证券代码：002756 证券简称：永兴特钢 公告编号：2017-063号永兴特种不锈钢股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2018年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币21.74元，共计募集资金 108,700.00万元，坐扣承销费用 6,890.00万元后的募集资金为101,810.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2015年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,029.85万元后，公司本次募集资金净额为99,780.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金70,413.11万元，以前年度收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为4,211.86万元；2018年1-6
月实际使用募集资金 15,206.23万元，2018年 1-6月收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为488.41万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币18,861.08万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款 5,861.08万元（包括累计收到的银行存款利息及银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额），使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为13,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种不锈钢股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年5月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1205220029001257826|835.02|
|381868788833|4,936.71|
|19-103001040022778|89.35|
||5,861.08|

此外，截至2018年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品金额为13,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目“永兴特钢企业技术中心建设项目”的实施，进一步提升了公司研发能力，优化了研发流程，但较难单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
永兴特种不锈钢股份有限公司2018年8月21日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年1-6月
编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||99,780.15||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||79,990.15|||||||
|||80.17%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|95,500.00|15,490.00||15,490.00|100.00|主要工程为 2015年6月|1,589.18|是|
|否|4,300.00|4,300.00||4,234.08|98.47|主要工程为 2013年12月|无法单独核算|未承诺业绩|
|是||79,990.15|15,206.23|65,895.26|82.38|主要工程为 2018年3月|2,251.50|否|
||99,800.00|99,780.15|15,206.23|85,619.34|－|－|－|－|

“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的实际效益低于承诺效益，主要系该项目的主要工程于2018年3未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 月达到预定可使用状态。该项目的产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本报告期销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见附件2变更募集资金投资项目情况表。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
根据公司2015年6月26日三届八次董事会决议通过的《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司利募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金9,187.45万元，包括“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”6,148.33万元和“永兴特钢企业技术中心建设项目”3,039.12万元。
根据公司2017年2月26日四届二次董事会决议及2016年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过4亿元人民币（投资期限：2017年7月15日至2018年7月14日），在上述额度内资金可以滚动使用。2018年1-6月，公司循环累计使用闲置募集资金28,000.00万元购买保本型银行理财产品。截至2018年6月30日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为13,000.00万元。
截至2018年6月30日，募集资金结余18,861.08万元，原因如下：1、公司为了提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，获得了一定的投资收益。2、公司在项目建设过程中，就年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目中规划的年产6万吨超超临界项目实施出现募集资金结余的金额及原因
火电用高温材料项目国家有关部门申请专项补助，获得专项补助3,300万元，用于项目建设，节约了募集资金投入。
3、公司在满足生产需求的前提下，本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，公司决定终止建设年产10万吨酸洗车间，导致该募投项目产生节余资金。
截至2018年6月30日，募集资金结余18,861.08万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款5,861.08万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品13,000.00万元。鉴于公司募集资金投资项目25万吨棒线项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所尚未使用的募集资金用途及去向 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟在首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止后，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述节余募集资金永久补充流动资金已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，在公司 2018年第二次临时股东大会审议通过后予以实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年1-6月
编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目|79,990.15|15,206.23|65,895.26|82.38|主要工程为2018年3月|2,251.50|否|
|－|79,990.15|15,206.23|65,895.26|－|－|－|－|

鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，剩余募集资金用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。具体调整如下：公司实际募集资金净额为99,780.15万元，其中，募集资金中的15,490.00万元用于投入“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”；募集变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
资金中的79,990.15万元用于投入“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”；募集资金中的4,300.00万元仍用于投入“永兴特钢企业技术中心建设项目”。上述募集资金变更已经公司2015年10月18日召开的三届十次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了意见，同时履行了公开信息披露义务。2015年11月12日，公司2015年度第三次临时股东大会审议批准了上述变更事项。
“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”的实际效益低于承诺效益，主要系该项目的主要工程于2018年3月达到未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 预定可使用状态。该项目的产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，本报告期销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。