安信证券股份有限公司
关于深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金 2014年度存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宇顺电子2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]778号文)核准，公司于2009年8月24日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币 15.88元。截至 2009年 8月 27日止，公司共募集资金 29,378万元，扣除相关的保荐承销费用 2,120万元后，实际募集资金 27,258万元。上述募集资金扣除公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 26,708.65万元。截止2009年8月28日，上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所“深鹏所验字[2009]98号”《验资报告》验证确认。
截止 2014年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 26,440.56万元，其中：2009年8月27日至2013年12月31日期间使用募集资金金额为26,195.32万元；2014年度使用募集资金金额为 245.24万元。截止 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 727.34万元（均为活期存款）。实际募集资金净额减去募集资金项目累计投入金额与 2014年 12月 31日募集资金余额的差异为利息收入（扣除手续费）。
（二）2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]230号文)的核准，公司于 2013年 4月 3日向七名特定投资者定价发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.38元。截止至2013年4月3日，公司此次非公开发行股票共募集资金 41,520万元，扣除与发行有关的费用 1,875万元后，实际募集资金净额为人民币 39,645万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013年 4月 9日出具的“大华验字（2013）000093号”《验资报告》确认。
经公司于 2013年 10月 25日召开的第三届董事会第七次会议、2013年 11月14日召开的2013年第四次临时股东大会批准，公司继续以 1.9亿元为限额,使用闲置募集资金暂时补充流动资金,截止 2014年 3月 31日已使用人民币 19,000万元暂时补充流动资金，并已于2014年11月 14日前全部归还至募集资金账户。
经公司于 2013年 6月 3日召开的第三届董事会第二次会议、2013年 7月 4日召开的 2013年第二次临时股东大会的决议及2014年6月16日召开的第三届董事会第十一次会议批准，2014年公司使用闲置募资资金购买理财产品累计金额为24,000万元，获得理财产品收益276.55万元，截至2014年10月20日，公司购买的银行理财产品已全部到期,并已将本金及理财收益归还至募集资金账户。
经公司于 2013年 8月 28日召开的第三届董事会第六次会议及 2013年 9月16日召开的2013年第三次临时股东大会批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙市宇顺显示技术有限公司实施。后续，公司使用募集资金 1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行了增资。
经公司于 2014年 10月 14日召开的第三届董事会第十三次会议及 2014年 11月 17日召开的 2014年第三次临时股东大会批准，公司对“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”实施变更，变更募集资金 10,000万元至“长沙中小尺
寸电容式触摸屏生产线项目”，项目剩余募集资金 9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。变更后的“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”将合计使用募集资金为20,000万元。另外，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将该项目节余募集资金9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。
截止 2014年 12月 31日，公司使用募集资金对募集资金项目累计投入 10,301.98万元，永久补充流动资金 18,911.25万元,购买理财产品累计收益 384.03万元，获得利息收入（扣除手续费支出）累计358.16万元。其中：2014年对募集资金项目投入金额为10,301.98万元，永久补充流动资金18,911.25万元,理财产品收益 276.55万元，利息收入（扣除手续费支出）139.07万元。截止2014年12月31日，募集资金余额为11,173.96万元（均为活期存款）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司2008年第1次临时股东大会表决通过。2013年，公司对《管理制度》进行了修订，重新制定了《募集资金管理办法》，并经 2013年 6月 17日召开的公司第三届董事会第三次会议及2013年7月4日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2009年9月23日，公司就公司首次公开发行股票事宜，分别与保荐机构平安证券有限责任公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年5月7日，公司之全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》；
根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将全部超募资金 1,709.65万元以
增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“宇顺触控”）用于投资建设“电容式触摸屏”项目，该项目由公司全资子公司宇顺触控实施。
公司于 2011年 5月 9日分别与宇顺触控、中国民生银行股份有限公司长沙人民路分行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。协议约定公司及全资子公司在上述四家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。
2013年 4月 3日，公司和赤壁市宇顺显示技术有限公司就非公开发行股票事宜，与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行深圳市分行、招商银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
2013年 12月 20日，公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就变更实施地点的募集资金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、浦发银行长沙麓谷科技支行签订《募集资金四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
2014年 12月 9日，公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就 2014年度变更实施地点的募集资金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。
平安证券有限责任公司为公司首次公开发行股票项目的保荐机构，后于2011年 12月 9日更换为安信证券股份有限公司作为非公开发行股票的保荐机构。安信证券股份有限公司为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方及四方监管协议的履行情况正常。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至2014年12月31日止，首次公开发行募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
平安银行华新支行 0142100442432 231,460,000.00 --- ---
中国工商银行深圳南山支行 4000020329200262811 35,626,500.00 --- ---
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行长沙市分行 3101014210009948 --- 7,273,429.25活期
中国民生银行长沙人民路支行 3103012830001388 --- --- ---
合计 --- 267,086,500.00 7,273,429.25 ---
截至2014年12月31日止，2013年非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行深圳前海支行 744560802336 236,450,000.00 11,330,402.62活期
招商银行深圳高新园支行 755903012210202 160,000,000.00 3,443,680.54活期
浦发银行长沙麓谷支行 66150155200000519 --- 96,965,486.82活期
合计 --- 396,450,000.00 111,739,569.98 ---
三、2014年度募集资金的使用情况
（一）首次公开发行募集资金2014年度使用情况如下：
截至 2013年 12月 31日，募集资金账户余额为 961.63万元。2014年投入中小尺寸 TFT-LCD模组项目 72.36万元，投入平板显示技术工程研发中心项目 172.88万元，收到利息（减去手续费支出）10.95万元。平板显示技术工程研发中心项目系募集承诺投资项目，截止2014年8月31日已完工，并达到预计可使用状态。截至2014年12月31日，募集资金账户余额为727.34万元。
（二）2013年非公开发行募集资金 2014年度使用情况如下：
截至2013年12月31日，募集资金账户余额为22,971.57万元。2014年度投入“长沙中小尺寸电容式触摸屏项目”10,301.98万元；暂时补充流动资金 8,000万元，归还暂时补充流动资金 19,000万元,永久补充流动资金 18,911.25万元；使用闲置募资资金购买理财产品累计 24,000万元，收回已到期理财产品本金30,000万元，理财产品收益276.55万元；利息收入（扣除手续费支出）139.07万元。截至2014年12月31日，募集资金账户余额为11,173.96万元。
首次公开发行募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 26,708.65本年度投入募集资金总额 245.24报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00已累计投入募集资金总额 26,440.56累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末 项目可行是否已变更 本年度 截至期末累 项目达到预 本年度 是否达
募集资金承调整后投资 投资进度 性是否发承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 投入金 计投入金额 定可使用状 实现的 到预计
诺投资总额 总额(1) （%）(3) 生重大变分变更） 额 (2) 态日期 效益 效益
＝(2)/(1) 化承诺投资项目
2011年9月
中小尺寸TFT-LCD模组项目 否 23,146.00 23,146.00 72.36 18,803.23 100.00 -4,996.80否 否30日
2014年8月
平板显示技术工程研发中心项目 否 1,853.00 1,853.00 172.88 1,446.52 78.06 --- --- ---31日
募投项目结余金额补充流动资金 --- --- --- --- 4,481.16 --- --- --- --- ---承诺投资项目小计 --- 24,999.00 24,999.00 245.24 24,730.91 --- --- -4,996.80 --- ---超募资金投向
2011年12月
电容式触摸屏项目 否 1,709.65 --- --- 1,709.65 100.00 ---否 否31日
超募资金投向小计 否 1,709.65 --- --- 1,709.65 100.00 --- ---否 否合计 --- 26,708.65 24,999.00 245.24 26,440.56 --- --- -4,996.80 --- ---中小尺寸TFT-LCD模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司IPO被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施未达到计划进度或预计收益的情况和 地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新原因（分具体募投项目） 区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致TFT模组产品的毛利率下降；
另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情 电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议况 通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。
1.关于公司部分变更“中小尺TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的情况说明：
2009年10月10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8条中小尺寸TFT-LCD生产线项目”中的2条生产线（含配套的TFT面板后制程生产线）改由公司本部实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第21栋厂房内，计划使用募集资金3,360万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、募集资金投资项目实施地点变更情况 监事已按照规定发表意见。
2.关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：
2009年12月18日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，长沙市宇顺显示技术有限公司募投项目—“中小尺寸TFT-LCD模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。
上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在此情况。
公司于 2008年 3月底、7月新建 TFT模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资551.18万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第239页披露。
募集资金投资项目先期投入及置换情
截至2009年6月30日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为551.18万元，公司况
于2010年2月25日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况
截至2011年9月30日，公司前次募集资金实际结余4,117.18万元，系中小尺寸TFT-LCD模组项目中固定资产投资节余，2011年项目实施出现募集资金结余的金额及
11月经公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金4,117.18万元及利息363.98万元合计4,481.16原因
万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。
尚未使用的募集资金金额为727.34万元，为募投项目应付未付款，存放于募集资金监管账户中。其中，“平板显示技术工程研发尚未使用的募集资金用途及去向
中心项目”已结案，尚余部分设备款未支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或 2010年11月4日，财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元，该款项已于2011其他情况 年1月20日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。
2013年非公开发行募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元募集资金总额 39,645.00本年度投入募集资金总额 29,213.23报告期内变更用途的募集资金总额 19,645.00
累计变更用途的募集资金总额 19,645.00已累计投入募集资金总额 29,213.23累计变更用途的募集资金总额比例 49.55%
是否已变 截至期末投 项目达到预 项目可行性承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投截至期末累计 本年度实是否达到
更项目（含 资进度（%）定可使用状 是否发生重投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益预计效益
部分变更） (3)＝(2)/(1) 态日期 大变化承诺投资项目
中小尺寸电容式触摸屏屏
是 19,733.75 0.00 0.00 0.00 --- --- ---不适用 是项目（赤壁）
中小尺寸电容式触摸屏项 2015年12月
否 10,000.00 20,000.00 10,301.98 10,301.98 51.51 ---不适用 否目（长沙） 31日
超薄超强盖板玻璃生产线
是 9,911.25 0.00 0.00 0.00 --- --- ---不适用 是项目（赤壁）
永久补充流动资金 --- --- 19,645.00 18,911.25 18,911.25 --- --- ---不适用 否承诺投资项目小计 --- 39,645.00 39,645.00 29,213.23 29,213.23 --- --- --- --- ---1、“赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目”情况：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至2014年10月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75万元永久补充流动资金；
未达到计划进度或预计收
2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，益的情况和原因（分具体
市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，募投项目）
项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25万元永久补充流动资金。
3、“(cid:10)长沙中小尺寸电容式触摸屏项目”情况：目前该募投项目正陆续分批投入，报告期内，已签署采购设备合同金额为12,863.24万元，实际使用募集资金支付设备款项目10,301.98万元。目前该项目已形成部分产能并开始小批量生产。
项目可行性发生重大变化 详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
的情况说明
超募资金的金额、用途及
报告期内不存在此情况。
使用进展情况
1、经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施。
募集资金投资项目实施地
2、经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发点变更情况
行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施，“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”合计使用募集资金为2亿元。
上述募投项目变更事项已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。
募集资金投资项目实施方
报告期内不存在此情况。
式调整情况
募集资金投资项目先期投
报告期内不存在此情况。
入及置换情况
1、经公司2013年4月19日召开的第二届董事会第二十八次会议及2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司使用人民币19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2013年10月18日，公司已将暂时补充用闲置募集资金暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
流动资金情况 2、经公司2013年10月25日召开的第三届董事会第七次会议及2013年11月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议批准，公司使用人民币19,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年11月13日，公司已将暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结
报告期内不存在此情况。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金金额为11,173.96万元，其中：1,477.41万元为永久补充流动资金款项，9,696.55万元为长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线及去向 项目建设款项。上述资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存
无。
在的问题或其他情况
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元变更后项目 本年度实截至期末实截至期末投 项目达到预 是否达变更后的项目本年度实 本年度实现
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 际投入金际累计投入资进度（%）定可使用状 到预计可行性是否发现的效益 的效益
资金总额（1）额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 生重大变化中小尺寸电容式触
永久补充流动资金 9,733.75 9,733.75 9,733.75 100.00 --- --- --- --- ---摸屏屏项目（赤壁）
超薄超强盖板玻璃
永久补充流动资金 9,911.25 9,177.50 9,177.50 92.60 --- --- --- --- ---生产线项目（赤壁）
合计 --- 19,645.00 18,911.25 18,911.25 --- --- --- --- --- ---1、“赤壁中小尺寸电容式触控摸屏生产线项目”变更情况说明：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责垫资建设厂房提供给公司使用，截至2014年10月，赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准。
2、“赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目”变更情况说明：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生较大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） ---
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 ---
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况参见：变更募集资金投资项目情况表。
五、保荐机构主要核查程序
保荐机构及保荐代表人通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对宇顺电子 2014年度募集资金存放与使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告、核对存管银行出具的银行对账单，抽查募集资金使用会计凭证等；现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况等；与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员沟通，询问募集资金使用和项目建设情况等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：宇顺电子 2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用情况与披露情况一致。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金2014年度存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
琚泽运
陈若愚
安信证券股份有限公司2015年4月27日