合肥丰乐种业股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，本公司于2010年12月14日成功向特定对象非公开发行普通股（A股）股票 28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币 15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。以上募集资金的到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司审验并出具天健正信验（2010）综字第100011号《验资报告》。
截止2013年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入371,893,664.96元，累计收到银行利息 4,743,222.25元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于2010年12月14日起至2012年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 229,887,015.01元，收到银行利息 3,947,815.24元；本年度使用募集资金59,044,739.95元，收到银行利息795,407.01元；截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币58,819,541.93元。
二、募集资金的管理情况
为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，结合公司实际情况，制定了《丰乐种业募集资金管理制度》。并经2010年1月6日四届二十二次董事会审议通过。
公司于 2010年 12月 15日召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，并授权公司经营班子办理具体事宜。
公司于 2010年 12月 20日将 19,500万元的募集资金对全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）进行增资并存放于募集资金专项账户，其中：11,000万元用于丰乐农化“化工中间体项目”，8,500万元用于丰乐农化“农药环保新制剂生产项目”。
2010年12月28日，丰乐农化分别与交通银行安徽省分行、徽商银行合肥高新开发区支行、保荐机构国元证券股份有限公司、本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。其中：在交通银行安徽省分行存放“化工中间体项目”募集专项资金11,000万元；在徽商银行合肥高新开发区支行存放“农药环保新制剂生产项目”募集专项资金8,500万元。
2010年12月28日，丰乐种业分别与兴业银行合肥分行、中国农业银行合肥城西支行、中国银行合肥高新支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
专项报告第1页
其中:在兴业银行合肥分行存放“种子生产加工包装建设项目”募集专项资金 13,200万元；
在中国农业银行合肥城西支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金5,896.998464万元；
在中国银行合肥高新支行存放“企业技术中心创新能力建设项目”募集专项资金4,000万元。
鉴于公司2012年3月将原种子储备基金项目募集资金专户中国农业银行合肥城西支行剩余资金 4,513.91元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号：086001040002847），并将该专户注销；公司 2011年度股东大会决议通过，变更募集资金 2,103.01万元投入种子储备基金项目。2012年 11月，丰乐种业与兴业银行合肥政务区支行、保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行合肥政务区支行存放“种子储备基金项目”募集专项资金2,103.461391万元。
本公司《募集资金三方监管协议》及本公司之子公司安徽丰乐农化有限责任有限公司《募集资金四方监管协议》均正常履行。
截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式兴业银行合肥分行 499010100100265730 132,000,000.00 10,852,177.10 活期中国农业银行合肥城西支行 086001040013539 58,969,984.64 - 活期中国银行合肥高新支行 176708898439 40,000,000.00 17,512,979.74 活期兴业银行合肥政务区支行 499070100100002727 - 40,149.48 活期徽商银行合肥高新支行 1020801021000660667 85,000,000.00 15,664,769.60 活期交通银行合肥蜀山中路支行 341309000018010125028 110,000,000.00 14,749,466.01 活期三、2013年度募集资金的使用情况
2013年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 本年度投入募集资金总额
42,597.00 5,904.47报告期内变更用途的募集资金总额
4,081.95 37,189.37累计变更用途的募集资金总额
9803.01
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
23.01%
项目可是否已变募集资 截至期 截至期末 项目达到本年 是否调整后本年度 行性是承诺投资项目和超募资 更项目 金承诺 末累计 投资进度 预定可使度实 达到投资总投入金 否发生金投向 （含部分投资总 投入金 （%）(3) 用状态日现的 预计额(1) 额 重大变变更） 额 额(2) ＝(2)/(1) 期 效益 效益化承诺投资项目
1.种子生产加工包装建 2013年12 不适是 511.1 否设项目
13,200.00 11,096.99 2,989.18 10,222.94 92.12
月 用
专项报告第2页
2014年12 不适 2.化工中间体项目 否 0 否 11,000.00 11,000.00 423.74 9,609.81 87.36 月 用 3.农药环保新制剂生产 2013年5 不适否 510.5 否项目
8,500.00 8,500.00 239.39 7,021.93 82.61
月 用不适 4.种子储备基金项目 否 2012年 479.91 否 5,897.00 8,000.01 7,998.57 99.98 用 5.企业技术中心创新能 不适是 不适用 是力建设项目
4,000.00 - 1.50 86.09
用 6.杂交水稻分子育种平 2014年8 不适是 不适用 否台项目
4,000.00 2,250.02 2,250.02 56.25
月 用承诺投资项目小计
42,597.00 42,597.00 5,904.47 37,189.37
超募资金投向
1、
„
归还银行贷款（如有） - - - - -补充流动资金（如有） - - - - -„
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计
化工中间体项目：基础建设已完成，安全生产、环保未验收，现根据环保部门要求，正进行整改，争取收益的情况和原因（分
2014年完成。
具体募投项目）
1、基于市场的变化和公司战略规划的调整，原种子生产加工包装建设项目的子项目合肥水稻种子生产加项目可行性发生重大变工包装项目和合肥常规种子生产加工包装项目部分变更为黄淮海（亳州）加工中心项目和种子储备基金项化的情况说明 目。2、企业技术中心创新能力建设项目，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。由于该项目受政府土地规划调整影响，一直未能实施。
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议、2012年5月22日2011年年度股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，本次变更实施地的项目为企业技术中心创新能力建设项目，项目总投资7100万元，使用募集资金4000万元，主要用于建设技术中心综合研发大楼（含育种试验研究人工气候室）。公司原计划实施地点长丰县国用（2007）第 4140号地块位募集资金投资项目实施于合肥市长丰县双墩填，交通不便，考虑公司未来发展布局需要，为使项目建设地点更适于科研和办公环地点变更情况 境，公司调整原规划，变更该募集资金投资项目实施地点到合肥高新技术产业园区内编号为 W19095的地块。本次拟变更的地块属公司原存量土地，位于合肥市主干道长江西路以北、创新大道以西。2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次临时股东大会通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。
2013年7月19日公司五届十五次董事会，2013年8月6日公司第三次临时股东大会通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，截至2013年6月30日募集资募集资金投资项目实施金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中心创新能力建设项方式调整情况 目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利息81.95万元，置换后结余募集资金总额为4081.95万元。本次拟变更金额4081.95万元，占该项目总金额的100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。
1、截止2010年11月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为8,296.19万元。其中：募集资金投资项目先期“种子生产加工包装建设项目”已投入1,961.10万元；“化工中间体项目”已投入4,722.48万元；“农药投入及置换情况 环保新制剂生产项目”已投入 1,612.61万元。公司按规定，以募集资金对上述预先投入的募投项目自筹资金进行置换。
合肥丰乐种业股份有限公司 2011年 4月18日四届三十四次董事会决议通过了《关于以闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补
时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目5月转出2000万用于补充流动资金，11充流动资金情况
月返还2000万至项目专户；化工中间体项目 7月转出1000万用于补充流动资金，12月返还1000万至
专项报告第3页
项目专户；农药环保新制剂生产项目 5月转出 1000万用于补充流动资金，11月返还 1000万至项目专户。
合肥丰乐种业股份有限公司2012年4月23日五届董事会第六次会议决议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该议案种子生产加工包装建设项目6月转出2000万用于补充流动资金，12月返还2000万至项目专户；企业技术中心创新能力建设项目6月转出2000万用于补充流动资金，12月返还2000万至项目专户。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放银行专户
途及去向
募集资金使用及披露中
详见五、募集资金使用及披露中存在的问题
存在的问题或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元本年 是否 变更后的项对应的 变更后项目本年度实截至期末实截至期末投资项目达到预
变更后的 度实 达到 目可行性是原承诺 拟投入募集际投入金际累计投入 进度（%） 定可使用状
项目 现的 预计 否发生重大项目 资金总额（1） 额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
效益 效益 变化种子生
产加工
包装建
设项目
--合肥
2012年新
水稻种
变更种子
子加工 2103.01 0.00 2,100.05 99.85 2012年 126 不适用 否储备基金
包装、
合肥常
规种子
加工包
装
种子生
产加工
包装建
设项目
--合肥
种子生产水稻种
加工包装子加工 11,096.99 2,989.18 10,222.94 92.12 2013年12月 511.1 不适用 否建设项目包装、
合肥常
规种子
加工包
装
企业技
杂交水稻术中心
不适 不适分子育种创新能 56.25 2014年度 否 4,000.00 2,250.02 2,250.02 用 用
平台项目力建设
项目
合计 - - - - -
4,000.00 2,250.02 2,250.02
专项报告第4页
1、公司原种子生产加工包装建设项目主要是公司种子加工、包装生产使用，鉴于市场环境发生变化，公司对种业市场规划进行调整，加大了华中、华南市场的推广力度。原计划建设的合肥水稻种子加工包装项目因武汉种子加工储运项目分担了部分水稻生产加工任务，现有合肥水稻种子加工中心经改造能满足近年安徽区域发展需要；原计划建设的合肥常规种子加工包装项目主要是用于小麦的生产加工包装，调整到亳州建设区域上更加贴近小麦种植区域，为此公司决定新增黄淮海（亳州）加工中心项目整项目建设。通过变更项目募集资金投向，一方面可提高募集资金的使用效率，促进整体效益提升，另一方面巩固公司玉米种子业务，增强市场竞争力。该项目变更，已经五届六次董事会审议并提交 2011年度股东大会通过。4月 25日、5月 23日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网中进行了公告。
2、种子储备基金项目是公司非公开发行募投项目之一，项目总投资8000万元，计划以募集资金投入 5896.99万元，截至 2012年 3月 31日，已投入完毕。根据公司实际情况，拟再以变更的募集资金 2103.01万元增加投入该项目。该项目变变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
更，已经五届六次董事会审议并提交2011年度股东大会通过。
4月 25日、5月 23日公司在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网中进行了公告。
3、企业技术中心创新能力建设项目变更为杂交水稻分子育种平台项目
根据《非公开发行预案》，企业技术中心创新能力建设项目拟依托公司国家企业技术中心，通过建设并完善企业技术中心功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备，提高自主研发能力，促进新品种、新技术成果的快速转化，增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体。2012年4月23日，公司召开五届六次董事会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，经2012年5月22日召开的2011年年度股东大会批准，公司将《企业技术中心创新能力建设项目》实施地点变更到合肥高新技术产业园区内编号为W19095的地块，相关公告2012年4月25日、2012年5月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网。
由于政府对该项目用地范围内的土地进行规划调整，公司未收到该项目的规划批复，所以该项目一直未能实施。
鉴于原企业技术中心创新能力建设项目用地规划调整，难以按
专项报告第5页
计划实施，而分子育种平台与企业技术中心创新能力建设项目部分功能重叠。本着谨慎投资、合理使用，提高使用效率的原则，结合公司经营发展实际情况需要，公司决定终止募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，变更为杂交水稻分子育种平台项目。2013年7月19日公司召开五届十五次董事会、2013年8月6日公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》的议案，相关公告2013年7月19日、2013年8月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮网。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2013年7月19日和2013年8月6日召开五届十五次董事会、2013年第三次临时股东大会，通过变更企业技术中心创新能力建设项目的议案，该项目计划投入募集资金总额为4000万元，截至2013年6月30日募集资金结余为3997.36万元。鉴于募集资金项目变更后，不再使用募集资金投入企业技术中心创新能力建设项目，为了保证募投项目的完整性，公司决定以自有资金84.59万元置换前期已投入的募集资金，截至2013年6月30日，该项目共收到募集资金利息81.95万元，置换后结余募集资金总额为4081.95万元。本次拟变更金额4081.95万元，占该项目总金额的100%的募集资金投向杂交水稻分子育种平台项目。
截至2013年12月31日，公司尚未将自有资金84.59万元划入该项目专户，6月30日至五届十五次董事会公告日期间又发生项目费用1.5万元，2013年7-12月该项目账户收到利息收入5.45万元后账户余额为1751.3万元。
截至本报告日，公司已将自己资金86.09万元划入该项目专户。
合肥丰乐种业股份有限公司（盖章）
法定代表人：陈茂新
主管会计工作负责人：孙余江
会计机构负责人：李卫东
2014年4月7日
专项报告第6页