证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-086
北京双杰电气股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京双杰电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2015]561号）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 3,448.64万股,每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.13元，募集资金总额为人民币 418,320,032.00元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用48,565,809.99元后，本次发行募集资金净额为人民币369,754,222.01元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中兴华验字[2015]第BJ05-007号验资报告。
截至2017年6月30日，募资资金使用情况明细如下表：
||||
|-|-|-|
|项目||金额（人民币万元）|
|募集资金净额|36,975.42||
|减：累计使用募集资金金额|34,207.32||
|加：募集资金累计利息|716.59||
|尚未使用的募集资金金额|3,484.68||

二、募集资金的存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司对
募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随
时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司于2015年5月13日分别与保荐机构东北证券股份有限公司及募集资金存放银行杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国建设银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
截至2017年6月30日，各签约银行募集资金专户存储情况如下表（单位：万元）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||签约银行||银行账号||募集资金余额|募集资金用途|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000212315||1,099.62||30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000228204||0.06||智能配电设备技术研发中心|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行||11001045300053038003||0.00||智能型中压开关设备技改|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行||1101040160000228253||2,385.00||智能型柱上开关生产线|

三、募集资金使用计划
根据公司2014年第一次临时股东大会审议批准（2014年2月25日）的《关于修订公司新增首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，以及2014年第二次临时股东大会审议批准（2014年4月18日）的《关于修订公司申请首次
公开发行股票并在创业板上市方案中发行数量的议案》，拟公开发行3,448.64万股股票，募集资金主要运用于以下项目：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||计划投资|||||
||||项目名称||||项目备案||环保批文|
||号||||（万元）|||||
|1|||30000 回路/年智能型固|15,374.09||怀经信委备[2012]06号||怀环保审字[2012]0138号||
||||体绝缘环网柜（二期）|||||||
|2||智能型柱上开关生产线||5,056.05||怀经信委备[2012]05号||怀环保审字[2012]0136号||
|3|||智能配电设备技术研发|2,600.00||怀经信委备[2012]04号||怀环保审字[2012]0139号||
||||中心|||||||
|4|||智能型中压开关设备技|25,432.25||京怀柔经信委备案[2014]1号||怀环保审字[2014]0098号||
||||改项目|||||||

四、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
详见附表1。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
1、前次募集资金投资项目“智能配电技术研发中心”为非生产性项目，主要通过各种研发活动为公司后期的发展提供技术储备，项目不产生直接经济效益，因此项目建成后会增加公司的成本。但是，智能配电技术研发中心建成后，不仅可以全面提升公司的科技创新体系，还可以通过对外技术转让或技术使用许可等方式实现科技成果的商业化，从而进一步巩固公司的核心竞争力和可持续发展能力。
2、变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用于永久补充流动资金和变更“智能型中压开关设备技改项目”部分募集资金
用于永久补充流动资金项目无法单独核算效益。将部分前次募集资金投资项目变更为补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司整体收益水平。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月22日，公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2015]第BJ05-009号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金
7,222.56万元。
（四）节余募集资金使用情况
1、“智能型中压开关设备技改项目”
（1）节余资金来源
“智能型中压开关设备技改项目”节余资金0.8万元，为该项目终止后的银行活期存款结算产生的利息。
（2）审批程序及相关披露情况
根据《创业板上市公司规范运作指引》6.4.8条款的相关规定，“单个或者
全部募集资金投资项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。因此，该项目节余的利息收入0.8万元用作永久补充流动资金豁免董事会审议及保荐机构发表意见，并已在2016年年度报告中进行了披露。
2、“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目
（1）节余资金来源
截至2017年7月31日，“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金9,374.09万元（调整后），截至2017年8月11日，该项目已累计投入募集资金8,548.60万元，剩余募集资金合计1,099.62万元（其中募集资金余额为825.49万元，利息收入为274.13万元，共占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的
2.97%，占该项目计划投资资金总额的11.73%）。
公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（包括利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的30%或者以上，无需提交股东大会审议。
（2）审批程序及相关披露情况
公司于2017年8月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于将“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述项目的节余募集资金永久性补充流动资金。独立董事对此议案发表了独立意见。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
五、 变更募投项目的资金使用情况
详见附表2。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司2017年半年度募集资金情况披露及时、完整，不存在重大问题。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于2017年8月28日批准报出。
附表：一、募集资金使用情况对照表
二、变更募集资金投资项目情况表
北京双杰电气股份有限公司 2017年8月28日
附件1：募集资金使用情况对照表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2017年1-6月 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||36,975.42|本期投入募集资金总额||||918.38|||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|已累计投入募集资金总额||||34,207.32|||
|累计变更用途的募集资金总额|||19,288.55||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||52.17%||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本报告期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本报告期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）|是|15,374.09|9,374.09|418.76|8,548.60|91.19|2017-6-30|90.98|是|否|
|智能型柱上开关生产线|否|5,056.05|5,056.05|35.75|2,796.46|55.31|2017-6-30|90.48|是|否|
|智能配电设备技术研发中心|否|2,600.00|2,600.00|463.87|2,647.74|100.00|2017-6-30|不适用|不适用|否|
|智能型中压开关设备技改项目|是|25,432.25|925.17|0|925.17|100.00|2016-9-30|9.34|不适用（注1）|是|
|智能型中压开关设备技改项目结余补充流动资金|否|-|-|-|0.80|100.00|不适用|不适用|不适用|不适用|
|承诺投资项目小计|-|48,462.39|17,955.31|918.38|14,918.77|-|-|190.80|-|-|
|超募资金投向|||无||||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、“智能型中压开关设备技改项目”原定于2017年6月30日建设完成。一方面，受宏观经济形势的影响，近年来工矿企业客户的投资增速有所减缓，尽管公司在电力系统和铁路系统取得了一定的销售业绩，但中压开关设备销售增幅未达预期。另一方面，由于小批量中压开关设备生产工艺集中在组装和调试环节，通过公司前期的项目投入及现有生产及试验检测设备，目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段生产需要。此外，国家电网配电变台成套设备在2016年度实施新的招标模式，需要公司具有变压器投标资质，方能参加该产品的投标。基于以上原因，公司终止该募投项目并将募集资金用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”及永久补充流动资金。综上，因该项目市场环境等发生变化，该项目发生变更。2、“智能型柱上开关生产线”延期原因“智能型柱上开关生产线”原计划于2016年6月30日达到预定可使用状态，该项目募集资金投入情况详见上表所示。实际投资总额与承诺投资总额的差异原因如下：根据目前项目的进展情况，该项目的部分生产线已达到可使用状态，公司柱上开关产品的生产能力和产品质量均有所提升，从而促进公司的柱上开关业务在行业内竞争力提升。但在该项目实际执行中，因公司在采购生产线时对各供应商的资质、报价、售后服务等进行了审慎评估，并对主要供应商进行更换，导致项目进度未达预期。此外，原项目立项时间为2012年，因北京市产业升级政策有所变化，导致项目中钣金等生产工序实施进度受到影响，公司正在积极与主管部门沟通，为保障募投项目的顺利实施，将该募投项目延期至2017年6月。该募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》等相关公告。3、“智能配电设备技术研发中心”延期原因“智能配电设备技术研发中心”原计划于2016年6月30日达到预定可使用状态，该项目募集资金投入情况详见上表所示。实际投资总额与承诺投资总额的差异原因如下：研发中心主体项目已正常运转，对公司研发、技术储备起到积极作用。根据公司目前的实际运营及未来行业技术的发展方向，并综合考虑对公司整体技术创新的需求和协同效益，公司将对部分设备、样机模具进行优化调整，从而提升研发中心的研发能力。基于以上因素，公司将该募投项目延期至2017年6月。该募投项目延期事项已经公司第三届董事会第十三次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》等相关公告。4、公司于2017年8月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。根据公司生产经营需要，拟变更“智能型柱上开关生产线”募集资金投资项目中钣金成套部分的实施主体和实施地点，详见公司于2017年8月12日在巨潮资讯网公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。本次变更尚需公司2017年第四次临时股东大会审议批准。|

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|详见上条“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”之“1、智能型中压开关设备技改项目”。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|1、经2016年5月13日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议以及2016年5月30日在公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》，同意将募集资金投资项目“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为6,000万元，占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的16.23%。2、经2016年5月13日，公司召开的第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议以及2016年5月30日在公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》，同意提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目和永久性补充流动资金。其中，8,750万元（占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的23.66%）用于收购无锡变压器70%股权，剩余部分4,538.55万元（占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的12.27%）及相关利息（268.44万元）全部变更为永久性补充流动资金。|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2015年7月22日，公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字[2015]第BJ05-009号鉴证报告，经保荐机构发表核查意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金7,222.56万元。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|1、截止2016年9月30日，“智能型中压开关设备技改项目”募集资金账户尚有银行活期存款结算产生的利息0.8万元。根据《创业板上市公司规范运作指引》6.4.8条款的相关规定，“单个或者全部募集资金投资项目完成后，上市公司将少量节余资金（包括利息收入）用作其他用途应当经董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后方可使用。节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露”。因此，该项目节余的利息收入0.8万元用作永久补充流动资金豁免董事会审议及保荐机构发表意见。2、公司于2017年8月11日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于将“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2017年7月31日，“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）”项目已建设完毕并存在募集|

|||
|-|-|
||资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金9,374.09万元（调整后），截至本公告日，该项目已累计投入募集资金8,548.60万元，剩余募集资金合计1,099.62万元（其中募集资金余额为825.49万元，利息收入为274.13万元，共占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的2.97%，占该项目计划投资资金总额的11.73%），详见公司在巨潮资讯网披露的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。|
|尚未使用的募集资金用途及去向|募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|不适用|

注1：智能型中压开关设备技改项目原定于2017年6月30日建设完成。一方面，受宏观经济形势的影响，近年来工矿企业客户的投资增速有所减
缓，尽管公司在电力系统和铁路系统取得了一定的销售业绩，但中压开关设备销售增幅未达预期。另一方面，由于小批量中压开关设备生产工艺集
中在组装和调试环节，通过公司前期的项目投入及现有生产及试验检测设备，目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶
段生产需要。此外，国家电网配电变台成套设备在2016年度实施新的招标模式，需要公司具有变压器投标资质，方能参加该产品的投标。基于以上
原因，公司终止该募投项目并将募集资金用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”及永久补充流动资金。综上，因该项目市场环境等发生
变化，该项目发生变更。
附件2：变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北京双杰电气股份有限公司 2017年1-6月 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目拟投||截至期末实际|截至期末投资||||变更后的项目|
||||本年度实际投|||项目达到预定可|本年度实现|是否达到预||
|变更后的项目|对应的原承诺项目|入募集资金总额||累计投入金额|进 度 （ % ）||||可行性是否发|
||||入金额|||使用状态日期|的效益|计效益||
|||（1）||(2)|(3)=(2)/(1)||||生重大变化|
||智能型中压开关设备技改项目|8,750.00|0|8,750.00|100.00|2016年6月30日|834.48|不适用|不适用|
|收购无锡市电力变压器有||||||||||
|限公司70%股权||||||||||
|变更“30000回路/年智能型|30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目|6,000.00|0|6,000.00|100.00|不适用|-|不适用|不适用|
|固体绝缘环网柜（二期）项||||||||||
|目”部分募集资金用于永久||||||||||
|补充流动资金||||||||||
|变更“智能型中压开关设备|智能型中压开关设备技改项目|4,538.55|0|4,538.55|100.00|不适用|-|不适用|不适用|
|技改项目”部分募集资金用||||||||||
|于永久补充流动资金||||||||||
||-|19,288.55|0|19,288.55|100.00|-|834.48|-|-|
|合计||||||||||
||（一）变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途用于补充流动资金1、变更原因（1）募投项目的部分投资项取消公司“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”中，原APG环氧浇注车间设备及安装费预算金额为3,042.90万元，APG车间改造预算金额为239.90万元（APG为环氧树脂压力凝胶工艺技术，是环氧树脂的一种加工工艺和方法，是该项目原计划中的一个生产环节）。目前国内企业在六氟化硫环网柜、固体绝缘环网柜、真空断路器、开关柜绝缘件等一次配电设备中的固体绝缘材料均采用环氧树脂完成产品的绝缘防护，导致了不可降解的环氧树脂大量使用，存在无法再回收利用的难题，不利于环保，不符合可持续发展的要求，降低了产品技术优势和生命周期。基于未来市场需求，行业内正在研发新型塑料环保等绝缘材料替代环氧树脂，该材料加工能耗低并可重复利用，公司已经将该技术用于固体绝缘环网柜、VS1型真空断路器等部分产品进行试验，目前正在检验测试过程中。此外，公司生产基地位于北京市怀柔雁栖经济开发区，属于北京四大城市功能区域中的生态涵养发展区。根据京津冀一体化发展要求，在缓解首都环境、人口压力及转移制造业的大背景下，在北京地区投资APG车间不符合目前的政策监管方向。同时，APG环氧浇注工艺技术已非常成熟，供应厂家生产的产品基本上都能满足产品的技术要求，因此，公司通过设计技术方案及图纸并委托外协厂商的方式生产环氧树脂构件能够满足公司生产经营需要。综上，在节能环保的发展趋势下，公司开始研发环氧树脂的替代品，并决定取消该APG相关项目的投资，减少募集资金投入。（2）对项目进行优化，实现成本控制|||||||||
|变更原因、决策程序及信息||||||||||
|披露情况说明（分具体项||||||||||
|目）||||||||||

||
|-|
|在项目实施建设过程中，公司对生产设备采购进行了招标，同时对现有设备实施改进，使整个项目的投资金额有所下降。①生产设备采购进行了招标在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目建设过程中，公司研发中心联合供应商管理部、工装设备部，对部分生产设备采购进行招标。公司对各供应商的资质、报价、售后服务等进行评估，选择质量较好、服务优良、价格适中的供应商作为设备采购候选人，从而降低了项目的投资金额。其中，检测设备系统、物流仓储设备原计划采用国外进口设备，后经过方案优化和技术调整采用国产设备，节约投资2,400万元左右。②对现有设备实施改进在30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目的机械加工中心实施过程中，原计划所有设备均进行外部采购。经研发中心和工装设备部评估后，除必须外购的设备外，工装设备部对试制车间的现有设备进行优化和改进，使之能与本项目的运行相匹配，从而节约了140万元左右的设备采购金额。（3）满足公司对运营资金的需求公司属于输配电设备行业，产品销售和经营业绩存在季节性波动的特点，主要原因系由于公司客户以电力系统为主，第一、二季度实现的收入较少，第三、四季度实现的收入较高，占全年收入的60%以上。受客户经营行为影响，公司生产和销售也存在季节性波动，造成公司各季度现金流波动，对公司的生产组织、资金调配和运营成本带来一定的影响。另一方面，为了使公司的经营能力再上一个新台阶，公司计划在适当时机完善和延伸产业链，增加企业市场竞争力。综上，在满足达到目前行业环境下的产能配置，为提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司整体收益水平，公司将部分募集资金用于永久性补充流动资金。2、决策程序及相关披露情况以上项目变更已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网披露了《关于变更“30000回路年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”募集资金用途的公告》等相关公告。（二）变更“智能型中压开关设备技改项目”用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目和永久补充流动资金1、变更原因（1）中压开关市场推广未达预期和为满足国网招标新要求的需要公司的募投项目“智能型中压开关设备技改项目”主要生产40.5kV智能型六氟化硫开关设备、40.5kV智能型金属封闭开关设备、40.5kV智能型固体绝缘开关设备等产品。由于中压开关设备主要应用在电力系统、工矿企业、铁路系统等领域，受宏观经济形势的影响，近年来工矿企业客户的投资增速有所减缓。中压开关市场处于较为激烈的市场竞争状态。尽管公司在电力系统和铁路系统取得了一定的销售业绩，但中压开关设备销售增幅未达预期。同时，公司于2011年11月、2015年6月、2016年7月已分别完成了40.5KV金属封闭智能中压开关、充气智能中压开关设备、固体绝缘智能型中压开关设备的样机和型式试验；并且，根据市场推广情况，已实现了小批量的生产。由于小批量生产中压开关设备生产工艺集中在组装和调试环节，通过公司前期的项目投入及利用现有生产及试验检测设备，目前公司整体的产能及工艺、试验及检测能力预计能够满足公司现阶段的生产需要。|

||
|-|
|此外，国家电网配电变台成套设备在2016年度实施新的招标模式，需要公司具有变压器投标资质，方能参加该产品的投标。综上，为了更好的实现募集资金使用效益，更好的适应国家电网的新招标模式，进一步提升公司的综合盈利能力，公司终止了“智能型中压开关设备技改项目”，并将资金变更为向公司目前急需发展的领域进行投资。（2）变更募集资金用途用于收购变压器企业，更有利于增强企业竞争力并提升公司盈利能力公司主营业务是35kV及以下配电设备的研发、生产及销售，通过本次变更募集资金投向，将原“智能型中压开关设备技改项目”的资金投入变更为“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目。①收购变压器生产企业，可以使公司能够满足国家电网公司对JP柜的招标条件。JP柜是配电变压器综合配电柜简称，是一种集电能分配、计量、保护、控制、无功补偿于一体的新型综合控制箱，也是公司的系列产品之一。公司获取该产品订单的主要途径是参与国家电网公司的招投标项目。根据国家电网公司招投标管理中心发布的《国家电网公司关于开展配电变台成套化招标的预告》，自2016年开始，国家电网公司改变了招投标的模式，将JP柜与配电变压器以及其他设备捆绑为配电变台成套设备进行招标，并且只有具有变压器投标资质的企业方可参与该类设备的投标。公司有多年JP柜的生产经验，为确保该类产品的销售收入及市场份额，需要联合具有变压器资质的企业才可以进行投标。无锡变压器具有完整的配电变压器生产及销售资质，通过双方联合，能够满足国网对该类设备的投标条件。2016年度无锡变压器中标配电变台成套设备共计1,863套。②收购变压器生产企业，有利于公司提升箱式变电站产品的竞争力和总体利润水平。箱式变电站类产品市场竞争激烈，变压器品质、价格对取得竞争优势起到至关重要的作用。无锡变压器有多年的电力变压器生产历史，产品、技术、人才积淀完整，其变压器产品从10kV配电变压器一直到110kV电力变压器，具有较为完整的变压器产业链以及业绩资质。通过收购变压器企业，可以完善公司的产品结构，更好地满足客户需求，提升公司的市场竞争力。③35kV一体化变电站、110kV一体化变电站是未来变电站技术和产品发展的新方向，是集中高压开关柜、变压器、控制、计量系统等于一体的集成设备。这类集成设备是未来国家电网公司的招标方向，也是公司产品开发的发展方向。变压器作为该类设备的重要组成部分，公司需要具备变压器生产、技术及产业化等条件。无锡变压器是一家从事各类变压器设计、制造、维修的专业化生产企业，主要产品涵盖6—110kV油浸式电力变压器、环氧浇注型干式变压器、整流变压器、非晶合金变压器、光伏发电组合式变压器、组合式变压器、预装式变电站等多个系列，收购变压器企业有利于公司上述目标尽快实现。（3）满足公司对运营资金的需求公司属于输配电设备行业，产品销售和经营业绩存在季节性波动的特点，主要原因系由于公司客户以电力系统为主，第一、二季度实现的收入较少，第三、四季度实现的收入较高，占全年收入的60%以上。受客户经营行为影响，公司生产和销售也存在季节性波动，造成公司各季度现金流的波动，对公司的生产组织、资金调配和运营带来一定的影响。另一方面，为了使公司的经营能力更上一个新台阶，公司计划在适当时机完善和延伸产业链，增加企业市场竞争力。因此将剩余募集资金用于永久性补充流动资金，将提高募集资金使用效率，改善公司流动资金状况，降低财务成本，提高公司整体收益水平。2、决策程序及相关披露情况以上项目变更已经第三届董事会第十次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并在巨潮资讯网披露了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的公告》等相关公告。|

|||
|-|-|
||不适用|
|未达到计划进度或预计收||
|益的情况和原因（分具体项||
|目）||
||不适用|
|变更后的项目可行性发生||
|重大变化的情况说明||