中信证券股份有限公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
部分募投项目调整实施进度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江迪安诊度技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对迪安诊断部分募投项目调整实施进度的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，迪安诊断首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元。截至2011年7月14日，募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，以上募集资金已由立信会计师事务所出具的信会师报字[2011]第13069号《验资报告》验证确认。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的相关内容，公司首次公开发行股票之募集资金项目投资计划如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资（元）|
|总部中心实验室迁建项目|74,250,000.00|
|南京迪安医学诊断实验室迁址扩建项目|50,000,000.00|
|沈阳迪安医学检验所建设项目|20,000,000.00|
|新建迪安医学检验所建设项目|17,600,000.00|
|天津迪安医学检验所建设项目|17,000,000.00|

|||
|-|-|
|信息化管理平台改进项目|28,000,000.00|
|其它与主营业务相关的营运资金项目|-|
|合 计|206,850,000.00|

截至目前，公司已对部分募投项目进行了变更，变更后具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资（元）|
|总部中心实验室迁建项目|88,741,800.00|
|沈阳迪安医学检验所建设项目|20,000,000.00|
|天津迪安医学检验所建设项目|17,000,000.00|
|信息化管理平台改进项目|28,000,000.00|
|武汉迪安医学检验所建设项目|30,000,000.00|
|迪安诊断产业基地建设项目|236,392,900.00|
|云南昊邦迪安医学检验所建设项目|20,000,000.00|
|其它与主营业务相关的营运资金项目|-|
|合 计|440,134,700.00|

注：具体变更情况可查询公司于巨潮网同期披露的相关公告。
截至2015年9月30日，募投项目资金已使用18,052.90万元(不包含已使用利息)，剩余1,469.35万元；超募资金已使用7,277.59万元，剩余715.56万元。
二、募投项目实施及进度调整情况
1、募投项目的实施
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，总部迁建项目计划投入募集资金 7425万元,拟将总部中心实验室打造成为具有“完善尖端检验手段、高水平诊断技术研发、快速物流配送、瞬时信息响应、完美售后服务”的综合性大型医学检验和分子诊断技术研发平台，能独立自主并全方位地开展医学诊断、司法鉴定和高精尖分子诊断技术研发的国内一流、东部地区最具特色的国际化标准独立医学实验室。
2012年10月18日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于部分
募投项目变更实施地点及调整实施进度的议案》，同意将总部迁建项目实施地点
由“杭州市西湖区三墩镇西湖科技园西园七路3号1幢四层”变更为“杭政工出[2012]12号地块‘迪安诊断产业基地’”、实施进度的完成时间由“2013年12月31日”变更为“2015年12月31日”，具体内容详见公司已披露的《关于部分募投项目变更实施地点及调整实施进度的公告》（临2012-068）。
2013年11月21日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于调整总部中心实验室迁建项目投资总额的议案》,同意将总部迁建项目投资总额由7425万元调整为8874.18万元，具体内容详见公司已披露的《关于调整项目投资总额、变更部分募投项目资金投向的公告》（临2013-062）。
2015年1月19日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》，同意将总部迁建项目部分募集资金2566.70万元变更投向至产业基地建设项目中，具体内容详见公司已披露的《关于变更部分募投项目资金投向的公告》（临2015-016）。
截至2015年11月30日，总部迁建项目已投入使用募集资金3546.61万元，占该项目计划投入募集资金总额的73%，剩余募集资金1311.69万元。
2、实施进度调整情况
公司本次拟调整“总部中心实验室迁建项目”的实施进度，具体情况如下：实施进度
项目名称
||
|-|
|计划完成时间|
|2015年12月31日|

三、募投项目实施进度调整的原因及必要性说明
鉴于总部迁建项目的最终实施地点为迪安诊断产业基地内，产业基地项目建设完成及交付使用尚需一定周期，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目实施进度，总部迁建项目已在原有场地先行启动，目前尚未使用的募集资金主要系购买仪器等固定资产，该类资产对场地空间要求较高，原有场地已不能满足总部迁建项目的继续实施，该项目剩余募集资金需待产业基地项目建设完成且交付后投入使用，故总部迁建项目整体实施进度作相应调整。
公司本次调整总部迁建项目的实施进度符合维护全体股东利益的需要，符合
相关法津、法规和规范性文件规定，是合理合规且必要的。
四、对募投项目的影响、存在的风险以及对策
1、对募投项目的影响
公司本次拟对部分募投项目调整实施进度，不会对募投项目的建设产生实质性的影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、实施方式、投资方向以及可行性均保持不变。
2、存在的风险及对策
本次对部分募投项目调整实施进度后，其所面临的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险与原项目相同，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中详细披露。
公司将在项目实施的过程中科学决策、充分分析各种风险发生的可能性，及时采取措施化解风险，并严格遵守有关募集资金存放与使用的相关规定，加强募集资金存放与使用的内外部监督，确保募集资金存放与使用的合法、有效。
五、公司监事会审议意见
公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目调整实施进度的议案》，监事会认为，公司本次对部分募投项目调整实施进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司调整“总部中心实验室迁建项目”的实施进度。
六、公司独立董事独立意见
公司独立董事认为，公司本次对部分募投项目调整实施进度，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于构建稳定经营环境，增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益。同意公司调整“总部中心实验室迁建项目”的实施进度。
七、保荐机构的核查意见
中信证券核查了迪安诊断募集资金专户资料、相关董事会决议，经核查后认为：迪安诊断本次对部分募投项目调整实施进度，符合公司发展规划和实际经营需要，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
综上，保荐机构同意公司本次部分募投项目调整实施进度。
【本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司部分募投项目调整实施进度的核查意见》的签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
方良润
陈淑绵
中信证券股份有限公司（盖章）