众会(2018)第3023号深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“麦捷科技公司”)截至2017年12月31日止的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是麦捷科技公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，麦捷科技公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号》的规定编制，反映了麦捷科技公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供麦捷科技公司 2017年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 文爱凤
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 2018年4月16日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2017年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2585号核准），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用21,968,674.41元后，募集资金净额为828,031,294.59元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月15日出具了“众会字(2016)第6361号”《验资报告》。
2、募集资金使用金额及期末余额
币种：人民币 单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2017年度|
|募集资金净额|828,031,294.59|
|减：以前年度已使用金额||
|减：本期使用金额|212,610,251.60|
|减：暂时补充流动资金||
|减：永久补充流动资金（超募资金）||
|减：永久补充流动资金（利息收入）||
|加：募集资金利息收入扣减手续费净额|1,754,910.00|
|尚未使用的募集资金余额|617,175,952.99|

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关法律法规
和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。
2017年1月公司连同保荐机构东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”)分别与华夏银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行（以下简称“专户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
2017年3月，为规范公司募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期存储，为保护中小投资者的权益，公司与东海证券、专户银行在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》，
2、募集资金存储情况
截止2017年12月31日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|银行名称|账号|截止日余额|存储方式|
|中国工商银行股份有限公司深圳市分行观澜支行|4000026829201085312|169,033,038.43|活期/存单|
|中国建设银行股份有限公司深圳南岭支行|44250100006000000546|100,969,106.46|活期/存单|
|华夏银行股份有限公司深圳龙华支行|10867000000836196|347,173,808.10|活期/存单|
|合计||617,175,952.99||

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况见附表1-1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2-1。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时、公平披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
附表1-1：募集资金使用情况对照表
金额单位:万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||82,803.13|||本期投入募集资金总额|21,261.03||||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||0|||已累计投入募集资金总额|21,261.03||||||
|累计变更用途的募集资金总额|||0||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||0||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益||累计实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|是|37,200|37,200|2,510.11|2,510.11|6.75%|2018-12-31|-|-||否|否|
|MPIM小尺寸系列电感生产项目|是|28,800|28,800|12,050.92|12,050.92|41.84%|2018-12-31|777.74|777.74||否|否|
|补充流动资金|否|16,803.13|16,803.13|6,700.00|6,700.00|39.87%|--|--|--||不适用|不适用|
|承诺投资项目小计||82,803.13|82,803.13|21,261.03|21,261.03|25.68%|--||||不适用|不适用|
|超募资金投向|||||||||||||
|无|--|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|
|超募资金投向小计|不适用|--|--|--|--|--|--|--|--||--|--|
|合计|--|82,803.13|82,803.13|21,261.03|21,261.03|25.68%|--|777.74|777.74||--|--|

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入2510.11万元，该项目目前处于小批量出货阶段，本报告期实现营业收入440.35万元；由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自今年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。2、MPIM小尺寸系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入12,050.92万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入5,351.07万元，实现利润777.74万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足MPIM电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自今年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|不适用。|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|在本次募集资金到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入1,927.39万元。2017年3月26日，公司召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金1,927.39万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次置换出具了专项意见。上述置换已于2017年4月7日完成。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专项账户。|

附表2-1：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本期实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|累计实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|37,200|2,510.11|2,510.11|6.75%|2018-12-31|-|-|否|否|
|MPIM小尺寸系列电感生产项目|MPIM小尺寸系列电感生产项目|28,800|12,050.92|12,050.92|41.84%|2018-12-31|777.74|777.74|否|否|
|合计|-|66,000.00|14,561.03|14,561.03|||777.74|777.74|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）|2017年2月6日，公司召开的2017年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，为便于公司统一管理，降低运营成本，提高管理效率，公司将非公开发行募集资金投资项目中 “基于 LTCC 基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目”实施地点由浙江省湖州市变更为深圳市坪山新区，实施主体由控股子公司长兴电子变更为公司总部，公司独立董事、监事会、保荐机构对本次变更出具了专项意见。2017年11月16日，公司召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司非公开发行股票募投项目中“基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目”和“MPIM小尺寸系列电感生产项目” 达到预定可使用状态的时间自2017年12月31日延至2018年12月31日。||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)|1、基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目前期使用自有资金投入1,298.49万元，本期使用募集资金投入2510.11万元，该项目目前处于小批量出货阶段，本报告期实现营业收入440.35万元；由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足SAW滤波器产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自今年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。2、MPIM小尺寸系列电感生产项目前期使用自有资金投入628.90万元，本期使用募集资金投入12,050.92万元，该项目目前处于量产出货阶段，本报告期实现营业收入5,351.07万元，实现利润777.74万元。由于拟用于投入募投项目的募集资金到位时间和建设期均晚于预期计划，此外为满足MPIM电感产业化需求，生产设备大多从国外厂商采购，自今年以来国外厂商设备交货期延长，设备到位时间晚于预期，故项目建设进度晚于预期。||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用。||||||||||