证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-082宁波天邦股份有限公司
关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖
合作协议的公告
一、对外投资概述
1、投资基本情况
公司拟通过全资子公司汉世伟食品集团有限公司（下面简称“汉世伟”、“乙方”）及其下属子公司与安徽省阜南县人民政府（下面简称“甲方”）在阜南县实施现代化生猪养殖暨精准扶贫项目。预计项目总投资额约20亿元，项目分期进行，公司拟以自有资金、政府扶贫贷款计划或通过自筹等方式解决。
2、审议情况
公司于2016年12月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的议案》，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，上述对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、合同双方介绍
甲方：安徽省阜南县人民政府
授权代表人：阜南县县委副书记李云川
乙方：汉世伟食品集团有限公司
住所地：安徽省马鞍山市和县乌江镇工业园通江大道
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张邦辉
注册资本：5,000万元
统一社会信用代码：91340523078737491B
公司拟通过汉世伟在安徽阜阳新设的子公司具体负责项目实施，因而乙方包括乙方及乙方的子公司。拟新设汉世伟子公司名称：阜阳汉世伟食品有限公司（拟注册，名称以工商登记机关核准为准）。
甲方与公司、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、合同主要内容
（一）项目概况
为促进阜南县地方经济快速发展、提升阜南县农业现代化水平、扩大当地百姓就业和增收致富，助力精准扶贫工程，甲乙双方达成生猪养殖合作协议，具体建设项目内容如下：
1、母猪场
汉世伟负责投资建设10个存栏规模6200头的标准化母猪场，单个标准化母猪场用地约150亩。
2、致富农场（育肥场）
由当地合作社或村集体组织用甲方归集的扶贫贷款，按乙方提供的图纸要求建设致富农场，经验收合格后租赁给乙方生产经营。具体方案如下：
（1）建设与母猪场配套致富农场。每个母猪场配套建设30个致富农场，共配套建设300个致富农场，单个致富农场用地约10亩，建设资金来源主要为合作养殖农户和地方政府扶贫贷款，每个致富农场固定资产投资额约250万元，总固定资产投资约7.5亿元。
（2）对当地现有农户猪场进行改造。由阜南县畜牧兽医局提供当地养殖汇总信息（存栏规模在300头以上的养殖户），乙方技术人员通过现场勘察，提供改造方案，农户自行改造后与乙方合作，乙方按每出栏1头商品猪，给予10元改造补贴，共补贴10批次。
（3）乙方每年按经过审计、验收的致富农场投资额×10%（税由乙方承担）付租赁费给甲方成立的扶贫专业合作社。
（4）三年扶贫贷款到期后,按建设致富农场实有资金(不含三年扶贫期利息)由汉世伟食品集团公司一次性购买。原致富农场用地仍由乙方继续租赁。
3、公猪站
乙方拟投资建设公猪站1座，存栏规模600头，占地50亩。
4、有机肥厂
乙方拟投资建设一座年产量10万吨有机肥厂，由甲方负责提供100亩建设用地，
在阜南县范围内科学收集和处理粪肥。
（二）项目规划
1、项目所在地：安徽省阜阳市阜南县。
2、产能规模：建设规模年出栏150万头商品猪。
3、建设期：项目建设期为2017-2019年，其中2016年12月完成项目选址、设计；
2017年开工建设；2018年启动全部母猪场及配套致富农场建设；2019年完成全部建设任务。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|阜南项目进度规划表||||||
|项目内容|项目规模|2017年|2018年|2019年|项目建设投资|
|阜南母猪场1|6200头母猪存栏|启动建设|完工||乙方|
|阜南母猪场2|6200头母猪存栏|启动建设|完工||乙方|
|阜南母猪场3|6200头母猪存栏|启动建设|完工||乙方|
|阜南母猪场4|6200头母猪存栏|启动建设|完工|完工|乙方|
|阜南母猪场5|6200头母猪存栏|启动建设|完工|完工|乙方|
|阜南母猪场6|6200头母猪存栏||启动建设|完工|乙方|
|阜南母猪场7|6200头母猪存栏||启动建设|完工|乙方|
|阜南母猪场8|6200头母猪存栏||启动建设|完工|乙方|
|阜南母猪场9|6200头母猪存栏||启动建设|完工|乙方|
|阜南母猪场10|6200头母猪存栏||启动建设|完工|乙方|
|阜南公猪站|600头公猪存栏|启动建设|完工||乙方|
|阜南有机肥厂|10万吨|启动建设|完工||乙方|
|致富农场1期|2400头，共75个|启动建设|完工||甲方、乙方|
|致富农场2期|2400头，共225个||启动建设|完工|甲方、乙方|

4、达产期：预计2020年可达产。
5、投资规划：本项目总投资约20亿元，固定资产投资约15亿元，流动资金约5亿元。其中甲方投资7.5亿元，乙方投资约12.5亿元。双方对各自投资建设部分拥有独立产权。
6、项目预计投资金额计划
（1）总项目预计投资总额
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|阜南项目投资规划（单位：万元）||||||
|项目总投资测算|项目总投入|公猪站|母猪场|有机肥厂|致富农场|
|总投资|200,000|1,684|84,582|1,584|112,150|
|固定资产投资|153,400|1,500|75,400|1,500|75,000|
|建设期利息|4,390|84|4,222|84|0|
|流动资金|42,210|100|4,960|0|37,150|

（2）总项目分期投资计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|总项目2017—2019年分期投资金额计划（单位：万元）|||||
|项目|2017年|2018年|2019年|合计|
|阜南项目|35,635|104,555|59,810|200,000|
|投入占比|17.82%|52.28%|29.90%|100.00%|

（3）其中公司拟投入的投资计划
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司2017—2019年分期投资金额计划（单位：万元）|||||
|项目|2017年|2018年|2019年|合计|
|阜南项目|17,635|58,055|49,310|125,000|
|投入占比|14.11%|46.44%|39.45%|100.00%|

7、资金来源：公司拟以自有资金、政府扶贫贷款计划或通过自筹等方式解决。
（三）双方责任义务
1、甲方责任义务
（1）甲方成立项目工作组，负责提供项目用地并协助乙方办理土地租赁、设施农业用地、环保、养殖等证件手续，协调扶贫贷款、组建合作社等，为乙方创造良好的经营环境；
（2）协助乙方申报和享受各级政府招商引资等扶持政策，如环保补贴、银行贷款、引种补贴、公猪站良种补贴、规模化养殖小区补贴、生猪养殖标准化示范场补贴等；
（3）协助乙方解决母猪场用地的“五通（即通供水、供电、道路、网络、通讯）”基础设施建设，其中甲方负责将道路接到项目用地红线外；
（4）乙方投资建设有机肥项目，甲方应主动提供相关支持，争取国家相关扶持政策；
（5）甲方承诺，其它养殖企业保证在该项目安全范围外建设，以保证本项目的
生物安全。
（1）双方合作协议签订后10日内筹建项目组；
（2）保证项目按时顺利推进，所建10个母猪场需符合国家标准化示范场创建标准；
（3）指导致富农场建设和生产管理；
（4）乙方母猪场繁育的断奶仔猪优先供给当地的致富农场；
（5）保证在经营期间合规合法，服从当地相关部门的监管；
（6）对于自建致富农场与公司合作的养户，公司与其签订经营管理合同并保证在技术、防疫、饲料供应等方面为其提供有效支持。按公司委托养殖合同执行，对农户自行改造的致富农场在正常养殖情况下每出栏一头商品猪，饲养户的委托养殖费不低于200元。
（四）违约责任
1、因不可抗拒的因素造成本协议无法正常履行双方无责任，双方事后另行协商。
2、纠纷解决方式：如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成的，双方同意在项目所在地法院通过诉讼方式解决。
（五）合同生效条件
本协议经双方签字盖章并履行各自审批手续后生效。
四、对外投资的可行性和市场前景分析
（一）可行性分析
1、项目符合国家、地方相关产业政策及行业未来发展趋势
农业部于 2015年 5月印发了《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，该规划明确提出了要推进农业可持续发展的基本思想。公司合作项目所在地位于安徽省阜阳市阜南县，属于“优化发展区”中的“黄淮海区”。该区域的发展环境好，人口基数大，生猪平均消费水平较高，发展潜力相对较大。公司生猪生产发展在满足本区域需求的同时，可同时助力江浙沪等经济发达省份生猪供应。在该区域建设生猪养殖项目，有利于国家调整优化畜禽养殖布局，稳定生猪、肉禽和蛋禽生产规模，加强畜禽粪污处理设施建设，保障人民群众日常消费品的供应。
公司将切实贯彻落实政府的全产业链融合发展基本思想，努力融合互补公司现有五大板块，利用现有发展基础，提高规模化、标准化、产业化、信息化、环境友好化
水平，加强畜牧粪便综合利用，加强公司整体环保及可持续发展意识，完善良种体系，扩大屠宰加工能力，提高综合生产能力和市场竞争力；开发利用地方现有环境资源优势，打造地方特色生猪养殖产业链。
2、项目响应《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神
公司积极探索资本市场的功能与机制，发挥上市公司的优势，以消除贫困为目标，以精准扶贫为手段，加强与贫困地区地方政府部门密切合作，结合地方产业特点、资源优势等因素，利用市场化的方式，不断摸索并形成可持续发展的扶贫模式，积极发挥企业的社会责任。
与农民合作社合作培育致富农场，重点帮扶贫困村、贫困户，因地制宜发展特色种养业。公司在阜南县建设现代化生猪养殖项目，有利于促进阜南县地方经济快速发展、提升阜南县农业现代化水平、扩大当地百姓就业和增收致富，助力其精准扶贫工程的建设。
3、项目满足食品安全需要并促进当地产业一体化发展
项目的建设能够提升生猪繁育、屠宰集约化、肉制品加工现代化水平，加快农业产业化进程，促进农业产业结构的调整，拉动安徽省农业、畜牧业及相关产业的发展，为促进我国现代农业发展做出新的贡献。
加强生猪产业一体化建设，可以从源头和完整产业链上改善肉类食品的安全质量水平，这是人民群众生活水平提高的必然要求。项目的建设有利于更好地保证肉类食品安全，保障消费者利益。
4、项目建设满足企业发展目标的需要
未来公司将明确聚焦种猪育种、动物保健、养殖管理，并整合猪产业链的高端资源，最终实现经营“一流的、和谐的、健康的动物源食品”的长远目标。公司将确立以科技创新为核心竞争力，明确发展动物育种养殖、水产饲料、动物疫苗等现有主营业务，将其最终贯穿到食品业务，倾力打造绿色、健康的食品全产业链体系。阜南县生猪合作养殖项目有助于公司加快扩繁母猪场建设及生猪养殖业务规模拓展，属于为实施公司未来发展战略的必要措施，与公司的发展战略、未来发展目标一致。
（二）市场前景分析
1、我国生猪繁育屠宰的结构化变革带来新的市场需求
一直以来，国际市场猪肉价格长期低于国内，这种状况是由我国农业和养猪业受到的诸多制约，以及世界主要猪肉出口国的产业优势决定的，短期内不会消除。既是对我国猪肉供应的有效补充，又会对我国养猪业形成一定的挤压效应，促使我国养猪业结构调整升级，散小养殖户由于成本控制、疫病防治和抗风险能力方面的不足将会逐步淘汰，规模化、规范化养猪成为主流。本项目立足生猪产业一体化建设，必将更加适应国家结构性调整和居民肉类消费升级的需要。
2、产业整合成为行业发展重要趋势
近年来，大型饲料生产加工龙头企业加快向养殖、屠宰、加工等中下游产业链延伸，积极整合猪产业链。产业链整合有利于分散风险，实现一体化经营，凸显产业集群效应，有效降低综合成本，提升企业的综合竞争力和盈利能力，将成为行业发展重要趋势。规模化养殖企业在生猪养殖方面的现代化、专业化程度方面也更具竞争优势。
3、从肉类消费需求看，肉类消费仍将保持增长趋势
目前中国是世界第一大猪肉消费国家。近三十年来，我国猪肉消费量由 1998年的3,869万吨上升到2015年的5,567万吨，猪肉消费持续增长。随着我国工业化和城镇化进程的加快，人均可支配收入的增长，居民消费升级，餐饮业的快速发展，未来国内猪肉消费将持续增长，猪肉消费市场空间广阔。
4、从人口和地理位置，项目所在地具有便利的交通环境及广阔的市场前景
项目所在地位于安徽省阜阳市，属于人口高度密集城市。据 2015年全国1%人口抽样调查推算，2015年阜阳市常住人口总量为 790.1万人，人口总量占安徽省的12.9%，居安徽省第1位。从县域分布上看，在安徽省超百万人的13个县(市)中，阜阳市占了 4个，分别为临泉、太和、颍上、阜南，共 539.3万人，其中阜南县总人口约为 167万人。同时，阜南地理位置优越，位居东部经济发达地区与西部资源丰富地区的衔接带、华东经济圈与京九经济带的交汇区。公司项目所在区域及其周边众多的人口和便利的交通环境，将带来猪肉消费的巨大市场需求，同时也是公司未来出栏商品猪销售的有效保障。
五、风险提示
(一)系统性风险
1、市场价格波动风险；
2、原材料价格风险；
3、疫情风险；
4、自然灾害风险。
(二)项目投资风险
1、公司的项目投资顺利实施仍然需要与当地国有土地主管部门签订土地出让合同以取得项目地块土地使用权后开始推进，但届时能否完成土地“招拍挂”程序以及公司能否竞得土地使用权均存在一定的不确定性。
2、公司合作项目将按照协议约定及项目实际需要逐步投入资金,公司预计项目顺利实施将为公司经营业绩带来一定积极影响，但因项目将逐步投产，因此项目达产和产生效益尚需要一定时间周期。公司预计该合作项目对本年度经营业绩不会产生重大影响。
3、如果市场需求变动、产业政策变动、市场竞争环境变化、环保及食品安全监管要求升级、养殖技术变革及项目实施过程中出现的其他意外因素都可能对投资项目的按期实施及正常运营造成不利影响，因此公司项目具体投产后效益及达产进度均存在一定的不确定性。
4、环保审批风险
随着相关环保政策的收紧，国家及各省市地方政府对生猪养殖的限养、禁养及环评流程愈加规范，审批将更加严格。公司项目所在区域属于国家所规定的约束发展区。该区域受资源环境条件限制，可能存在部分项目环保审批被否的或有风险。
六、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议公告》；
2、《安徽省阜南县生猪养殖暨精准扶贫项目合作协议》。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日