重大合同风险提示公告证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2015-002北方国际合作股份有限公司
重大合同风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司主营业务为国际工程承包，在公司国际工程业务市场开发中，与业主就相关项目签订项目合同是国际工程市场开发的第一步，在正式合同约定的项目执行生效条件满足后，项目才可以生效执行，并对公司经营业绩产生影响。
为充分揭示投资风险，保护投资者利益，本公司将已生效在执行重大合同及已签订但尚未生效实施的重大合同的进展情况进行梳理（附表），请投资者密切关注本公司该类业务的实施风险。
特别风险提示：
1、已签约尚未生效的合同其生效时间及执行具有较大不确定性，对公司本年度业绩不构成影响。
2、公司承诺将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
3、公司承诺将及时披露重大合同生效进展情况。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年一月二十二日
重大合同风险提示公告1、已生效在执行合同：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||合同确认收入情况|||
||||合同签||合同生效||合同履行|||||||
||合同名称||||||||合同履行进展情况||（截至2014年12||披露索引|
||||约时间||时间||期限|||||||
||||||||||||月31日）|||
|伊朗德黑兰地铁四号线项目（5.32亿欧元）||2005年7 月 6日||项目分阶段实施，一期工程1004万欧元2007年8月17日已生效执行，现已履行完毕。二期工程3646万欧元2008年6月2日生效执行，现已履行完毕。四号线剩余工程2012年12月生效。||48个月（3年的保质期）||项目进展顺利，按照进度执行。||累计确认收入451,216.80万元人民币。||详见公司分别于2005 年8 月26日、2009年7月4日及2010年12月2日披露的《三届九次董事会决议公告》和《关联交易公告》《重大合同进展公告》，及在后续定期报告中披露的项目进展情况。||
|埃塞俄比亚AddisAbaba-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同（2.59亿美元）||2013年10月25日||2014年6月||24 个月（3 年的保质期）||项目进展顺利，按照进度执行。||累计确认收入0万元人民币。||详见公司于2013年10月29日披露的《重大合同暨日常关联交易公告》，及在后续定期报告中披露进展情况||
|建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目（15亿美元）||2010年8月20日||项目分阶段生效实施，一期合同3105万美元2013年8月生效。||一期合同履约期限为15个月。||项目进展顺利，按照进度执行。正在促进后续项目生效中。||累计确认收入14,331.88万元人民币。||详见公司于2010年8月21日披露的《重大项目公告》，及在后续定期报告中披露进展情况||
|缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同（7亿美元）||2011年8月26日||2011年10月18日||18个月（1年缺陷通知期）。||截至目前设备发货完成约80%，土建安装完成约10%。业主未能及时提供施工条件，工期延后。目前项目计划进行调整进展顺利，按照进度执行。||累计确认收入128,578.74万元人民币。||详见公司于2011年8月27日、2011年9月28日披露的《重大合同暨关联交易提示性公告》《重大合同暨关联交易公告》，及在后续定期报告中披露进展情况||

重大合同风险提示公告2、已签约尚未生效合同：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否存在合|||
||||||||||||预计生效时|||||
||合同名称||签约时间||未能生效的原因||公司所做的工作||目前进展情况||||同无法履行||披露索引|
||||||||||||间|||||
||||||||||||||的风险|||
|伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目（9830万美元）||2005年4月23日||生效条件为业主取得项目融资。目前业主尚未取得项目融资，该合同尚未生效。||关注业主项目融资进展，配合业主促进融资工作中。||该合同尚未生效。||尚无法预计||尚无法确定||详见公司于2006年4月 20 日披露的 2006年《第一季度报告》及在后续定期报告中披露进展情况。||
|伊朗阿瓦士轻轨一号线项目(38.49亿人民币元)||2006 年12 月||合同的生效条件为公司收到5%的预付款，业主获得有关金融机构提供85%的信贷融资。目前业主尚未取得项目融资，该合同尚未生效。||关注业主项目融资进展，配合业主促进融资工作中。||该合同尚未生效。||尚无法预计||尚无法确定||详见公司于2007年4月 11 日、2011 年 4月28日披露的《重大合同公告》《重大项目进展公告》，及在后续定期报告中披露进展情况||
|德黑兰地铁六号线项目合同（78.7亿人民币元）||2012年5月9日||合同的生效条件为业主向公司支付预付款和项目保险费的15%及管理费（三项费用约合计7460万美元）；业主开出以公司为受益人的信用证；业主取得合同金额85%的融资。目前业主尚未取得项目融资，该合同尚未生效。||关注业主项目融资进展，配合业主促进融资工作中。||该合同尚未生效。||尚无法预计||尚无法确定||详见公司于2012年5月14日披露《重大合同公告》，及在后续定期报告中披露进展情况||
|德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同||2014年11月3||合同的生效条件为公司收到预付金。合同的商务融资条款尚未在合同中约||商务融资条款双方正进一步约定及商谈中。||该合同尚未生效。||尚无法预计||尚无法确定||详见公司于2014年11月 4 日、2014 年 12||

重大合同风险提示公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|112.17亿人民币元）||定。尚未到达生效条件。该合同尚未生效。|||||月 26 日、2015 年 1月14日披露的《重大合同暨日常关联交易提示性公告》《重大合同暨日常关联交易公告》《重大合同暨日常关联交易进展提示性公告》|
|几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同（2.87亿美元）|2013年11月6日|合同的生效条件为：获得中国和几内亚比绍两国政府有权部门的审批；几内亚比绍电力公司与相关银行签署该项目的贷款协议。目前贷款协议尚未签订。该合同尚未生效。|正在办理中国和几内亚比绍两国政府有权部门的审批及为几内亚比绍电力公司与相关银行签署该项目的贷款协议提交项目融资申请文件|该合同尚未生效。|尚无法预计|尚无法确定|详见公司于 2013 年11月8日披露《重大合同公告》及在后续定期报告中披露进展情况|
|几内亚比绍Saltinho输变电线路与变电站项目EPC总承包合同（2.59亿美元）|2014年4月24日|合同的生效条件为：获得中国和几内亚比绍两国政府有权部门的审批；几内亚比绍电力公司与相关银行签署该项目的贷款协议。目前贷款协议尚未签订。该合同尚未生效。|正在办理中国和几内亚比绍两国政府有权部门的审批及为几内亚比绍电力公司与相关银行签署该项目的贷款协议提交项目融资申请文件|该合同尚未生效。|尚无法预计|尚无法确定|详见公司于2014年4月26日披露的《重大合同公告》及在后续定期报告中披露进展情况|
|俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同（4.6亿美元）|2010年1月11日|生效条件为业主取得项目融资。目前业主尚未取得项目融资，该合同尚未生效。|关注业主项目融资进展，配合业主促进融资工作中。|该合同尚未生效。|尚无法预计|尚无法确定|详见公司于2010年1月12 日披露的《重大项目公告》，及在后续定期报告中披露的进展情况|