证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-007福安药业（集团）股份有限公司
关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募投项目概述
（一）募集资金概况
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月3日经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】315号”文核准，于2011年3月22日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股（A股）3340.00万股，共募集资金1,398,792,000.00元，扣除承销及保荐等费用后，本次实际募集资金净额为1,301,184,887.56元，其中超募资金为892,912,887.56元。该募集资金已由大信会计师事务所有限公司于2011年3月17日出具的大信验字[2011]第3-0010号验资报告
验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于公司募集资金专项账户中。
（二）募投项目情况
根据《重庆福安药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的募集资金使用计划及公司 2009年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案》中的子议案及公司 2011年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，公司募集资金将投入氨曲南原料药技改扩产项目、替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目、庆余堂 GMP二期改造项目、研发中心建设项目和广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类
医药中间体生产线建设项目等六个项目。
目前氨曲南原料药技改扩产项目、替卡西林钠和磺苄西林钠原料药技改扩产项目、头孢原料药技改扩产项目、庆余堂 GMP二期改造项目均已按计划进度建设完成，广安凯特医药化工有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目及研发中心建设项目尚在建设中。
二、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目情况概述
（一）项目基本情况
经 2012年 3月 28日公司第一届董事会第二十二次会议、2012年 4月 25日召开的公司 2011年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整并变更部分募集资金用途的议案》，将“氨曲南原料药技改扩产项目”和“头孢原料药技改扩产项目”剩余募集资金 7,620.52万元用于——广安凯特抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的建设。本项目拟新建抗肿瘤中间体、青霉素中间体、氨曲南中间体3条生产线及配套公用工程和辅助生产设施。项目经调整后计划于 2014年12月 31日建设完成。
（二）项目建设情况
本项目总投资7,836.00万元，其中：建设投资6,006.92万元，流动资金1,829.08万元。公司使用募集资金投资7,620.52万元，广安凯特自筹215.48万元。
截止 2014年 12月 31日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已累计投入募集资金 5,235.49万元，预计还需支付合同款项及预留流动资金 1,612.31万元。项目尚剩余募集资金1,058.38万元（含利息收入）。
目前本项目已完成了氨曲南中间体生产线、青霉素中间体生产线的建设并可以投入使用，项目配套工程公用工程和辅助生产设置等的工程建设以及设备采购和安装已完成并达到预定使用状态。但抗肿瘤中间体生产线目前只进行了车间基础建设及少量设备采购。
三、抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目终止的原因及影响
（一）项目终止原因
抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目主要为配合公司的发展战略，保证公司新研发产品的生产能力和产业链条优势，从而进一步优化公司产品结构，提升盈利能力。受公司抗肿瘤类产品批文的进展和市场变化情况影响，公司为确保项目建设投资资金的安全，公司从 2014年已放缓对该项目中抗肿瘤类生产线中间体生产线的资金投入，目前该项目其他建设内容已经完成并可以投入使用，能够满足广安凯特生产经营和发展需要。但因目前公司抗肿瘤类产品批文获得和市场变化存在一定的不确定性，继续进行本项目中抗肿瘤类中间体生产线项目投资存在一定的风险。同时公司目前正积极采取通过并购重组的方式拓展公司抗肿瘤类产品业务的经营和发展，因此从谨慎、科学、合理使用募集资金的角度出发，公司拟终止抗肿瘤中间体生产线建设。
（二）项目终止的影响
本次抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目进度调整是根据项目和公司实际情况做出的谨慎决定。已经建设完成部分可以投入使用，终止部分的车间基础建设和少量设备采购可以用于广安凯特今后根据业务发展需要进行其他项目建设。
其终止不会对公司当期的经济效益产生直接的不利影响，也不会影响公司现有的研发、生产、销售能力。本次调整有利于募集资金的合理使用和提高效率，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和股东的长期利益。
（三）剩余募集资金安排
截止 2014年 12月 31日，抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目已累计投入募集资金 5,235.49万元，预计还需支付合同款项及预留流动资金 1,612.31万元。终止本项目后，剩余募集资金为1,058.38万元（含利息收入）。
公司在终止本项目后，项目剩余的募集资金仍将存放于广安凯特募集资金专用
账户，公司将根据经营发展的需要，合理使用剩余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序报批，以保证募集资金的安全和有效利用。
四、履行的审议程序
经2015年1月12日公司第二届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均对抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目终止事宜发表了“同意”意见。
本次关于终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、独立董事、监事会、保荐机构对终止抗生素类抗肿瘤类中间体生产线建设项目发表的意见
（一）独立董事意见
公司本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目是根据项目实际进展情况而实施的，符合公司长期战略发展需要、不存在变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司及全体股东的利益情形。同意终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目。
（二）监事会意见
公司本次终止抗生素类抗肿瘤类中间体生产线建设项目投资是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，项目的终止不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司终止该项目建设。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国都证券有限责任公司发表了如下意见：
1、公司本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次调整符合公司的发展战略，有利于公司的长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目尚需公司股东大会审议通过。
4、本保荐机构同意公司本次终止抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、国都证券有限责任公司关于福安药业（集团）股份有限公司抗生素类抗肿瘤类医药中间体生产线建设项目终止的核查意见；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十二日