证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）080号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
主要PPP项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、由于地方政府化解地方债务的影响，公司部分项目的履行存在因政策环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化、调整、暂停实施的可能。
2、PPP项目一般具有投资规模大、建设运营周期长、协调关系复杂以及公共性等特点，因此面临着政策风险、融资风险、建设风险、运营风险、收款风险、利率风险等。
3、公司将及时与相关单位跟进项目进展情况，实时关注政府规划，持续关注公司 PPP项目的进展情况。
一、PPP项目情况
公司于 2016年以来承接多项 PPP项目，主营业务规模快速增长，占用较多营运资金，为保证公司平稳运行，公司积极与相关政府方协商，部分项目通过延长建设期和压缩建设规模的方式，减缓短期工程垫资压力。为方便投资者了解公司经营情况，现将 2017年公司主要 PPP项目进展情况披露如下：
1、PPP工程订单情况（不含普天园林、鹭路兴公司等子公司）单位：亿元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止2018 年 5月 31 日|已中标项目||签订 PPP 合同项目||签订施工合同项目||
||数量|金额|数量|金额|数量|金额|
|PPP 工程订单|28|305.62|21|248.42|16|99.17|
|合计||305.62||248.42||99.17|

2、主要 PPP项目进展情况（不含普天园林、鹭路兴公司等子公司）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||2018年1月|
|||||||1日至2018|
|||PPP合同|施工合同||||
|||||||年5月31日|
|序号|项目名称|金额|金额|计划工期|工程进度||
|||||||确认收入|
|||（亿元）|（亿元）||||
|||||||（万元，预|
|||||||计数）|
||||||整体情况：2016年4月公司与巴彦淖尔市蒙草镜湖投资建设有限公司正式签署了||
|||||镜湖一期施工期:|《巴彦淖尔市临河区镜湖生态修复工程和金川南路生态景观大道建设工程》总承||
||巴彦淖尔市临||||||
|||||2015.4.26-2015.6.30|包合同，合同总价为13,521.30万元，工程内容为镜湖和临河区金川南路绿化栽||
||河区镜湖生态||||||
|||||镜湖二期施工期：|植及养护工程。2017年公司与甲方签署了《镜湖生态修复和金川南路生态景观大||
||修复和巴彦淖||||||
|||||2016.4.1-2016.6.30|道项目PPP合同之补充合同（二）》，新增金川南路升级改造项目，投资估算8910||
|1|尔市临河区金|1.98|1.35|||723.35|
|||||金川南路景观大道施工期：|万元，施工合同暂未签订。||
||川南路生态景||||||
|||||2015.4.26-2015.6.30|工期进度说明：项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。||
||观大道PPP项||||||
|||||金川南路升级改造施工期：|项目调整情况： 2017年政府决定在原1.35亿元的PPP合同基础上，新增金川南||
||目||||||
|||||2017.4-2017.6.30|路升级改造项目，投资估算8910万元，签订《镜湖生态修复和金川南路生态景||
||||||观大道项目PPP合同之补充合同（二）》，施工合同暂未签订。||
||||||整体情况：2016年5月3日，公司与满洲里市农牧林业水务局签署了《满州里机||
||||机场路绿化||场路绿化工程》工程施工合同，合同总金额11,983.70万元。2016年8月公司与||
|||||机场路绿化项目|||
||||项目：||满洲里市农牧林业水务局签署了《满洲里中俄蒙风情大道综合整治工程PPP 项目||
||内蒙古自治区|||施工期：|||
||||1.2||合同》，投资总额约为1.61亿元。工程内容为满州里机场路的绿化栽植养护工||
||满洲里市满洲|||2016.3-2016.8|||
||||||程。||
|2|里中俄蒙风情|1.61||互通桥绿化项目||200.36|
||||互通桥南北||工期进度说明：机场路绿化项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。互通桥绿||
||大道综合整治|||施工期：|||
||||两侧绿化栽||化项目，经协商互通绿化项目开工日期后延，工期相应顺延，预计今年内完成施||
||工程|||2017.5-2017.6|||
||||植项目：||工；||
||||0.4||项目调整情况：按照甲方要求，17年启动互通桥两侧绿化项目，并签署施工合同，||
||||||合同金额4000万元。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||整体情况：2016年6月，蒙草生态、中建基础、北方中郡成立联合体，与阿尔山||
||内蒙古自治区||||口岸筹备处签署《阿尔山生态县域经济PPP项目》。2016年12月，公司与阿尔||
|||||各子项目建设期依据实际情况|||
||兴安盟阿尔山||||山市绿色发展投资有限公司（SPV）签署了8个子项目的施工合同，合同总价款||
|||||及甲方要求单独计算，已签订|||
|3|市生态县域基|30.53|2.34||2.34亿元。|-357.42|
|||||合同的整体施工期：|||
||础设施建设项||||工期进度说明：已签施工合同的各子项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。||
|||||2016.4-2017.8|||
||目（联合体）||||项目调整情况：其他子项目由实施机构根据政府后续文件开展，项目公司根据联||
||||||合体成员不同施工资质划分。||
||||||整体情况：2016年8月 8日公司与阿拉善盟乌兰布和生态沙产业示范区管理委||
||乌兰布和生态||||||
||||0.95（房建等|计划开工日期：2016年6月20|员会签署了《乌兰布和生态沙产业示范区巴彦木仁苏木“十个全覆盖”暨灾后重||
||沙产业示范区||||||
||||其他项目，由|日。|建工程》，合同总价暂定为1.35亿元。工程内容为：危房改造、街巷硬化、安||
||巴彦木仁苏木||||||
|4||1.35|其他第三方|计划竣工日期：2017年8月15|全饮水、卫生院、绿化亮化、“大漠小镇、黄河渔村”旅游项目、基层公共服务|958.97|
||“十个全覆||||||
||||施工企业负|日。|中心项目、垃圾填埋场、环境综合治理、民族学校。||
||盖”暨灾后重||||||
||||责承建）|工期总日历天数：420天。|工期进度说明：项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。||
||建工程项目||||||
||||||项目调整情况：无。||
||||||整体情况：2016年12月，公司与巴彦淖尔市怡春绿化管理有限公司正式签署了||
||巴彦淖尔市临||||||
|||||计划日期：2017 年 4 月 22 日|《巴彦淖尔市临河区绿化景观升级改造工程PPP项目施工总承包合同》，合同价||
||河区绿化景观||||||
|5||4.498|4.498|--2017年6月30日。|款为44976.51万元。|763.75|
||升级改造PPP||||||
|||||工期总日历天数：477天。|工期进度说明：项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。||
||项目||||||
||||||项目调整情况：无。||
||||||整体情况：2017年11月，公司与内蒙古绿兴生态环境有限公司正式签署了施工||
||||||合同，项目主要进行了养护工程、土建工程。||
||||||工期进度说明：部分项目由于场地征迁、规划调整等原因，经协商工期顺延至2019||
|||||计划日期：2017年11月20日|年底。||
||乌海市生态建||||||
|6||14.34|9.54|--2018年10月19日。|项目调整情况：经协商将乌海市沿黄人工湿地草原建设项目停建，原定金额5000|4,118.97|
||设PPP项目||||||
|||||工期总日历天数：335天。|万；乌尔特河生态综合治理工程暂缓建设，原定金额3000万；恩格尔山万亩植||
||||||树基地及植物园生态工程暂缓建设，原定金额10000万元；海南区绿化供水增容||
||||||项目暂缓建设，原定金额4000万。以上项目为暂列项目，暂列项目未包括在施||
||||||工合同中，不涉及施工合同金额的调整。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||整体情况：2017年6月，公司与金柏生态环境股份有限公司成立联合体，中标锡||
||锡林浩特市锡|||计划开工日期：2017年6月15|||
||||4.436（其他||林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程PPP项目。2017年8月，公司与锡林郭||
||林湖、湿地生|||日。|||
||||项目由联合||勒盟锡林湖生态景观旅游区环境治理有限公司（SPV）签署了项目施工合同，合||
|7|态水系治理工|11.51||计划竣工日期：2019年6月15||3,774.03|
||||体施工企业||同价款44361.47万元。||
||程PPP项目|||日。|||
||||负责承建）||工期进度说明：按计划正常施工||
||（联合体）|||工期总日历天数：730天。|||
||||||项目调整情况：无||
|||||计划开工日期：2017年9月30|整体情况：2017年11月，公司与项目公司“阿拉山口景泰绿化科技有限公司”，||
||阿拉山口市绿|||日。|政府方“阿拉山口市农林水牧局”签署了《阿拉山口市绿化（二期）建设PPP项||
|8|化（二期）建|0.75|0.45|计划竣工日期：2018年9月30|目合同》，合同价7492万元。|9.46|
||设PPP项目|||日。|工期进度说明：因新疆政府全面叫停区内PPP项目，暂缓实施。||
|||||工期总日历天数：365天|项目调整情况：无||
||||||整体情况：2017年6月公司与中外园林建设有限公司、天津绿茵景观生态建设股||
||乌兰察布市创||||||
||||||份有限公司作为联合体，中标乌兰察布市园林局《创建国家生态园林城市绿化提||
||建国家生态园||||||
|||（联合体|||升改造PPP项目》，中标金额35.72亿元。本项目内容主要为给水工程、景观工||
||林城市绿化提||||||
|9||中标金额||暂无|程、绿化工程、土方工程。|2,670.80|
||升改造工程||||||
|||35.72）|||工期进度说明：PPP合同及施工合同暂未签订，工期进度暂无。||
||PPP项目||||||
||||||项目调整情况：经协商初步确定项目分期实施，一期投资金额暂定为64585.61||
||（联合体）||||||
||||||万元。||
|||||计划开工日期：2018.3.1|||
|||||栽植完成日期：2018.7.31|整体情况：2017年10月，公司取得了霍林郭勒市住房和城乡建设局《霍林郭勒||
||霍林郭勒市生|||新工养护期：|市生态景观绿化工程ppp项目》的中标通知书，中标价47299.85万元，并签订||
|10|态景观绿化工|5|4.73|2018.8-2019.8|了PPP合同，合同价款50000万元。2018年2月，公司与霍林郭勒市绿环景观投|365.26|
||程ppp项目|||后期养护期：|资有限公司签署了施工合同，合同金额47,299.85万元。||
|||||2019.8-2021.8|工期进度说明：经协商部分项目工期顺延。||
|||||工期总日历天数：1095天|||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||五原县万亩现|||计划开工日期：2017年7月1|整体情况：2017年3月公司与五原县人民政府签署了《万亩现代农业示范园区提||
||代农业示范园|||日。|升改造运营PPP项目》框架协议，金额投资约5,000.00万元。2017年12月，项||
|11|区提升改造工|0.612|0.572|计划竣工日期：2017 年 10 月|目公司“五原县郡农农业生态科技有限公司”与五原县农牧业局签署了PPP合同，|1,249.11|
||程建设PPP项|||31日。|合同价款为6120万元。||
||目|||工期总日历天数：123天|工期进度说明：项目主体工程已施工完毕，进入养护阶段。||
|||||一期：|||
|||||计划日期：2017 年 8 月 24 日|整体情况：2017年2月，公司与五原县人民政府《五原县项目PPP合作框架协议》，||
|||||--2019年8月23日。|合作内容为五原县所辖区域的生态治理工程，投资金额约35,000.00万元。2017||
||五原县绿化景||||||
|12||3.5|2.886|二期：|年11月，公司与五原县原美生态运营管理有限公司正式签署了施工合同，合同|2,033.72|
||观工程||||||
|||||计划日期：2018 年 3 月 1 日|价款为28,864.81万元。||
|||||--2020年2月28日。|工期进度说明：按计划施工。||
|||||工期总日历天数：951天|||
||||||整体情况：2017年3月公司与杭锦后旗人民政府签署了《杭锦后旗生态治理PPP||
||||||项目合作框架协议》，合作内容为杭锦后旗所辖区域内开发建设，包括园林绿化、||
||杭锦后旗一湖|||计划开工日期：2017年3月17|生态修复，总投资约6亿。目前在施工子项目为五个。2017年12月，就其中三||
||两路宽林带景|||日。|个子项目，公司与杭锦后旗景丰园林绿化有限公司签署了《杭锦后旗一湖两路宽||
|13||1.4147|1.02|||762.29|
||观建设PPP项|||计划竣工日期：2018年7月30|林带景观建设PPP项目施工合同》，合同价款为 10195.15万元。||
||目|||日。|工期进度说明：一标段可按期完工。二、三标段由于周边需租地村落争议严重，||
||||||只有零星地段可施工，边施工边解决争议，需延期完成。二标段预计完工时间为||
||||||2018年12月，三标段预计完工时间为2019年9月。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||1、绿化工程：|||
|||||计划开工日期：2017年2月28|||
|||||日。|||
|||||栽植完成期日期：2018年5月|||
|||||15日。|||
|||||新工养护日期: 2018年5月15|整体情况：2017年12月，公司与内蒙古山北生态环境治理有限公司签署了《呼||
||呼和浩特市大||||||
|||||日至2019年5月15日。|和浩特市大青山前坡生态建设工程施工合同》，主要进行了绿化工程、土方工程、||
||青山前坡生态||||||
|14||114.78|38.54|2、铺装工程、水电工程、景观|景观工程、给水工程、养护工程。|10,506.52|
||建设工程PPP||||||
|||||等工程：|项目调整情况：经协商政府决定该项目分期实施，第一期实施42.35亿元，施工||
||项目（联合体）||||||
|||||计划开工日期：2017年3月15|合同签订金额为38.54亿元，施工合同中的各子项目不涉及规模缩减和停建。||
|||||日。|||
|||||计划竣工日期：2018 年 11 月|||
|||||15日。|||
|||||栽植养护期1年|||
|||||工期总日历天数：806天。|||
||||||整体情况：2017年10月，公司收到二连浩特市园林绿化管理局《二连浩特市国||
||二连浩特市国||||家重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目中标通知||
||家重点开发开||||书》。2018年1月，公司与二连浩特市园林绿化管理局签署了《二连浩特市国家||
||放试验区生态||||重点开发开放试验区生态环境治理公共基础设施建设工程PPP项目合同》，投资||
|15||5|暂未签订|暂无||3,213.19|
||环境治理公共||||估算金额49989.73万元。||
||基础建设PPP||||工期进度情况说明：按计划正常施工中||
||项目||||项目调整情况：在不改变项目总投资基础上，原定施工范围新增二连浩特市南市||
||||||门旅游生态绿化工程、二连浩特市旅游综合服务区绿化工程，涉及金额约2亿元。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||整体情况：2017年11月，公司取得了乌兰察布市集宁区林业局《乌兰察布市集||
||乌兰察布市集||||||
||||||宁区绿化工程PPP项目》中标通知书。2018年2月签署《内蒙古自治区乌兰察布||
|16|宁区绿化工程|4.29|暂未签订|暂无||587.52|
||||||市集宁区绿化工程PPP项目合同》，项目总投资额42909.06万元。||
||PPP项目||||||
||||||工期进度说明：按计划施工。||
||||||整体情况：2017年3月公司与阿鲁科尔沁旗人民政府签署了《阿鲁科尔沁旗PPP||
||阿鲁科尔沁旗||||项目合作框架协议》，合作内容为阿鲁科尔沁旗所辖区域内的城市基础和园林景||
||生态修复城市||||观工程，投资约2亿。2017年11月，公司、赤峰永成建设集团有限公司与阿鲁||
|17||2.8149|暂未签订|暂无||1,252.80|
||修补工程PPP||||科尔沁旗住房和城乡建设局、阿鲁科尔沁旗天山镇人民政府签署了《阿鲁科尔沁||
||项目（联合体）||||旗生态修复补植工程PPP项目合同》，可研估算总投资约28149.76万元。||
||||||工期进度说明：按计划施工||
||||||整体情况：2017年5月公司与锡林浩特市人民政府签署了《2017年锡林浩特市||
||2017年锡林浩||||园林绿化工程PPP项目框架协议》，实施内容为锡林浩特市所辖区域内开发建设，||
||特市园林绿化||||总投资暂定26,299.00万元。2017年12月，收到中标通知书。2018年4月公司||
|18||2.63|暂未签订|暂无||296.21|
||工程PPP项目||||与锡林浩特市园林绿化管理局签署《2017年锡林浩特市园林绿化工程政府与社会||
||（联合体）||||资本方（PPP）项目合同》。||
||||||工期进度说明：按计划施工。||
||||||整体情况：2018年月，公司与乌拉特后旗怡馨绿化有限公司签署了《乌拉特后旗||
|||||合同工期：2018年1月8日至|||
||乌拉特后旗||||生态PPP项目设计施工总承包合同》，主要进行了绿化栽植、硬化铺装，景观工||
|19||2.31|1.72|2018年12月15日。||699.73|
||PPP项目||||程。||
|||||工期总日历天数：342天。|||
||||||工期进度情况说明：按计划施工。||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||锡林郭勒盟阿||||整体情况：2017年11月，公司取得了阿巴嘎旗住房和城乡规划建设局《锡林郭||
||巴嘎旗别力古|1.21（中|||勒盟阿巴嘎旗别力古台镇周边绿化工程PPP项目中标通知书》，总投资12089.00||
|20|||暂未签订|暂无||60.86|
||台镇周边绿化|标金额）|||万元，主要进行了绿化、土方、养护工程。||
||工程PPP项目||||工期进度情况说明：按计划施工。||
||包头市大青山||||整体情况：2017年12月8日，公司与浙江普天园林建筑发展有限公司、包头蒙||
|||调整后投|||||
|21|南坡生态修复||暂未签订|暂无|草普天园林建筑发展有限公司作为联合体分别中标包头市山北生态修复工程|640.82|
|||资：15.64|||||
||工程PPP项目||||PPP 项目、包头市公园生态建设工程 PPP 项目、包头市大青山南坡生态修复工||
||||||程 PPP 项目，总中标金额81亿元。2018年实施机构包头市农牧业局根据包头市||
||||||人民政府第4次常务会议的要求对项目进行调整，拟缩减为7个项目，将项目投||
||||||资金额拟调整为22.50亿元,其中：大青山南坡生态修复工程项目投资拟调整为||
||||||15.64亿元，公园生态建设项目投资拟调整为2.53亿元，山北生态修复项目投资||
||包头市山北生||||拟调整为4.33亿元。||
|||调整后投|||||
|22|态修复工程||暂未签订|暂无|工期进度情况说明：按项目调整情况及甲方要求正常施工。|1,417.60|
|||资：4.33|||||
||PPP项目||||项目调整情况：大青山南坡项目包缩减项目建设内容；公园项目包调整前5个建||
||||||设项目调整后为2个建设项目，调减内蒙古土默特右旗哈屯高勒湿地公园扩容改||
||||||造建设项目、包头市昆都仑河综合治理二期工程隐园项目、九原区210国道（110||
||||||国道-九原出口）两侧带状公园改造项目；山北生态项目包调整前5个建设项目||
||包头市公园生||||||
|||调整后投|||调整后为4个建设项目，调减包头梅令花海生态旅游项目。||
|23|态建设工程||暂未签订|暂无||681.18|
|||资：2.53|||||
||PPP项目||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||整体情况：2017年12月，公司与阿拉善盟绿盈生态环境有限公司签署了《阿拉||
|||||计划开工日期：2017年12月|善盟生态修复PPP项目施工合同》，本项目主要进行了土方工程、绿化栽植工程、||
|||||20日。|景观工程。||
||阿拉善PPP项||||||
|24||23.93|21.66|计划竣工日期：2018年10月|工期进度情况说明：经协商阿拉善左旗、乌兰布和部分项目延期完工，“那达慕”|6,166.02|
||目||||||
|||||19日。|大会会场景观绿化工程压缩规模，原定金额16,876.70万元，已经完工2,263.79||
|||||工期总日历天数：325天。|万元；乌兰布和生态新区环境治理项目，缩减规模，原定金额56,500万元，缩||
||||||减后金额45000万元，总涉及合同规模缩减金额约为2.6亿元。||
||||||整体情况：2018年1月，公司与内蒙古西公绿盛生态坏境投资有限公司签署了《乌||
||||||拉特前旗生态治理 PPP项目施工合同》，主要进行了土方、绿化栽植、养护工程，||
|||||合同工期：2017年12月26日|||
||乌拉特前旗||||硬化铺装，木栈道，给水工程。||
|25||9.10|2.87|至2018年5月26日。||2,022.28|
||PPP项目||||工期进度情况说明：已施工部分已按期完成（确认产值约1.5亿），准备进行竣||
|||||工期总日历天数：152天。|||
||||||工验收。其余部分经协商分期实施，一期投资金额为3.3732亿元，施工合同签||
||||||订金额为2.8672亿元。||
||||||整体情况：2018年5月公司与磴口县林业局、阿拉善盟绿草生态投资中心（有限||
||||||合伙）、磴口县城镇发展投资有限公司签署《磴口县生态项目PPP合同》主要进||
||||||行了绿化栽植（土方、给水、栽植）、硬化铺装、景观工程。磴口生态PPP项目||
||磴口县生态||暂未签订施||由以下5个子项目构成：黄河风情小镇项目、纳林湖项目、110国道项目、G6高||
|26||3.91||暂无||15,000.00|
||PPP项目||工合同||速公路项目、百万光伏基地项目||
||||||工期进度情况说明：按计划正常施工||
||||||项目调整情况：无||
||||||整体情况：2018年5月公司、阿拉善盟青草生态投资中心（有限合伙））、巴彦||
||||||淖尔市临河区城市发展投资有限责任公司与巴彦淖尔市临河区人民政府签署《巴||
||巴彦淖尔市临||||||
||||||彦淖尔市临河区2017年绿化升级项目PPP合同》巴彦淖尔市临河区2017年绿化||
||河区2017年绿||暂未签订施||||
|27||2.56||暂无|升级项目，包含7个子项目，沿黄公路项目、朔方路北项目、民主四队项目、酒|11,605.11|
||化升级项目||工合同||||
||||||庄旅游村绿化项目、富强五组村庄项目、万丰旅游村项目、朔方南路项目。||
||PPP合同||||||
||||||工期进度情况说明：按计划正常施工中||
||||||项目调整情况：朔方路南沿绿化项目政府方决定不再进行实施，涉及投资金额||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||1851.17万元。||
||东乌珠穆沁旗||||||
||||||整体情况：2018年5月公司中标东乌珠穆沁旗美化和绿化工程政府和社会资本合||
||美化和绿化工|1.77（中|PPP 合同及施||||
||||||作（PPP）项目。||
|28|程政府和社会|标通知书|工合同未签|暂无||5,844.35|
||||||工期进度情况说明：按计划正常施工中||
||资本合作|金额）|订||||
||||||项目调整情况：无||
||（PPP）项目||||||
|合计||248.42|99.17|||77,266.84|

||
|-|
|说明：1、PPP 项目合同金额的总投资一般包含工程建设费用、运营费用、资金回报率、工程前期费用、征拆费用等，施工合同金|
|额为工程建设部分，所以公司部分 PPP项目总投资金额与施工合同金额会存在较大差异。|

2、2016年7月26日，公司作为联合体之一同阿尔山市外事口岸管理局同阿尔山市绿色发展投资有限公司共同签署了《阿尔山生态县域经济PPP项目合同》，项目总投资约30.53亿元，公司负责其中的生态修复类工程项目，目前已签订施工合同的子项目与原定投资一致，《阿尔山市白狼镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市明水河镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇“十个全覆盖”工程施工合同》、《阿尔山市白狼镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市明水河镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市五岔沟镇绿化工程施工合同》、《阿尔山市口岸绿化工程建设项目施工合同》、《阿尔山市松贝尔现代农牧业产业观光园绿化项目施工合同》，总金额为2.34亿元。
3、2018年1月1日至2018年5月31日项目确认收入数据，为公司预计数，请以公司定期报告数据为准。
二、部分项目延期及调整对公司的影响及公司采取的措施
上述项目前期均按照《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的采购程序，进行了资格预审、公开招标、确认谈判、发布资格预、完成社会资本方采购，符合 PPP相关的法律法规要求。项目实施机构作为政府的职能部门和授权实施机构，在履约能力、信用状况及支付能力方面的风险较小，该项目已完成的产值目前不存在减值风险，但因 PPP项目中个别子项目投资额度调整、政府方规划影响项目施工进度等将影响公司经营收入的确认。针对上述情况，公司将积极配合政府相关部门工作的开展，实时关注政府规划，持续关注公司 PPP项目的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月八日