股票代码：300400 股票简称：劲拓股份 公告编号：2016-018
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“劲拓股份”）分别召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2017年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]951号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.6元，共计募集资金为人民币152,000,000元。扣除与发行有关的费用人民币 32,162,476.45元，实际募集资金净额为人民币 119,837,523.55元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2014]48170009号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已于2014年10月30日分别与保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行以及中国银行股份有限公司深圳建安路支行分别签署了《募集资金的三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。具体内容详见2014年10月31日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2014-012）。
2016年1月22日，公司第二届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行的募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行开设的募集资金专户，公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。具体内容详见2016年1月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2016-006）。
2016年 2月 3日，公司分别与兴业证券、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行泰然支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见2016年2月4日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-008）。
二、募集资金实际使用情况
2015年3月30日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了意见。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资 805.23万元的情况出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（瑞华核字【2015】48170003），具体内容详见 2015年 3月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2016-011）。
截止 2015年 12月 31日，公司募集资金账户余额为人民币 11,358.59万元，具体使用情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|本年度投入金额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度|
|1、SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|否|10,517.83|10,501.58|48.87|739.21|7.04%|
|2、研发中心建设项目|否|1,482.17|1,482.17|6.90|121.79|8.22%|

三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
在募投项目具体实施过程中，公司发现拟实施募投项目的土地(宗地编号为A725-0043)周边规划的市政道路落实情况与预期相差较远，由于缺乏配套的市政道路，募投项目建设所需的大型施工设备无法进入，导致建设项目无法如期开工。鉴于土建工程项目涉及政府主管部门较多，行政审批手续繁杂周期较长，公司募集资金投资项目进度延迟。
2、募集资金投资项目延期的具体情况
基于以上原因，公司拟将募集资金投资项目“SMT焊接设备及 AOI检测设备扩产项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长，项目投资总额和建设规模不变。
具体调整情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|承诺投资项目|本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期|本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期|项目可行性是否发生重大变化|
|1、SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目|2016年12月31日|2017年12月31日|否|
|2、研发中心建设项目|2016年12月31日|2017年12月31日|否|

四、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
公司本次募集资金投资项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司通过利用积累多年的管理经验、科学合理的调度生产等手段，保证公司目前的生产经营不受募投项目延迟所带来的影响。同时公司将加快推进项目建设，以满足后续的生产经营需要，因此项目延期不会对公司生产经营产生重大影响。
五、公司独立董事、监事会和保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
公司本次募集资金投资项目的延期是根据外部条件和项目实际实施情况作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东利益。同意公司对募集资金投资项目进行延期。
经审核：全体监事一致认为本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。
3、保荐机构意见
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。兴业证券对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告！
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2016年4月11日