深圳市长亮科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
SLMJZJ-报告字[2014]002―截止2014年6月30日一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月8日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,300万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.00元。截至2012年8月13日止，本公司共募集资金260,000,000.00元，扣除发行费用34,892,364.10元，募集资金净额225,107,635.90元。
截止2012年8月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]090号”验资报告验证确认。
截止2014年6月30日，公司对募集项目累计投入62,110,928.17元，使用募集资金投入 56,357,230.27元.其中：2012年度使用募集资金 4,063,331.73元，2013年度使用23,738,165.97元，2014年1至6月使用28,555,732.57；截止2014年6月累计使用自有资金垫付5,753,697.9元。
截止2014年6月30日，募集资金余额为人民币176,656,239.79元，其中包括募集资金存款累计利息收入及手续费7,905,834.16元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开
设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|银行名称|账号|初时存放金额|截止日余额|存储方式|
|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|755901634610509|86,804,000.00|9,412.97|活期|
|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|75590163468010682|---|78,070,000.00|一年定期|
|招商银行股份有限公司深圳新洲支行|755901634610711|94,280,000.00|2,325,599.33|活期|
|招商银行股份有限公司深圳新洲支行|75590163468010|---|60,000,000.00|智能定期|
|广州银行深圳分行营业部|812000164823021|---|15,000,000.00|六个月存款|
|广州银行深圳分行营业部|812000164823021|---|5,000,000.00|一年定期存款|
|广州银行深圳分行营业部|812000164823021|---|15,231,000.00|六个月存款|
|广州银行深圳分行营业部|812000164802082|55,400,000.00|1,020,227.49|活期|
|合计||236,484,000.00|176,656,239.79||

注：初时存放金额中包含尚未支付的发行费用11,376,364.10元，2013年度已支付。
三、2014年1至6月募集资金的使用情况
2014年1至6月募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||225,107,635.90|||||本年度投入募集资金总额|28,555,732.57||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||---|||||已累计投入募集资金总额|56,357,230.27||||
|累计变更用途的募集资金总额|||---||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||---||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额(万元)|调整后投资总额(1)(万元)|本年度使用募集资金投入金额|截至期末累计使用募集资金投入金额|截止期末累计使用自有资金垫付|截止期末累计投入金额(2)|截至期末实际投资进度 (3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|1、Java版核心业务系统建设项目|否|5,540.00|5,540.00|9,322,439.15|21,266,289.43|3,054,926.47|24,321,215.90|43.90%|2014年12月31日|---|---|否|
|2、新一代银行核心业务系统建设项目|否|2,231.00|---|---||-||0.00%|2014年7月31日|---|---|是|
|3、新一代银行商业智能建设项目|否|2,080.00|2,080.00|7,110,097.74|11,029,452.77|1,200,731.03|12,230,183.80|58.80%|2014年8月31日|---|---|否|
|4、新一代综合前置系统建设项目|否|2,321.00|2,321.00|8,179,158.03|17,703,821.13|784,075.66|18,487,896.79|79.65%|2014年6月30日|---|---|否|
|5、信用卡业务系统建设项目|否|2,796.00|2,796.00|2,833,903.38|5,247,532.67|713,964.74|5,961,497.41|33.49%|2014年8月31日|---|---|否|
|合计||14,968.00|11,721.00|27,445,598.3|55,247,096.00|5,753,697.90|61,000,793.90||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|信用卡项目未达到计划进度的原因：由于市场竞争的加剧，人力成本的不断上升，公司在研发支出的增长上速度很快，为了节省研发项目开支，公司重新检视了产品研发项目的研发流程，优化了部分环节，并分享了其他研发项目的研发成果，使得本项目的研发支出总额可以大幅降低，经过测算，公司调减了该项目的研发支出费用。由于该项目的研发流程得到一定程度优化，考虑到目前的人力资源状况，出于研发项目谨慎性的考虑，所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015年3月31日。|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|新一代银行核心业务系统建设项目情况说明：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。|
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|超募资金75,427,635.90元，存于募集资金专户中|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|无|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|存于募集资金专户中|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|

募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|新一代银行||||||||||
||新一代银行|||||||||
|核心业务系||||||2016年03||||
||核心业务系|3,067|111.01|111.01|3.62%|||||
|统建设项目||||||月31日||||
||统建设项目|||||||||
|新||||||||||
|合计|--|3,067|111.01|111.01|--|--|0|--|--|
||||1、变更原因：原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标|||||||
||||是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间，市场情况与客户需求已经发生|||||||
||||了较大变化，原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对|||||||
||||新一代核心业务系统的主要需求，如果继续按照原有的需求来进行项目投入，将不能|||||||
||||满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益，保证公司研发产品的持|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行|||||||
|说明(分具体项目)|||了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核|||||||
||||心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代|||||||
||||银行核心业务系统建设项目。 2、决策程序与披露情况： 本次变更部分募集资|||||||
||||金投资项目事项已经公司第二届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，并已经提|||||||
||||交公司2014年第二次临时股东大会审议通过。相关信息均在巨潮资讯网上及时进行|||||||
||||了信息披露。|||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况||||||||||
||||不适用|||||||
|和原因(分具体项目)||||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化||||||||||
||||不适用|||||||
|的情况说明||||||||||

四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。
深圳市长亮科技股份有限公司
二〇一四年八月十四日