易联众信息技术股份有限公司
2013年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
易联众信息技术股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文《关于核准易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币19.80元，可募集资金总额为人民币43,560万元。截至2010年7月21日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币43,560万元，扣除发行费用人民币4,299.20万元，实际募集资金净额为39,260.80万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第020095号”《验资报告》验证。
本公司根据中国证监会会计部2010年6月23日印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2010年第一期，总第四期）及财政部于2010年12月28日印发的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》【财会〔2010〕25号】的规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，对原计入冲减资本公积的发行权益性证券过程中发生的路演费用、上市酒会等费用1,130,997.44元，自“资本公积—股本溢价”账户调整转入当期损益，相应调整增加募集资金净额1,130,997.44元，因此本公司实际募集资金净额为39,373.90万元，其中超募资金为20,594.83万元。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2012年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目19,043.60万元，尚未使用的金额为21,803.11万元（其中募集资金20,330.30万元，专户存储累计利息扣除手续费1,472.81万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
（1）以募集资金直接投入募投项目8,864.62万元。截至2013年12月31日止本公司募集资金累计直接投入募投项目27,908.22万元。
（2）2013年度收回对子公司大连易联众科技有限公司投资款2607.10万元，（原投资额2700万元，累计亏损92.9万元）。
综上，截至2013年12月31日止，募集资金累计投入净额25,301.12万元，尚未使用的金额为16,012.13万元（其中募集资金14,072.78万元，专户存储累计利息扣除手续费1,939.35万元）。
二、募集资金的管理和存放情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《易联众信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称《募集资金管理及使用制度》），《募集资金管理及使用制度》于2009年8月22日经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，并自公司股东大会通过之日起生效。
为适应中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，保证公司持续规范管理和使用募集资金，2013年对公司《募集资金管理及使用制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议和2012年年度股东大会审议通过。
根据《募集资金管理及使用制度》并结合经营需要，本公司从2010年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与募集资金专户所在银行招商银行厦门江头支行、福建海峡银行福州杨桥支行、兴业银行福州杨桥支行、厦门银行总行营业部、兴业银行厦门分行上述五家银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
报告期内，本公司严格执行《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》的要求等相关证券监管法规、本公司《募集资金管理及使用制度》以及本公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
(二)募集资金专户存储情况
截至2013年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 帐号 截止余额(元） 备注
8330,0121,5000,01255 6,093,940.00定期存款账户 8330,0121,1400,01638 1,000,000.00通知存款账户厦门银行总行营业部
8330,0120,5400,00756 123,698.43一般存款账户小计 7,217,638.43
1172,0010,0200,0544,25 10,932,109.88定期存款账户 1172,0010,0200,0714,67 4,132,000.00定期存款账户 1172,0010,0200,0712,26 2,155,185.80定期存款账户兴业银行福州杨桥支行 1172,0010,0200,0711,92 5,155,185.80定期存款账户 1172,0010,0200,0872,74 1,401,213.10通知存款账户 1172,0010,0100,0834,02 311,638.16一般存款账户小计 24,087,332.74
1296,8010,0200,4475,93 29,000,000.00定期存款账户 1296,8010,0200,4705,56 10,000,000.00定期存款账户 1296,8010,0200,4706,70 10,000,000.00定期存款账户兴业银行厦门分行 1296,8010,0200,4707,99 5,800,000.00定期存款账户 1296,8010,0200,4473,59 4,522,140.48通知存款账户 1296,8010,0100,1780,98 244,903.12一般存款账户小计 59,567,043.60
5919,0004,6480,0005,3 10,932,109.88定期存款账户 5919,0004,6480,0006,7 10,932,109.88定期存款账户 5919,0004,6480,0004,0 10,909,514.18定期存款账户招商银行厦门江头支行
5919,0004,6480,0028,0 3,021,450.00定期存款账户 5919,0004,6410,606 529,819.37一般存款账户小计 36,325,003.31
10,0033,8930,2104,0003 10,000,000.00定期存款账户 10,0033,8930,2103,0004 5,000,000.00定期存款账户福建省海峡银行福州杨 10,0033,8930,1104,0004 10,000,000.00定期存款账户桥支行 10,0033,8930,1103,0005 7,000,000.00定期存款账户 10,0033,8930,8001,0001 924,269.38一般存款账户小计 32,924,269.38
合计 160,121,287.46
说明1：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费净额1,939.35万元（其中2013年度募集资金专户利息收入扣除手续费净额466.54万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
资项目。变更募集资金投资项目情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2013年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、募集资金使用情况
（1）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额、收益情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表；
（2）年度内超募资金各投入项目的实际使用金额与计划使用进度的差异情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金变更项目情况表。
易联众信息技术股份有限公司董事会
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||39,373.90|||||||
|募集资金总额|||||||||||
|||||8,864.62|||||||
|报告期投入募集资金总额|||||||||||
|||||25,301.12|||||||
|已累计投入募集资金总额|||||||||||
|||||5,637.14|||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||5,637.14|||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||||||||||
|||||14.32%|||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例（%）|||||||||||
|||||||截至期末|项目达到|||项目可行|
||是否已变|募集资金|||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募资金|||调整后投|本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
||更项目(含|承诺投资|||累计投入|||实现的效|||
|投向|||资总额(1)|投入金额||(%)(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
||部分变更)|总额|||金额(2)|||益|||
|||||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|研发中心平台建设与软件|||||||2014 年 12||||
||否|5,217.02|5,217.02|730.74|1,984.13|38.03%||887.69|是|否|
|升级产业化项目|||||||月31日||||
|运维体系及灾备服务平台|||||||2013年7月||是||
||是|4,989.72|1,959.68|469.13|1,861.30|94.98%||578.28||是|
|项目|||||||20日||||
|民生一体化综合信息服务|||||||2014年9月||||
||否|4,811.10|4,811.10|672.70|2,708.50|56.30%||351.11|是|否|
|平台项目|||||||30日||||
|社会保障卡及读写终端制|||||||2012年1月||||
||否|3,761.23|3,761.23|26.54|3,178.77|84.51%||1,458.36|否|否|
|作中心项目|||||||20日||||
|承诺投资项目小计|--|18,779.07|15,749.03|1,899.11|9,732.70||--|3,275.44|--|--|
|超募资金投向|||||||||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2013 年 11||||
|大连易联众科技有限公司|是|2,700|0|-2,607.10|92.90|100.00%||16.09|否|是|
||||||||月25日||||
|福建易联众电子科技有限|||||||2010 年 12||||
||否|600|510|0.00|510.00|100.00%||-132.72|否|否|
|公司|||||||月1日||||
||||||||||用于购买||
||||||||||办公楼，没||
|购买福州软件园产业基地|||||||2013年7月||||
||否|3,200|3,200|2,965.52|2,965.52|92.67%||0|有产生直|否|
|二期A3研发楼|||||||26日||||
||||||||||接经济效||
||||||||||益||
|补充流动资金（如有）|--|12,000|12,000|4,000.00|12,000.00|100.00%|--|--|--|--|
|超募资金投向小计|--|18,500|15,710|4,358.42|15,568.42|--|--|-116.63|--|--|
|合计|--|37,279.07|31,459.03|6,257.53|25,301.12|--|--|3,158.81|--|--|
||研发中心平台建设与软件升级产业化项目未达到计划进度的情况和原因||||||||||
||2011年12月5日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定将该项目完成日推迟至2013年7月20日，推||||||||||
||迟期一年。2013年6月20日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定再次调整该项目的实施进度，将完成日推||||||||||
||迟至2014年12月31日。||||||||||
||进度推迟原因：本项目建设过程中，恰逢国家“十二五”规划制定并颁布，对人力资源和社会保障、医疗卫生两||||||||||
||个行业的信息化提出了新的规划和要求，同时两个行业的信息化工作本身也在快速发展过程中，新的趋势和变化不断||||||||||
||产生。为了募集资金的效益最大化，本项目建设过程中须重视、评估这些新的需求和变化，以把握行业信息化的趋势||||||||||
||和热点，使得本项目中研发的软件产品能更贴近行业需求，具备更强的市场竞争力，这需延长软件的研发周期。||||||||||
||本项目与公司另一募投项目——民生一体化综合信息服务平台项目在软、硬件建设内容及服务应用方面具有较大||||||||||
|未达到计划进度或预计收|||||||||||
||关联性。民生一体化综合信息服务平台项目建设正在按计划顺利推进，已建设了包括大型云服务主机在内的软硬件平||||||||||
|益的情况和原因（分具体|||||||||||
||台。由于该项目尚未完全展开，目前有较多空闲资源。为合理利用资源，现将民生一体化综合信息服务平台项目的云||||||||||
|项目）|||||||||||
||服务平台划出部分资源暂时供研发中心平台建设与软件升级产业化项目使用，等有实际需要的时候，再开始投入本项||||||||||
||目中与民生一体化综合信息服务平台重合部分的软、硬件平台建设。||||||||||
||民生一体化综合信息服务平台项目未达到计划进度的情况和原因||||||||||
||2012年8月2日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定将项目完成日推迟至2013年7月20日，推迟期||||||||||
||一年。2014年1月17日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定再次调整该项目的实施进度，将完成日推迟||||||||||
||至2014年9月30日。||||||||||
||进度推迟原因：该项目的民生服务自助机系统是由系统应用软件和自助信息终端机组成，计划在基层网点布设1000||||||||||
||套自助机和终端软件。||||||||||

|||
|-|-|
|在本项目民生服务自助信息机布放过程中，2012年11月，十八大召开，确定了深化政府转型、经济结构转型、基||
|本公共服务均等化等改革的重点领域和方向，推动了我国就业服务和基本社会保障、公共卫生和基本医疗服务体系建||
|设以及服务外包产业市场空间的挖掘和释放，也为我司民生自助信息服务一体机的推广和布放提供了更为广阔的市场||
|空间和前景。||
|2013 年5月国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，|会议确定今年在行政体制、价格、民生、统筹城乡、农|
|业农村等重点领域和关键环节加大改革力度。继续推进医药卫生体制改革，加快推进城乡居民大病保险。完善相关公||
|共服务及社会保障制度。||
|公司民生一体化综合信息服务平台项目原计划应于2013年7月20日完工，公司已于2013年5月份与供应商签订||
|了 900 台的民生服务自助信息机采购合同，并积极进行布放。但是，由于相关政策的变化，客户增加了部分需求，致||
|使布放过程放缓。||
|2013 年7月底，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务。在这个政||
|策的鼓励下，政府为了进一步提高公共服务管理水平，计划在民生服务自助信息机上加载更多的公共服务业务，不仅||
|从信息服务内容的多样化需求以及自助信息机原有系统具有更广阔的升级空间，都需要对民生服务自助信息机系统进||
|行升级改造。公司与客户积极展开规划、设计，但由于业务需求细化需要一个过程。||
|2013年11月，十八大三中全会召开恰逢其时。十八大三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题||
|的决定》||
|鉴于前述国家政策以及移动互联行业发展的大势，从宏观影响产业方向到向微观影响行业规划发展的转变，是一||
|个逐步清晰和渐进的过程。在三中全会之后，客户提出的需求更加明确，也更加丰富。原来民生服务自助信息机的配||
|置难以满足这一变化，为了更好地实现一系列的新增公共服务，公司已组织项目团队进行设备、系统的规划设计，并||
|回收了部分已布放的设备。但由于新增需求的具体细节需要与客户充分沟通，时间上具有一定不确定性，因此未能及||
|时调整该项目的实施进度。||
|目前，已完成了民生服务自助信息机的设备改造和软件升级的规划工作，包括医疗、社保、劳动、教育、住房等||
|各业务口的服务细化和应用扩展，例如医疗方面居民健康档案的应用，健康体检和健康管理的扩展；住房方面对厦门||
|市公积金管理中心自助服务系统的建设；便民服务方面对水、电、煤、交通罚没等方面接入便民应用，引入金融支付||
|模块等。为了更好地实现一系列的新增公共服务，将公司民生综合信息服务与政改（推广政府购买服务、政府机构改||
|革以及去行政化等）、医改、促进就业创业、建立更加公平可持续的社会保障制度等新政策相融合，公司需要时间对计||
|划布放的民生服务自助信息机和软件进行更新、升级后再进行布放。||
|社会保障卡及读写终端制作中心项目未达到计划进度的情况和原因||
|2011年12月5日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定将该项目完成日推迟至2012年1月20日，推||
|迟期6个月。||
|进度推迟原因：该项目是为了满足“全民参保”形成的巨大的社会保障卡市场需求而立项。项目建设伊始，恰逢||

|||
|-|-|
||本公司正承担福建设社会保障卡的建设工作，时间紧，任务重，为满足福建省政府对全省社会保障卡的制作和发放工|
||作的规划要求，本公司进行流程优化将社会保障卡的部分制作交付第三方进行生产并在制作环节“增员扩容”。因此|
||本公司在社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度作了推迟建设的安排。|
||其次，目前中国人民银行和人社部也正在合力推动金融社保卡的发行工作，这给规范主体和市场带来了新的变化|
||和要求，为了顺应这一变化，本公司在社保卡项目的建设过程中，也要充分考虑到这些新的变化，以使募投资金的利|
||用更有效率，产出更加良好，这在一定程度上也影响了社会保障卡及读写终端制作中心项目的建设进度。|
||截至本报告期末，该项目已经建设完成，公司内部已完成了项目验收工作，并正式投入生产。|
||社会保障卡及读写终端制作中心项目未达到预计收益的情况和原因|
||本报告期，社会保障卡及读写终端制作中心项目实际实现效益与预计效益存在差异的主要原因是：前期，由于人|
||力资源与社会保障部关于社保卡规范升级及人民银行 PBOC2.0 升级，这给规范主体和市场带来了新的变化和要求，为|
||顺应这些变化和要求，本项目的建设、商务拓展和生产销售等工作均发生了延迟，收入和利润的实现也受到了很大影|
||响。报告期，制卡中心已经投产并产生效益。公司在安徽、湖南等省的社保卡制发卡工作也已经开始稳步推进，后续|
||将带动社保卡卡片制作销售。同时，公司正在加强市场销售工作，争取在银行卡及其他卡片方面实现销售。|
|项目可行性发生重大变化|运维体系及灾备服务平台项目、投资设立大连易联众科技有限公司项目可行性发生重大变化，详见附表2：2013年度|
|的情况说明|变更募集资金投资项目情况表。|
||适用|
||本公司募集资金净额39,373.90万元，与承诺募投项目资金18,779.07万元相比，超募资金为20,594.83万元，超募资|
||金实际使用情况如下：|
||1、2010年8月27日第一届董事会第七次会议审议通过，本公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充公司流|
||动资金。|
||2、2010年9月12日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金600万元投资设立福建易联众|
||电子科技有限公司。2010年11月，本公司使用超募资金180万元用于福建易联众电子科技有限公司的首期注册资金。|
|超募资金的金额、用途及||
||2011 年6 月，本公司使用超募资金420 万元用于福建易联众电子科技有限公司的第二期出资。2011 年8 月28 日，经|
|使用进展情况||
||本公司第一届董事会第十七次会议审议通过，将所持有福建易联众电子科技有限公司 9%的股权（出资额为 90 万元人|
||民币）以90万元人民币的价格转让给福建易联众电子科技有限公司的三位技术人员施莹、高扬和阮文华，股权转让款|
||已于2013年4月10日归还至募集资金专用账户。|
||公司使用超募资金投资的子公司—福建易联众电子科技未达到预计效益的情况和原因|
||本报告期，福建易联众电子科技实际实现的效益与预计效益存在差异的主要原因是：福建易联众电子科技针对银|
||行安全认证及相关产品正在进行福建省外的全国市场的业务拓展，目前正处于市场的拓展阶段。本报告期，虽然利润|
||实现上没有达到预期的目标，但通过研发及市场积累，已经形成了比较完整的产品线，省外客户市场也有了较大突破。|

|||
|-|-|
||3、2010年9月12日第一届董事会第八次会议审议通过，本公司使用超募资金2,700万元投资设立大连易联众科|
||技有限公司。2010年10月，本公司使用超募资金945万元用于大连易联众科技有限公司的首期注册资金。2012年10|
||月，本公司使用超募资金1,755万元用于大连易联众科技有限公司第二期出资。|
||2013年6月20日经第二届董事会第九次会议审议通过，并经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司决|
||定终止超募资金投资项目—大连易联众科技有限公司。具体情况详见公司2013年6月24日刊登在中国证监会指定的|
||创业板信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于终止超募资金投资项目—大连易联众科技有限公司|
||公告》。|
||2013年11月，公司完成了对大连易联众科技有限公司的注销登记工作。具体情况详见公司2013年11月25日刊|
||登在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于完成子公司注销登记的公|
||告》，公司对大连易联众依法清算后剩余财产2607.10万元已转回超募资金专户。|
||4、2011年8月28日第一届董事会第十七次会议审议通过，本公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充公司|
||流动资金，截止目前该4,000 万元超募资金实际已全部用于公司社会保障卡项目等日常经营所需流动资金。|
||5、2012年12月20日第二届董事会第五次会议审议通过，本公司使用超募资金3,200万元用于购置位于福州市鼓|
||楼区软件大道89号的“福州软件园动漫游戏产业基地二期”的3691.2平方米A3独栋研发楼，用于公司在福州地区子公|
||司、办事处及相关部门的办公场所。截至本报告期末止，该项目实际投入2,965.52万元。|
||2013年7月26日，该办公楼已达到预计使用状态，由在建工程转入公司固定资产。截至本报告公告日，该办公楼|
||尚未办理产权登记手续。关于购买该办公楼的具体情况详见公司于2012年12月25日刊登在中国证监会指定的创业板|
||信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用超募资金购置福州软件园产业基地二期A3研发楼的|
||公告》。|
||6、2013年4月17日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，本公司使用超募资金4,000万元用于永久性补充|
||公司流动资金。|
||7、截至2013年12月31日止，公司累计使用超募资金人民币15,568.42万元。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年12月5日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目——社会保障卡及读写终端|
||制作中心项目实施地点的议案》，由于福建省政府于2010年下半年率先开始推行社保卡和就诊一卡通项目建设，本公|
|募集资金投资项目实施地||
||司承接了福建省全省金融社保卡业务，组建了200人的卡业务数据采集和处理团队，加上生产线建设用地，原规划场|
|点变更情况||
||地厦门市软件园二期公司办公大楼面积1200平方米，不能满足项目建设发展需求，长远来看，产业发展空间受限，而|
||且软件园二期公司办公大楼现有剩余空间不能满足项目实施产地扩充的要求。因此，决定将该募投项目实施地点变更|
||至厦门思明区前埔西路263号，场地面积2613平方米能够适应募投项目建设需求，实现公司产业发展战略。|
||此次项目实施地点变更，能优化募投项目的实施布局，使本公司获得较大的发展空间和优越的发展环境，并且未改|

|||
|-|-|
||变募投项目的实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。|
|募集资金投资项目实施方|不适用|
|式调整情况|无|
||适用|
||2010年12月26日，本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自|
|募集资金投资项目先期投|筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,003,342.01元，其中预先投入研|
|入及置换情况|发中心平台建设与软件升级产业化项目2,792,456.46元，运维体系及灾备服务平台项目315,731.59元，民生一体化综合|
||信息服务平台项目3,071,952.30元，社会保障卡及读写终端制作中心项目2,823,201.66元。2010年12月29日，上述募|
||集资金置换完毕。|
||适用|
|用闲置募集资金暂时补充|2010年11月25日第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司使用超募资金3,800万元用于临时补充公司流动|
|流动资金情况|资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年5月17日，本公司已在规定期限内将上述资金一次性全部归|
||还至募集资金专用账户。|
||1、本年度，公司使用超募资金2,965.52万元购买福州软件园产业基地二期A3研发楼及装修工程，没有产生直接|
|募集资金投资项目无法单|经济效益，未单独核算经济效益。|
|独核算效益的的原因|2、本年度，公司使用超募资金4,000万元，用于补充流动资金。截至2013年12月31日，公司累计使用超募资金|
||12,000万元，用于补充流动资金，没有产生直接经济效益，未单独核算经济效益。|
|用闲置募集资金投资产品||
||无。|
|情况||
||适用|
||报告期，运维服务平台项目已达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额为 1,959.68 万元，截至 2013|
||年12月31日项目实际累计投入募集资金1,861.30万元，尚有21.43万元需要在期后进行支付，为设备采购尾款等支|
||出。本项目结余募集资金76.95万元（不含利息），节约金额占承诺投资总额的比例为 3.93%，不存在重大差异。本项|
||目募集资金结余主要原因是在项目实际实施中，加强成本控制，降低了采购成本和减少了部分设备采购。|
|项目实施出现募集资金结||
||报告期，社会保障卡及读写终端制作中心项目已达到预定可使用状态，该项目承诺募集资金投资总额为 3,761.23|
|余的金额及原因||
||万元，项目累计投入募集资金3,178.77万元，结余募集资金582.46万元（不含利息），节约金额占承诺投资总额的比|
||例为15.48%，不存在重大差异。本项目募集资金结余主要原因是在项目建设过程中，外部政策、标准发生了较大变化，|
||技术也在不断的发展升级，公司在充分考虑这些变化后结合自身行业优势，采用了更集约化的建设方式，优化资源配|
||置，降低了采购成本和减少了部分设备采购，实现了项目投入的节约。|

|||
|-|-|
|尚未使用的募集资金用途|尚未使用的募集资金（包括超募资金）存放于本公司募集资金专户。本公司将根据公司发展规划，妥善安排剩余|
|及去向|募集资金（包括超募资金）的使用，将其用于本公司主营业务。|
|募集资金使用及披露中存||
||无|
|在的问题或其他情况||

附件2： 募集资金变更项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟||截至期末实际|截至期末投资|项目达到预定|||变更后的项目|
||对应的原承诺||本报告期实际||||本报告期实现|是否达到预计||
|变更后的项目||投入募集资金||累计投入金额|进度|可使用状态日|||可行性是否发|
||项目||投入金额||||的效益|效益||
|||总额(1)||(2)|(%)(3)=(2)/(1)|期|||生重大变化|
||运维体系及灾|||||||||
|运维服务平台||||||2013年07月||||
||备服务平台项|1,959.68|469.13|1,861.30|94.98%||578.28|是|否|
|项目||||||20日||||
||目|||||||||
||投资设立大连易联众科技有限公司|0|-2607.10|92.90|—|—|16.09|—|否|
|合计|--|1,959.68|-2,137.97|1,954.20|94.98%|--|594.37||--|
||||运维体系及灾备服务平台项目变更为运维服务平台项目|||||||
||||1、项目投资内容调整原因：|||||||
||||在过去的三年里，公司运维体系及灾备服务平台项目建设的外部市场环境发生了重大变化。|||||||
||||第一，国家在新一代信息技术产业规划里重点发展云计算产业，地方政府也相继出台了云计算产业发|||||||
||||展规划，部分地方政府IT系统的建设模式发生了变化，增加了运维服务市场的不确定因素，导致客户规|||||||
||||模缩小。因此，决定相应缩小运维服务平台（即原项目的运维体系部分）建设规模。|||||||
||||第二，由于国家正在福建泉州建设东南沿海最大的国家级数据灾备中心，对政府行业内的灾备服务外|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分|||包市场构成一定的影响，鉴于政府项目建设思路的变化，灾备服务平台项目不具备继续进行下去的前提和|||||||
|具体项目)|||环境，公司决定终止原项目中“灾备服务平台”的建设。|||||||
||||2、决策程序：|||||||
||||2013年6月20日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变|||||||
||||更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》，公司全体独立董事和保荐机构|||||||
||||亦发表了明确同意意见。2013年7月10日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资|||||||
||||金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容的议案》。|||||||
||||3、信息披露情况：|||||||
||||《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项|||||||

||
|-|
|目投资内容的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八|
|次会议决议公告》、《招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变动事项的核查意见》已于2013|
|年6月24日在中国证监会指定信息披露网站上披露。《2013年第一次临时股东大会决议公告》已于2013|
|年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上披露。|
|截至本报告期末，该项目已经完成了运维中心机房、呼叫中心、运维服务管理体系、北京、广西公司|
|办公和IT环境的建设，项目已建设完成并正式投入使用，达到了预期目标。|
|大连易联众科技有限公司注销|
|1、 变更原因：|
|大连易联众科技有限公司是公司为了进一步拓展医疗卫生信息化领域相关业务与常忠先生合资设立|
|的子公司。大连易联众成立后至 2011 年 6 月，在大连市的业务拓展没有取得预期进展，原合作方常忠先|
|生也因此提出出让股权退出合作，公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让了常忠先生所持有的|
|大连易联众10%的股权。|
|此后，为了继续开拓以大连市为辐射的医疗卫生行业信息化市场，2011年7月开始，公司与大连公众|
|信息产业有限公司建立战略合作伙伴关系，以期利用双方各自的资源和优势，通过项目合作方式为切入点|
|共同推动、开拓大连市医疗卫生行业信息化市场，包括居民健康档案、居民健康卡、大连市级新农合项目、|
|易联众自助服务终端产品代理销售方面等相关业务。截止 2013 年 6 月，经过双方努力，虽然取得一定成|
|效，但大连市健康服务平台建设项目一直没有实质性启动，也尚未实现销售，处在亏损状态。此外，公司|
|与大连公众信息产业有限公司的战略合作协议也已到期，而最终项目何时启动与结果还存在较大不确定|
|性。|
|因此，为避免项目久拖不决，控制投资风险，避免出现更大投资损失，更好地维护公司和投资者的利|
|益，公司决定终止该募投项目。|
|2、 决策程序：|
|2013年6月20日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于终|
|止超募资金投资项目——大连易联众科技有限公司的议案》，公司全体独立董事和保荐机构亦发表了明确|
|同意意见。2013年7月10日公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于终止超募资金投资项|
|目——大连易联众科技有限公司的议案》。|
|3、 信息披露情况：|
|《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于终止超募资金投资项目—大连易联众科技有限公司的公|
|告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《第二届监事会第八次会议决议公|
|告》、《招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目变动事项的核查意见》已于2013年6月24日在|
|中国证监会指定信息披露网站上披露。《2013年第一次临时股东大会决议公告》已于2013年7月10日在|

|||
|-|-|
||中国证监会指定信息披露网站上披露。|
||2013年11月，公司完成了对大连易联众科技有限公司的注销登记工作。具体情况详见公司2013年|
||11月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于完|
||成子公司注销登记的公告》，公司对大连易联众依法清算后剩余财产2,607.10万元已转回超募资金专户。|
||大连易联众科技有限公司未达到预计效益的情况和原因|
||该公司已经注销，具体情况详见公司2013年6月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分||
||的《关于终止超募资金投资项目—大连易联众科技有限公司公告》，以及2013年11月25日刊登在中国证|
|具体项目)||
||监会指定的创业板信息披露网站的《关于完成子公司注销登记的公告》。|
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说||
||无|
|明||