高盛高华证券有限责任公司
关于江苏中天科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”或“保荐机构”）作为江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）2014年非公开发行股票（以下简称“2014年非公开发行募集资金”）的保荐机构、2015年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及2017年非公开发行股票（以下简称“2017年非公开发行募集资金”）的保荐机构，对中天科技 2017年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）2014年非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]768号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 9月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 158,263,300股，每股发行价为人民币 14.28元，募集资金总额为人民币 2,259,999,924.00元，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币 2,208,019,925.75元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2014）第JS-040号《验资报告》。
2014年9月25日，公司和高盛高华就2014年非公开发行募集资金的存放，分别与中国工商银行股份有限公司如东支行（以下简称“工商银行如东支行”）、中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“农业银行南通开发区支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）
签订《募集资金专户存储之监管协议》；此外，作为2014年募投项目实施主体的中天科技海缆有限公司、中天光伏技术有限公司和高盛高华分别与兴业银行股份有限公司南通开发区支行（以下简称“兴业银行南通开发区支行”）、交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以下简称“交通银行南通开发区支行”）、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，开设募集资金专户。
2015年 8月 30日，作为 2014年非公开发行募投项目实施主体的中天光伏电力发展如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。
2015年 9月 22日，作为 2014年非公开发行募投项目实施主体的中天光伏电力发展海安有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。
经公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过，2014年非公开发行募投项目之一“新能源研发中心建设项目”变更为“石墨烯新材料研发及生产建设项目”，新项目实施主体为上海中天铝线有限公司，原项目拟使用的募集资金6,000万元变更投向至新项目。
2015年12月1日，作为新项目实施主体的上海中天铝线有限公司与高盛高华、兴业银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，开立新项目募集资金专户。原项目专户予以注销。
2016年 5月 30日，作为 2014年募投项目实施主体的中天通洋光伏科技如东有限公司与高盛高华、交通银行南通开发区支行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，增设募集资金专户。2016年 9月 22日，中天通洋光伏科技如东有限公司更名为“中天科技集团如东电气有限公司”，该专户名称相应变更为“中天科技集团如东电气有限公司”。
上述签署的募集资金专户存储之监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。
截至2017年12月31日，公司2014年非公开发行募集资金的余额及存放情
况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|金额（万元）|
|中天科技|工商银行如东支行|1111323129000296650|622.13|
|中天科技|农业银行南通开发区支行|10727001040216657|3,020.00|
|中天科技海缆有限公司|兴业银行南通开发区支行|408840100100024458|0.20|
|中天光伏技术有限公司|交通银行南通开发区支行|326008605018170087515|0.84|
|上海中天铝线有限公司|兴业银行南通开发区支行|408840100100034052|3,104.89|
|中天光伏电力发展海安有限公司|交通银行南通开发区支行|326899991010003013933|0.01|
|中天光伏电力发展如东有限公司|交通银行南通开发区支行|326899991010003012482|13.42|
|中天科技集团如东电气有限公司|交通银行南通开发区支行|326008605018170102710|0.01|
|合计|/|/|6,761.50|

（二）2015年发行股份购买资产并募集配套资金
经中国证监会证监许可[2015]2400号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中天科技集团有限公司（以下简称“中天科技集团”）和南通中昱投资股份有限公司（以下简称“南通中昱”）发行股份购买中天科技集团持有的中天宽带技术有限公司（以下简称“中天宽带”）、中天合金技术有限公司（以下简称“中天合金”）100%股权，以及中天科技集团和南通中昱合计持有的江东金具设备有限公司（以下简称“江东金具”）100%股权，发行价格为14.58元/股，交易总对价为224,923万元。发行股份购买资产实施完成后，根据中国证监会上述核准文件，公司于2015年12月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）27,272,727股募集配套资金，每股发行价 22.00元，募集资金总额为人民币 599,999,994.00元，扣除发行手续费后，募集资金净额为人民币 562,960,004.08元（以下简称“2015年配套融资募集资金”）。经中兴华出具的中兴华验字（2015）第JS0090号《验资报告》审验，实际募集资金人民币562,960,004.08元已于2015年 12月 1日存入公司在交通银行南通开发区支行开立的账号为326008607018170100727的人民币账户内。
2015年12月7日，中天科技、作为2015年募投项目实施主体的中天宽带、
江东金具、中天合金和高盛高华就 2015年配套融资募集资金的存放，分别与交
通银行南通开发区支行、中国银行如东支行、工商银行如东支行、农业银行南通开发区支行签订《募集资金专户存储之监管协议》，严格按照募集资金有关的管理规定存放与使用募集资金。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日，公司2015年配套融资募集资金的余额及存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|金额（万元）|
|中天科技|交通银行南通开发区支行|326008607018170100727|9,615.34|
|中天合金|农业银行南通开发区支行|10727001040219438|0.16|
|中天宽带|中国银行如东支行|501467780429|4,438.40|
|江东金具|工商银行如东支行|1111323129000315738|5,154.37|
|合计|/|/|19,208.27|

（三）2017年非公开发行募集资金
经中国证监会证监许可[2016]3222号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017年 1月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）455,301,455股，每股发行价 9.62元，募集资金总额为人民币 4,379,999,997.10元，扣除发行手续费后募集资金净额为人民币4,301,159,997.15元。本次募集资金已经中兴华审验，并出具中兴华验字（2017）第020003号《验资报告》。
2017年2月8日，中天科技、作为2017年募投项目实施主体的中天储能科技有限公司、中天科技海缆有限公司、江东科技有限公司、上海中天铝线有限公司和高盛高华就 2017年非公开发行募集资金的监管，与交通银行南通开发区支行、工商银行如东支行、兴业银行南通开发区支行、农业银行南通开发区支行以及中国银行如东支行分别签署了《募集资金专户存储之监管协议》。
经公司第六届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”，新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的 50,000万元募集资金亦以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更
投向至新项目。
2017年 10月 11日，公司、中天科技集团海洋工程有限公司就变更投向后50,000万元募集资金的监管，与农业银行南通开发区支行及高盛高华签订了《募集资金专户存储之监管协议》。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2017年12月31日，公司2017年非公开发行资募集资金的余额及存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|开户银行|账号|金额（万元）|
|中天科技|交通银行南通开发区支行|326008605018170106226|51,243.46|
|中天储能科技有限公司|工商银行如东支行|1111323129000370017|3,066.86|
|中天科技海缆有限公司|兴业银行南通开发区支行|408840100100045029|138.54|
|江东科技有限公司|中国银行如东支行|468969718815|2,371.22|
|上海中天铝线有限公司|中国银行如东支行|481969717074|5,002.39|
|中天科技集团海洋工程有限公司|农业银行南通开发区支行|10727001040224016|34,659.71|
|合计|/|/|96,482.18|

三、募集资金投资项目的实际使用情况
（一）2014年非公开发行募集资金
1、募集资金投资项目资金计划使用情况
2014年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 226,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|
|1|南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区150MWp屋顶太阳能光伏发电项目（“150MWp屋顶太阳能光伏发电项目”）|135,000.00|135,000.00|
|2|海缆系统工程项目|53,650.00|50,000.00|
|3|新能源研发中心建设项目|6,000.00|6,000.00|
|4|高温超导技术研发项目|7,033.00|5,000.00|
|5|补充流动资金|30,000.00|30,000.00|
|合计||231,683.00|226,000.00|

根据 2014年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集
资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前计划使用募集资金|调整后计划使用募集资金|
|1|150MWp屋顶太阳能光伏发电项目|135,000.00|135,000.00|
|2|海缆系统工程项目|50,000.00|50,000.00|
|3|新能源研发中心建设项目|6,000.00|6,000.00|
|4|高温超导技术研发项目|5,000.00|5,000.00|
|5|补充流动资金|30,000.00|24,801.99|
|合计||226,000.00|220,801.99|

2、募集资金投资项目资金实际使用情况
募集资金实际使用情况详见附件1《2014年非公开发行募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金投资项目变更的情况
2017年度，公司2014年非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2017年度，公司不存在以2014年非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
5、闲置募集资金临时补充流动资金情况
2017年度，公司不存在以2014年非公开发行募集资金临时补充流动资金的情况。
（二）2015年配套融资募集资金
1、募集资金投资项目资金计划使用情况
2015年配套融资募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000万元，募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|
|1|中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目|18,500.00|17,000.00|
|2|中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目|4,528.00|4,500.00|
|3|江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目|13,200.00|13,200.00|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|
|4|补充三家标的公司流动资金|25,300.00|25,300.00|
|合计||61,528.00|60,000.00|

根据 2015年配套融资实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前计划使用募集资金|调整后计划使用募集资金|
|1|中天宽带4G智能电调天线研发及产业化项目|17,000.00|17,000.00|
|2|中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目|4,500.00|4,500.00|
|3|江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目|13,200.00|13,200.00|
|4|补充三家标的公司流动资金|25,300.00|21,596.00|
|合计||60,000.00|56,296.00|

2、募集资金投资项目资金实际使用情况
募集资金使用情况详见附件2《2015年配套融资募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金投资项目变更的情况
截至2017年12月31日，公司2015年配套融资募集资金投资项目未发生变更情况。
4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2017年度，公司不存在以2015年配套融资募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。
5、闲置募集资金临时补充流动资金情况
截至2017年12月31日，公司2015年配套融资募集资金不存在用于暂时补充流动资金情况。
（三）2017年非公开发行募集资金
1、募集资金投资项目资金计划使用情况
2017年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 450,000万元，
募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|计划使用募集资金|
|1|新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目|200,000.00|180,000.00|
|2|能源互联用海底光电缆研发及产业化项目|100,000.00|90,000.00|
|3|海底观测网用连接设备研发及产业化项目|50,000.00|50,000.00|
|4|特种光纤系列产品研发及产业化项目|50,000.00|35,000.00|
|5|新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目|10,000.00|10,000.00|
|6|补充流动资金|73,000.00|73,000.00|
|合计||483,000.00|438,000.00|

根据 2017年非公开发行股票实际募集资金情况，公司对各项目拟使用募集资金具体安排调整如下：（金额单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前计划使用募集资金|调整后计划使用募集资金|
|1|新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目|180,000.00|180,000.00|
|2|能源互联用海底光电缆研发及产业化项目|90,000.00|90,000.00|
|3|海底观测网用连接设备研发及产业化项目|50,000.00|50,000.00|
|4|特种光纤系列产品研发及产业化项目|35,000.00|35,000.00|
|5|新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目|10,000.00|10,000.00|
|6|补充流动资金|73,000.00|65,116.00|
|合计||438,000.00|430,116.00|

2、募集资金投资项目资金实际使用情况
募集资金使用情况详见附件3《2017年非公开发行募集资金使用情况对照表》。
3、募集资金投资项目变更的情况
经公司第六届董事会第十四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定将海底观测网用连接设备研发及产业化项目变更为海上风电工程施工及运行维护项目，新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金 50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司增资的方式变更投向至新项目。
4、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2017年 1月 31日，公司以自筹资金预先投入 2017年募投项目的金额
为 83,782.33万元（其中：中天储能科技新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目 35,853.14万元，中天科技海缆能源互联用海底光电缆研发及产业化项目 29,314.85万元，江东科技特种光纤系列产品研发及产业化项目18,614.34万元）。2017年2月27日，公司第六届董事会第八次会议决议使用2017年募集资金83,782.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
中兴华已就上述募集资金置换事项出具了中兴华核字（2017）第 020002号《关于江苏中天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项审核报告》；高盛高华出具了《关于江苏中天科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。
5、闲置募集资金临时补充流动资金情况
2017年2月27日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金120,000万元暂时用于补充公司流动金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2017年5月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金 30,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至 2017年 12月 31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为127,900.00万元。
四、会计师对公司2017年度募集资金存放和使用情况的鉴证意见
中兴华对《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》进行了专项审核，并出具了《江苏中天科技股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（中兴华核字（2018）第020027号）。
报告认为，中天科技编制的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告（2017年度）》符合《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了中天科技2017年度募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构对公司2017年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
经核查，高盛高华认为：中天科技2014年非公开发行、2015年配套融资募集资金及2017年非公开发行募集资金在2017年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
（以下无正文）
附件 1 2014年非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：222,107.82（其中：利息收入净额1,305.83）||||||已累计使用募集资金总额：215,346.32|||||
|变更用途的募集资金总额：6,000.00变更用途的募集资金总额比例：2.72%(为2014年度募投项目的变更）||||||各年度使用募集资金总额：2013年：19,117.132014年：64,490.812015年：61,885.792016年：49,562.432017年：20,290.16|||||
|序号|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度（%）|
||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|本年实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|累计实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目|150MWp 屋顶太阳能光伏发电项目|135,000.00|135,000.00|17,178.33|135,000.00|135,000.00|135,522.79|-522.79|100.39|
|2|海缆系统工程项目|海缆系统工程项目|50,000.00|50,000.00|597.76|50,000.00|50,000.00|50,114.11|-114.11|100.23|
|3|新能源研发中心建设项目|石墨烯新材料研发及生产建设项目|6,000.00|6,000.00|2,514.07|6,000.00|6,000.00|2,927.43|3,072.57|48.79|
|4|高温超导技术研发项目|高温超导技术研发项目|5,000.00|5,000.00|0.00|5,000.00|5,000.00|1,980.00|3,020.00|39.60|
|5|补充流动资金|补充流动资金|30,000.00|24,801.99|0.0020,290|30,000.00|24,801.99|24,801.99|0.00|100.00|
|合计|||226,000.00|220,801.99|.1620,290.16|226,000.00|220,801.99|215,346.32|5,455.67|/|
|利用闲置募集资金临时补充流动资金|||||(cid:13) 0.00||||||

附件 2 2015年配套融资募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：56,514.55（其中：利息收入净额218.55）||||||已累计使用募集资金总额：37,306.28|||||
|变更用途的募集资金总额：无变更用途的募集资金总额比例：无||||||各年度使用募集资金总额：2015年：16,904.882016年：16,199.792017年： 4,201.61|||||
|序号|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度（%）|
||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|本年实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|累计实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目|中天宽带 4G 智能电调天线研发及产业化项目|17,000.00|17,000.00|998.91|17,000.00|17,000.00|5,609.65|11,390.35|33.00|
|2|中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目|中天合金高精度无氧铜深加工技术改造项目|4,500.00|4,500.00|0.00|4,500.00|4,500.00|2,000.06|2,499.94|44.45|
|3|江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目|江东金具绝缘子、避雷器系列产品技改项目|13,200.00|13,200.00|3,202.70|13,200.00|13,200.00|8,100.57|5,099.43|61.37|
|4|补充三家标的公司流动资金|补充三家标的公司流动资金|25,300.00|21,596.00|0.00|25,300.00|21,596.00|21,596.00|0.00|100.00|
|合计|||60,000.00|56,296.00|4,201.61|60,000.00|56,296.00|37,306.28|18,989.72|/|
|利用闲置募集资金临时补充流动资金|||||0.00||||||

附件 3 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
截至2017年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：431,467.62（其中：利息收入净额1,351.62）||||||已累计使用募集资金总额：207,085.44|||||
|变更用途的募集资金总额：50,000.00变更用途的募集资金总额比例：11.42%(为2017年期募投项目的变更）||||||各年度使用募集资金总额：2017年：207,085.44|||||
|序号|投资项目||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||截止日项目完工程度（%）|
||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|本年实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|累计实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目|新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目|180,000.00|180,000.00|54,971.95|180,000.00|180,000.00|54,971.95|125,028.05|30.54|
|2|能源互联用海底光电缆研发及产业化项目|能源互联用海底光电缆研发及产业化项目|90,000.00|90,000.00|48,978.91|90,000.00|90,000.00|48,978.91|41,021.09|54.42|
|3|海底观测网用连接设备研发及产业化项目|海上风电工程施工及运行维护项目|50,000.00|50,000.00|15,376.65|50,000.00|50,000.00|15,376.65|34,623.35|30.75|
|4|特种光纤系列产品研发及产业化项目|特种光纤系列产品研发及产业化项目|35,000.00|35,000.00|22,641.93|35,000.00|35,000.00|22,641.93|12,358.07|64.69|
|5|新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目|新型金属基石墨烯复合材料制品生产线项目|10,000.00|10,000.00|0.00|10,000.00|10,000.00|0.00|10,000.00|0.00|
|6|补充流动资金|补充流动资金|73,000.00|65,116.00|65,116.00|73,000.00|65,116.00|65,116.00|0.00|100.00|
|合计|||438,000.00|430,116.00|207,085.44|438,000.00|430,116.00|207,085.44|223,030.56|/|
|利用闲置募集资金临时补充流动资金|||||127,900.00||||||