苏州科斯伍德油墨股份有限公司
截至2015年12月31日止的
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]313号文《关于核准苏州科斯伍德油墨股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为 22.82元/股，募集资金总额 422,170,000.00元，扣除发行费用 51,182,136.70元，实际募集资金净额为370,987,863.30元，超募资金总额为195,987,863.30元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第10990号《验资报告》。
根据有关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在中国农业银行苏州相城支行、交通银行苏州分行、中国建设银行苏州相城支行开设募集资金专用账户。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放日初始存放金额 截止日余额 存储方式中国农业银行
538401040038888 2011.3.17 195,987,863.30 已销户苏州相城支行
交通银行苏州
325602000018170916572 2011.3.17 160,000,000.00 17,424,894.58活期分行
中国建设银行
32201997440051503530 2011.3.17 15,000,000.00 848.66活期苏州相城支行
合计 370,987,863.30 17,425,743.24
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金投资项目为“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”，截止2015年 12月31日止，前次募集资金使用情况详见本报告“附表1前次募集资金情况对照表”。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金投资项目中的“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”发生变更，项目投资金额增加人民币3,060.72万元，占前次募集资金净额的8.25%，具体变更情况如下：
2013年 8月 16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，并于2013年9月12日提交公司2013年度第二次临时股东大会审议通过。根据议案，公司拟对“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3,060.72万元，其中 643.29万元来自于募集资金银行存款利息，2,417.43万元来自于超募资金。本次追加投资实施后“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”的投资规模增加至27,560.72万元。
该项目投资金额具体变更情况如下：
单位：万元
项目 计划投资金额 变更后投资金额 变更调整金额
一、建设投资 17,955.20 21,260.72 3,305.521、工程费用 13,673.05 16,978.57 3,305.521.1、建筑工程费用 4,382.40 4,444.20 61.801.2、设备购置费用 7,826.00 10,429.17 2,603.171.3、安装工程费用 1,464.65 2,105.20 640.552、固定资产其他费用 3,377.14 3,377.14
3、生产准备费 50.00 50.00
4、预备费 855.01 855.01
二、建设期贷款利息 244.80 -244.80三、流动资金 6,300.00 6,300.00
合计 24,500.00 27,560.72 3,060.72
(三) 前次募集资金置换预先投入资金情况
2011年5月3日，公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,339.08万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会师报字[2011]第 12073号《关于苏州科斯伍德油墨股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 超募资金的使用
公司超额募集资金共计人民币19,598.79万元，具体使用情况如下：
1、2011年 5月 3日公司第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超募资金人民币 1,278万元偿还银行贷款。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金人民币1,278万元偿还银行贷款。公司已于2011年5月6日完成了使用超募资金偿还银行贷款的事项。
2、2012年 4月 30日公司召开 2011年年度股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,675万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金人民币 3,675万元投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。公司已于2012年5月21日完成了使用超募资金投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的事项，并依法取得了企业法人营业执照。
4、2013年8月16日公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资募投项目的议案》，同意使用 8,500万元超募资金投资于“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”，该项投资用于取代招股说明书中提及的“向银行借款 8,500万投资固定资产”的资金使用计划。同时，会议审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意对“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”追加投资 3,060.72万元，其中643.29万元来自于募集资金银行存款利息, 2,417.43万元来自于超募资金。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，同意公司使用超募资金8,500万元用于投资募投项目，同意对募投项目追加投资3,060.72万元。
5、2014年4月23日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，根据议案公司使用剩余的超募资金（含利息，截至2014年3月31日）13,436,625.78元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
截至2015年12月31日，公司的超募资金已使用完毕。
(六) 节余资金使用情况
公司不存在节余募集资金情况。
(七) 暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、未使用完毕的前次募集资金
截至2015年12月31日止，公司前次募集资金余额为17,425,743.24元，占前次募集资金总额的比例为4.13%，尚未使用完毕的原因系“年产16000吨环保型胶印油墨项目”的工程和设备尾款未到付款期。未支付的募集资金余额均以活期存款方式存放于募集资金专户。
三、前次募集资金投资项目建设进度与计划进度差异情况
(一) 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目计划建设进度
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目为“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”。其中，“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”投资总额计划为 24,500.00万元人民币，项目竣工时间为投资到位后 1年内，资金使用计划具体如下：
单位：万元
投资构成 第一年 第二年 第三年 第四年 合计
总投资 18,200.00 4,071.86 1,114.07 1,114.07 24,500.00建设投资 9,455.20 9,455.20支付建设期利息 244.80 244.80流动资金 4,071.86 1,114.07 1,114.07 6,300.00银行借款用于固定
8,500.00 8,500.00资产投资
“技术中心能力提升项目”投资总额计划为1,500.00万元人民币，与“年产16000吨环保型胶印油墨项目”建设处于同一地块，建设期与后者一致。
(二) 前次募集资金投资项目的实际建设进度及与计划存在差异的原因
1、“年产16000吨环保型胶印油墨项目”实际建设进度与计划存在差异的原因
2015年5月“年产16000吨环保型胶印油墨项目”达到预定可使用状态，实际建设进度与计划存在差异的原因如下：
|||
|-|-|
||（1）项目设计方案调整|
||原建筑设计公司根据项目可行性研究报告出具的建筑设计方案不合理，且工程|
||设计造价高于可行性研究报告及招股书披露的市场公允价值，故公司于 2011|
||年9月更换了设计方调整设计方案，并重新进行项目规划、消防、建筑等部门|
||的行政审批，因此影响了募投项目的实施进度。|
|（2）设备供应商延误||
||公司原计划采购一批进口核心设备，辅以部分国内设备配合使用，由于受到欧|
||债危机影响，进口设备供应商的谈判人员发生变动，使得公司与进口设备供应|
||商的谈判时间超过了预计时限，此外为了提高采购进口设备的性价比，公司与|
||进口设备的供应商进行了多轮谈判，并于2011年8月签订了正式合同；同时|
||为了与进口设备的设计参数、规格型号相匹配，公司经过审慎研究并与设计单|
||位反复论证，于2011年12月签订了国内部分设备的合同。|
|（3）设备调试周期延长||
||公司采购的进口设备来自全球最专业的油墨设备顶级制造商瑞士布勒公司，其|
||釆用的是全球独一无二的高浓缩基墨组弹性生产工艺，对于设备调试参数要求|
||极高，且公司使用的SAP软件与设备操作系统Wincos的接口程序对接测试需|
||要大量时间，因此公司本着谨慎负责的原则，延长了调试时间以确保生产设备|
||的全自动准确、高效运转。|

2、“技术中心能力提升项目”实际建设进度与计划存在差异的原因
“技术中心能力提升项目”与“年产16000吨环保型胶印油墨项目”建设处于同一地块，因此其建设期与后者一致。
四、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告“附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
前次募集资金投资项目“技术中心能力提升项目”为非生产性项目，系在公司现有技术中心的基础上，通过引进新研发设备、新建研发大楼以完善公司研发平台，提升技术中心实力，从而增强公司综合竞争力，因此其效益体现在公司的总效益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于预期20%（含20%）以上的情况说明
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目为“年产16000吨环保型胶印油墨项目”和“技术中心能力提升项目”。其中，“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”投产后，预计项目运营期第一年达产率为60%，第二年为80%，第三年为100%，实现年均销售收入 33,215.84万元（正常年份销售收入 35,336.00万元），年均净利润4,653.25万元（正常年份净利润5,190.70万元）。2015年5月“年产16000吨环保型胶印油墨项目”达到预定可使用状态并进行试生产，截至 2015年 12月 31日，因其运营期未满1年，故不具有可比性。
五、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况的说明
公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司将前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容进行逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。
七、报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2016年5月12日批准报出。
附表1、前次募集资金使用情况对照表
附表2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
附表1：
前次募集资金使用情况对照表
截至2015年12月31日止
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 37,791.74募集资金总额： 42,217.00剔除净利息收入累计使用
37,098.79募集资金总额：
募集资金净额 37,098.79各年度使用募集资金总额： 37,791.74变更用途的募集资金总额： 3,060.722011年度： 5,409.812012年度： 13,974.65变更用途的募集资金总额占募集资 2013年度： 55,656.838.25%
金净额比例： 2014年度： 77,634.102015年度： 5,116.35投资项目 募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使实际投资金额与募用状态日期（或截实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺投实际投资
序号承诺投资项目 集后承诺投资金额止日项目完工程项目 投资金额投资金额 金额 投资金额 资金额 金额
的差额 度）
年产 16000吨年产 16000
1 环保型胶印油吨环保型胶 24,500.00 27,560.72 26,453.73 24,500.00 27,560.72 26,453.73 -1,106.992015年5月（注1）墨项目 印油墨项目
技术中心能力技术中心能
2 1,500.00 1,500.00 1,531.61 1,500.00 1,500.00 1,531.61 31.61 2015年5月提升项目 力提升项目
合计 26,000.00 29,060.72 27,985.34 26,000.00 29,060.72 27,985.34 -1,075.38
超募资金投向
1 归还银行贷款 3,778.00 3,778.00 3,778.00 3,778.00 ---- ----
2 补充流动资金 2,353.40 2,353.40 2,353.40 2,353.40 ---- ----
3 新设子公司 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 ---- 2015年12月（注2）超募资金投向
9,806.40 9,806.40 9,806.40 9,806.40
小计
合计 38,867.12 37,791.74 26,000.00 38,867.12 37,791.74 -1,075.38
注1：公司于2015年5月19日取得苏州市环境保护局《关于对苏州科斯伍德油墨股份有限公司年产16000吨环保型胶印油墨扩产项目及技术中心能力提升项目试生产申请的审核意见》，同意从2015年5月20日开始进行试生产。
注2：新设子公司为江苏科斯伍德化学科技有限公司，于2012年5月21日进行工商登记并领取了营业执照，根据公司第二届董事会第五次临时会议和2011年年度股东大会审议通过的《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司》的议案，公司以超募资金3,675万元投资设立江苏科斯伍德化学科技有限公司，并在成立后建设“年产5000吨高耐晒牢度有机颜料”项目，项目总投资为12,500万元，其中超募资金3,675万元用于土地和厂房的基础设施建设。截至2015年12月31日，该项目土地和厂房的基础设施建设已完工。
附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2015年12月31日止
编制单位：苏州科斯伍德油墨股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 是否达
截止日累计
IPO募集资金 项目累计产 承诺效益 到预计
项目名称 2013年度2014年度2015年度 实现效益
投资项目 能利用率 效益
年产16000吨环保 不适用
1 —— —— —— —— 2,302.08 2,302.08
型胶印油墨项目 （注1）技术中心能力提
2 —— —— —— —— —— —— 不适用
升项目
超募资金
投资项目
1 归还银行贷款 —— —— —— —— —— —— 不适用
2 补充流动资金 —— —— —— —— —— —— 不适用
——
3 新设子公司 —— —— —— —— —— ——
（注2）合计
注1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的项目经济效益分析，预计“年产 16000吨环保型胶印油墨项目”投产后，项目运营期第一年达产率为60%，第二年为80%，第三年为100%，实现年均销售收入 33,215.84万元（正常年份销售收入35,336.00万元），年均净利润4,653.25万元（正常年份净利润5,190.70万元）。2015年5月“年产16000吨环保型胶印油墨项目”达到预定可使用状态并进行试生产，截至2015年12月31日“年产16000吨环保型胶印油墨项目”已累计实现税前利润23,020,835.86元，但是因2015年度的运营期未满1年，故与《首次公开发行股票招股说明书》披露的预计效益不具有可比性。
注2：根据公司第二届董事会第五次临时会议和2011年年度股东大会审议通过的《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司》的议案以及《江苏化学科技有限公司新建项目可行性研究报告》，公司以超募资金3,675万元投资设立江苏科斯伍德化学科技有限公司，并在成立后建设“年产5000吨高耐晒牢度有机颜料”项目，其中超募资金3,675万元用于项目的土地和厂房等基础设施建设，项目达产后预计年均实现利润总额5,669万元。截至2015年12月31日，该项目土地和厂房的基础设施建设已完工。