证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-063
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”、“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”增加公司全资子公司深圳英飞拓智能技术有限公司（以下简称“英飞拓智能”）作为实施主体，同意将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、募集资金项目基本情况
公司于2016年7月12日收到中国证券会核准批文（证监许可[2016]1222号）。
2016年8月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 310721号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》。截至 2016年 8月 19日止，英飞拓向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票 110,914,454股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,454.00元后，募集资金净额为733,084,019.60元。
根据公司于 2016年2月 5日公告的《非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案》”），公司2015年度非公开募投项目规划情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|平安城市全球产业化项目|29,878.70|
|智能家居全球产业化项目|29,110.83|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|13,045.60|
|全球信息化平台建设项目|3,297.00|
||75,332.13|

二、募集资金使用情况
根据公司《预案》中的规划，募集资金投资项目的进度规划如下：
||
|-|
|项目名称|
|平安城市全球产业化项目|
|智能家居全球产业化项目|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|
|全球信息化平台建设项目|

截至 2018年 6月 30日，2016年度非公开发行募集资金使用进度简要披露如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|规划投资金额|实际投资金额|
|平安城市全球产业化项目|29,878.70|12,729.71|
|智能家居全球产业化项目|29,110.83|18.74|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|13,045.60|57.85|
|全球信息化平台建设项目|3,297.00|236.62|

三、募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的情况和原因
（一）募投项目新增实施主体的情况和原因
1、募投项目新增实施主体的基本情况
“平安城市全球产业化项目”的实施主体为公司及公司全资子公司深圳英飞
拓软件开发有限公司（以下简称“英飞拓软件”），现拟将英飞拓智能增加为“平
安城市全球产业化项目”的实施主体。
“智能家居全球产业化项目”的实施主体为公司及公司全资子公司英飞拓环球有限公司（英文名称：Infinova GlobalLtd.，简称“英飞拓环球”），现拟将英飞拓智能增加为“智能家居全球产业化项目”的实施主体。
“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的实施主体拟由公司一个实施主体增加为公司和英飞拓智能两个实施主体。
“全球信息化平台建设项目”的实施主体拟由公司一个实施主体增加为公司和英飞拓智能两个实施主体。
英飞拓智能是英飞拓的全资子公司，英飞拓智能基本信息如下：
公司名称 深圳英飞拓智能技术有限公司
成立日期 2016年4月8日
统一社会
91440300MA5DABEK5H
信用代码
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 12号英飞拓科技股份有住所
限公司厂房301
法定代表人 张衍锋
注册资本 10,000万元
公司类型 有限责任公司（法人独资）
视频监控系统产品的开发、销售、租赁；防爆视频监控产品的开发、销售、租赁；计算机应用软件开发、销售；系统集成及工程技术开发；大数据分析；数据库管理；货物及技术进出口业务。
经营范围
（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）^视频监控系统产品的生产；防爆视频监控产品的生产。
营业期限 2016年4月8日至永续经营
||
|-|
|股东|
|英飞拓|

2、募投项目新增实施主体的原因
鉴于公司已将母公司英飞拓品牌全球专业安防相关业务划转至独立的全资子公司英飞拓智能。为提高募集资金的使用效率及便于对募集资金的管理，公司拟将全资子公司英飞拓智能增加为募投项目的实施主体。
（二）部分募投项目延期的情况和原因
1、部分募投项目延期的基本情况
“平安城市全球产业化项目”原定的建设周期为2年，公司拟将“平安城市
全球产业化项目”延期至2019年8月31日。
“智能家居全球产业化项目”原定的建设周期为2年，公司拟将“智能家居全球产业化项目”延期至2019年8月31日。
“全球信息化平台建设项目”原定的建设周期为2年，公司拟将“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。
2、部分募投项目延期的原因
（1）“平安城市全球产业化项目”延期原因
公司《预案》中规划平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目下的产业化投研项目的实施地点均为公司拟建设的深圳研发大楼，深圳研发大楼位于龙华区观澜街道。公司于 2015年便支付完毕该地块的土地出让金并已取得粤（2015）深圳市不动产权0015570号《不动产证书》。2016年至今，因建设施工批文审批程序繁琐，公司深圳研发大楼建设进度滞后，相应影响了公司使用募集资金对平安城市全球产业化项目及智能家居全球产业化项目投入的进度。
（2）“智能家居全球产业化项目”延期原因
公司 2015年来主推的智能家居套装产品在海外市场接受程度低于预期，公司管理层分析后认为与其制定的产品策略有关。为适应智能家居行业发展，公司调整了智能家居业务的管理团队及产品策略，公司本次募投项目的规划与目前的市场情况与产品策略存在不匹配的情形，为审慎并合理使用募集资金，公司暂在“智能家居全球产业化项目”投入较少；此外，为提高策略调整的灵活度，公司已通过全资子公司英飞拓环球及全资子公司 Infinova Corporation进行前期投入。
（3）“全球信息化平台建设项目”延期原因
公司 2016年度因商誉减值等原因导致当年业绩不佳，公司相应缩减了管理软件等基础办公资源投入规模。随着 2017年公司业绩回暖，公司预期将有序地更新上线部分新的内部管理软件。
公司经过谨慎研究，拟将“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至2019年8月31日。
四、募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的影响
公司募投项目新增实施主体及部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目
运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。新增实施主体为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。
公司募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
五、公司监事会及独立董事意见
（一）监事会意见
经审议，公司监事会认为：本次募投项目新增实施主体及部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，因此监事会同意该议案。
（二）独立董事意见
经过认真核查后，独立董事认为：本次募投项目新增实施主体及部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
公司募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，独立董事同意公司募投项目新增实施主体及部分募投项目延期事项，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：英飞拓本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并提交公司股东大会审议，程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求。
综上，本保荐机构对英飞拓募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、《英飞拓：第四届董事会第十八次会议决议》；
2、《英飞拓：第四届监事会第十五次会议决议》；
3、《英飞拓：独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会