划产生差异暨变更募投项目使用金额的
原因
1、为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至目前，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。
但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入，未使用募集资金。
因此，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，并形成节余资金。
2、在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能
的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手
段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使
用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。
各子模块变更募集资金使用金额的原因具体如下：
（1）产品研发与检测中心升级：公司在该项目实施过程中，为满足部分客
户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息
服务，同时在本部信息服务平台建设上采用新的软硬件技术来搭建先进的平台
架构和提高系统容量及系统稳定性，从而减少了人员的投入和软硬件的投入，
降低了开发成本，加快了开发进度，提高了软件系统的高可用性、易用性、先
进性、友好性。公司加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，
减少了对软件平台的成本。在研发投入的同时，公司利用自身在生产管理、科
技研发等方面的核心优势，在保证项目质量的同时尽可能节约投入，降低管理
成本，避免盲目推进投资进度，以确保项目的经济效益最大化。
经过前期募集资金投入进行的系统改造，公司现有产品研发与检测中心能
力已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求。
（2）运营信息中心扩容建设：公司已在公司总部（云龙山路）内完成了自
有机房的建设，自建机房参照电信运营级标准设计并建造，各方面技术指标均
以高标准要求建造。供电方面采用双路市电、双 UPS供电，并有柴油发电机后
备电源。致冷方面空调采用多机管理、分区管理和冷池技术，达到绿色、低碳、
节能、环保、稳定、可靠的效果。线路方面采用多线接入方式，实现中国电信、
中国联通、中国移动多家运营商的线路接入，实现线路冗余和线路安全保障，
提高线路的运行可靠性。服务器方面采用国际国内主流服务器品牌，并结合虚
拟化技术、存储技术，在保证软件运行的同时，减少了硬件服务器的数量和所
占用的机房空间，减少的机柜的个数，降低了硬件采购成本和后期的管理成本。
网络方面采用国际国内主流网络设备品牌，使用多个网络核心交换技术，构建
快速、稳定、安全的网络环境。安全方面除采用传统防火墙外，增加了入侵检
测、Web防火墙等安全防护技术，进一步加化网络安全和防黑客攻击。通过优
化布局，保障运营系统可靠安全，提高办公研发高效，提高数据安全，增强了
服务的稳定性。
公司加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，减少的对
软件平台的成本。呼叫中心扩容经过技术上的改进，经过少量扩容投入，已能
达到满足目标应用需求，减少了预期资金的投入。监控中心扩容改造引入国际
知名的监控软件平台，实现网络监控、服务器监控、存储监控等多种有效监控
功能，已实施完成并投入使用，达到了预期效果。
支撑系统扩容建设通过对计费系统、ERP系统、办公网基础设备等设备的
投入，取得了良好的应用效果，提高了人员的工作效率、加快了工作流转，提
高了公司在售后服务、财务、人力资源、供应链、办公自动化的管理水平。
经过前期募集资金投入进行的系统改造，公司现有运营信息中心能力已经
完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求。
（3）营销服务渠道建设：由于公司目前产品推广进度放缓，暂时不再投入
大量资金在各地设立办事处，为避免对募投资金造成浪费，公司决定终止营销
与服务渠道建设项目，随着公司客户开拓的需求，以自有资金设立办事处或分
公司为客户提供售后服务等。
五、变更募投项目使用金额对公司经营产生的影响
截至 2014年 12月 31日，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40万
辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不
断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞
争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。
本次变更募投项目使用金额，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
六、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更募投
项目使用金额的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。
2、公司第二届监事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更募投
项目使用金额的议案》，认为公司计划将募投项目使用金额由21,102.27万元变
更为4,349.46万元，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公
司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因
此，公司监事会同意本次变更募投项目使用金额。
3、公司独立董事发表意见认为：公司拟将募投项目使用金额由21,102.27
万元变更为4,349.46万元。本次变更募投项目使用金额符合募集资金的实际使用情况，在保证募投项目圆满完成的同时避免对募集资金造成浪费，没有改变募集资金投向和募集资金的实际用途，不会对公司募集资金投资项目建设和正常生产经营造成实质性影响；本次变更募投项目使用金额履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；本次变更募投项目使用金额没有损害公司及全体股东的利益。公司独立董事同意变更募投项目使用金额。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构华英证券有限责任公司核查后认为：公司本次变更募投项目
使用金额是结合公司实际经营情况作出的决定，相关事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，本次变更经股东大会审议通过后实施。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运
作指引》等相关规定的要求。
华英证券对本次变更募投项目使用金额无异议。
上述意见具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的网站上的相关公告。
八、备查文件
1、第二届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、第二届监事会2015年第一次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、华英证券有限责任公司关于天泽信息产业股份有限公司变更募集资金投
资项目金额的核查意见；
5、深圳交易所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
2015年1月 20日