证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-085深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于深圳市永晟新能源有限公司光伏发电项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
2、项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
3、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
4、项目的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致项目不能正常履行的风险、项目建设内容变更的风险及项目不能如期完工的风险。
5、项目建设过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
2014年10月17日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对深圳市彩虹精细化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2014】第108号）（以下简称“问询函”），深交所就公司全资子公司深圳市永晟新能源有限公司（以下简称“深圳永晟”）光伏发电项目的进展情况表示高度关注，现就深交所关注的问题公告如下：
一、深圳永晟基本情况
1、基本情况
2014年 2月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立深圳市永晟新能源有限公司的议案》，为完善公司在环保、节能、新材料
领域的产业结构和持续发展,增强公司盈利能力，公司在深圳前海设立“深圳市
永晟新能源有限公司”，专业从事新能源发电工程的设计；新能源发电工程的投资；新能源发电工程的建设和经营。深圳永晟注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股权，该投资所需资金来源于公司的自筹资金。内容详见 2014年 2月 11日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于设立深圳市永晟新能源有限公司的公告》（公告编号：2014-008）。2014年 2月 14日，深圳永晟在深圳市市场监督管理局完成了工商登记，并领取了企业法人营业执照。
2014年3月11日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司深圳市永晟新能源有限公司进行增资的议案》，鉴于深圳永晟的建设和发展，公司拟以自有资金人民币9,000万元对深圳永晟进行增资，增资后深圳永晟注册资本由人民币 1,000万元增至人民币 10,000万元。内容详见 2014年 3月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于对全资子公司深圳市永晟新能源有限公司进行增资的公告》（公告编号：2014-025）。
2、主要财务数据
截止 2014年 9月 30日，深圳永晟总资产 56,226,118.94元，净资产 37,249,531.92元，负债总额 18,976,587.02元；2014年 2-9月实现营业收入 0.00元，营业利润-2,750,468.08元，净利润-2,750,468.08元。（以上数据未经会计事务所审计）
二、光伏发电项目情况
（一）佛山群志光电有限公司15.2MW光伏发电项目
1、项目概述
2014年 4月，佛山市中盛新能源科技有限公司（简称“佛山中盛”）与佛山群志光电有限公司（简称“群志光电”）签署了《佛山群志光电有限公司 10MW光伏发电项目合同能源管理节能服务合同》（简称“主合同”），主合同双方约定佛山中盛向群志光电提供群志光电 10MW光伏发电项目。
公司基于集约化管理、规模经营，以降低建设成本的考虑，经过多轮商谈，2014年7月23日，公司全资孙公司佛山中盛和群志光电双方经协商确认签订了《光伏发电项目合同能源管理节能服务合同补充合同》（简称“补充合同”），补充合同将佛山中盛向群志光电提供群志光电 10MW光伏发电项目的规模由
10MW增加为15.2MW，其工程建设时间也顺延至 2014年 12月 15日。内容详
见2014年7月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于佛山市中盛新能源科技有限公司与佛山群志光电有限公司签订光伏发电项目补充合同的公告》（公告编号：2014-061）。
2、项目进展情况
佛山群志光电有限公司15.2MW分布式光伏发电项目预计总投资1.16亿元，该项目已于2014年6月开工建设，预计2014年12月15日前完工。目前公司已以自有资金投入人民币6657.6万元，剩余未付资金将以自有资金投入。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前佛山群志光电有限公司 15.2MW光伏发电项目的实施主体、建设施工进度、资金来源、已投入资金金额、项目装机容量、预计建成时间与原预计建设情况一致，不存在差异。
（二）江西省新余市70MW光伏农业项目
1、项目概述
公司全资孙公司新余德佑太阳能电力有限责任公司（简称“新余德佑”）拥有江西省新余市 70MW光伏发电项目，其项目分两期进行开工，项目的具体情况如下：
（1）第一期项目——分宜县分宜镇横溪村 35MW并网光伏农业项目
一期光伏电站项目设计装机容量35MW，已经取得新余市发展和改革委员会项目备案，项目已开工。项目总投资约2.8亿元，预计建设周期4个月建成并网，运行期25年。
（2）第二期项目——渝水区罗坊镇槐江村 35MW并网光伏农业项目
二期光伏电站项目设计装机容量35MW，已经取得新余市发展和改革委员会项目备案，预计在今年三季度开工建设，项目总投资约2.8亿元，预计建设周期4个月建成并网，运行期25年。
内容详见2014年6月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司收购新余德佑太阳能电力有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2014-051）。
2、项目进展情况
2014年7月21日，新余德佑与中国建筑设计咨询有限公司就新余德佑拥有的
分宜县分宜镇德佑太阳能电力35兆瓦并网光伏农业项目签署了《工程总承包（EPC）合同》，合同总价款为人民币26,840.00万元。内容详见2014年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2014-060）。
江西省新余市一期分宜县分宜镇横溪村35MW并网光伏农业项目于2014年7月开工建设，预计2014年12月30日前建成并网。目前已以自有资金投入人民币5368万元，剩余未付资金将以银行贷款投入。
江西省新余市二期渝水区罗坊镇槐江村35MW并网光伏农业项目由于项目土地使用证尚在办理中，待政府审批后，开始开工建设。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前江西省新余市一期分宜县分宜镇横溪村35MW并网光伏农业项目的实施主体、建设施工进度、资金来源、已投入资金金额、项目装机容量、预计建成时间与原预计建设情况一致，不存在差异；二期渝水区罗坊镇槐江村35MW并网光伏农业项目的建设施工进度、预计建成并网时间与原预计建设情况不一致，存在差异，主要原因是项目土地使用证尚在办理中，待政府审批后，开始开工建设。
（三）与比亚迪股份有限公司战略合作的项目
1、项目概述
2014年4月28日，深圳永晟与比亚迪股份有限公司就共同合作开发光伏太阳能源项目签署了《战略合作框架协议》。内容详见2014年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司深圳市永晟新能源有限公司与比亚迪股份有限公司签署战略合作框架协议的公告》。
2、项目进展情况
2014年10月13日，深圳永晟与中至正投资有限公司（以下简称“中至正投资”签署了《股权转让协议》，深圳永晟收购中至正投资持有惠州中至正新能源有限公司（以下简称“惠州中至正”）的100%股权，收购完成后，深圳永晟拟在惠州比亚迪工业园区建设20MW光伏发电项目，该项目设计装机容量20MW，目前正在办理项目备案。预计项目总投资约1.68亿元，预计今年年底建成并网。内容详见2014年10月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司深圳
市永晟新能源有限公司收购惠州中至正新能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2014-078）。
惠州比亚迪工业园区20MW光伏发电项目目前正在办理惠州中至正的工商变更登记和该项目的备案手续。该项目预计2014年12月31日前建成并网。目前尚无项目资金投入。预计项目资金来源于自有资金及银行贷款。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前惠州比亚迪工业园区20MW光伏发电项目正在办理惠州中至正的工商变更登记和该项目的备案手续，项目进展与原预计一致。
（四）与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司和博大资本国际有限公司合作的项目
1、项目概况
2014年5月26日，公司与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司（以下简称“中科宏易”）和博大资本国际有限公司（以下简称“博大资本”）就共同开拓光伏电站相关业务的合作事项签署了《合作框架协议》。内容详见2014年5月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与深圳市中科宏易创业投资管理有限公司和博大资本国际有限公司签署合作框架协议的公告》。
2、合作进展情况
双方正在进一步协商推进中，公司将综合资金需求、融资状况及融资成本等因素有序安排。
（五）与中国兴业太阳能技术控股有限公司战略合作的项目
1、项目概述
2014年9月2日，公司与中国兴业太阳能技术控股有限公司（以下简称“兴业太阳能”）签署了《战略合作协议书》，双方本着诚信合作、优势互补、资源共享、平等互利的原则，将在分布式光伏电站、地面光伏电站、项目工程合作、光伏电站资产合作等方面，以投资开发、建设、运营的合作方式实现产业互补。
公司将与兴业太阳能可选择独资或共同设立合资项目公司，双方以项目公司名义，资源互补，开展项目前期工作。兴业太阳能负责项目开发阶段的技术支持及工程建设工作，公司负责电站的投资及运营。公司和兴业太阳能共同协作进行项目开发工作，双方共同努力保障2015年合作的项目规模不低于200MW。
内容详见2014年9月3日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与中国兴业太阳能技术控股有限公司签署战略合作协议书的公告》（公告编号：2014-072）。
2、合作进展情况
2014年10月27日，深圳永晟的全资子公司围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“圣坤仁合”）与兴业太阳能的全资孙公司珠海兴业绿色建筑科技有限公司（以下简称“珠海兴业”）就圣坤仁合拥有的河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目签署了《工程总承包（EPC）合同》。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前公司与兴业太阳能的项目合作进展与原预计一致。
（六）攀枝花市东区30MW光伏林业综合利用项目
1、项目概况
2014年10月15日，公司与攀枝花市东区人民政府（简称“东区人民政府”）签署了《投资意向协议书》。经友好协商，公司与东区人民政府同意在攀枝花市东区投资建设光伏林业综合利用项目，首期项目用地位于东区银江镇双龙滩村，工程计划总投资3亿元人民币，开发建设30MW光伏发电项目，配套开发林业种植，实现土地的光伏发电和林业生产综合利用。
内容详见2014年10月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于与攀枝花市东区人民政府签署投资意向协议书的公告》（公告编号：2014-081）。
2、项目进展情况
攀枝花市东区 30MW光伏林业综合利用项目目前正与东区人民政府在商讨合作细节、办理相关手续，预计2015年开工建设并网发电。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前攀枝花市东区30MW光伏林业综合利用项目正与东区人民政府在商讨合作细节、办理相关手续，项目进展与原预计一致。
（七）河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目
1、项目概述
2014年10月27日，深圳永晟的全资子公司围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司（以下简称“圣坤仁合”）与兴业太阳能的全资孙公司珠海兴业
绿色建筑科技有限公司（以下简称“珠海兴业”）就圣坤仁合拥有的河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目签署了《工程总承包（EPC）合同》，合同总价款为人民币40,000.00万元。内容详见2014年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司与珠海兴业绿色建筑科技有限公司签署《工程总承包（EPC）合同》（公告编号：2014-082）。
河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目总投资人民币4亿元，预计2014年12月31日前建成并网。预计项目资金来源于自有资金及银行贷款。
2、项目进展情况
项目已开始开工建设。
3、项目实际建设与原预计建设存在差异的情况
目前河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目的实施主体、建设施工进度、资金来源、已投入资金金额、项目装机容量、预计建成时间与原预计建设情况一致，不存在差异。
三、今年装机并网150MW目标的实现情况
截至本公告披露日，公司已披露的预计今年建成并网的装机容量有120.2MW（其中：佛山群志光电有限公司15.2MW光伏发电项目、江西省新余市一期分宜县分宜镇横溪村35MW并网光伏农业项目、惠州比亚迪工业园20MW光伏发电项目、河北省围场县中草药种植结合50MW光伏发电项目），共需投入资金约人民币9.52亿元，目前已以自有资金投入约人民币1.2亿元，剩下约人民币8.32亿元尚未投入。公司正在积极推进各项工作进度，全力保障今年装机并网150MW目标的实现。
四、风险提示
1、光伏发电项目有一定的开发建设周期，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
2、项目建设投资金额较大，项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司将采取多种方式筹集资金进行项目建设，但资金来源存在不确定性。
3、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
4、项目的推进需要各方协助，可能存在因其他方原因而导致项目不能正常履行的风险、项目建设内容变更的风险及项目不能如期完工的风险。
5、项目建设过程中可能存在不可抗力的影响所造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日