广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-012广东大华农动物保健品股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”、“年生产8,000吨中兽药产业化技术改造项目”、“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”、“综合大楼建设项目”、“动物药品研发与检测中心项目”的实施进度，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司于2011年2月16日经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2011】236
号”文核准，于2011年3月8日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通
股(A股）6,700.00万股，发行价格为22.00元/股，共募集资金147,400.00万元，
扣除承销及保荐等费用5,624.40万元以及其他发行费用504.51万元后，本次实际
募集资金净额为141,271.09万元，其中超募资金为98,271,09万元。该募集资金已
由广东正中珠江会计师事务所于2011年3月2日出具的“广会所验字[2011]第
09006040235号”验资报告验证确认。
公司募集资金项目及超募资金投资项目如下：
|||
|-|-|
|承诺投资项目|投资总额（万元）|
|高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目|10,000|
|家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目|7,000|

广东大华农动物保健品股份有限公司
|||
|-|-|
|猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目|7,000|
|年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目|7,000|
|动物保健品营销网络建设及改造项目|6,000|
|动物疫苗工程研发中心技术改造项目|6,000|
|超募项目|投资总额（万元）|
|饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目|9,002.94|
|广州营销中心建设项目|1,464|
|综合大楼建设项目|2,860|
|收购佛山正典60%股权|15,840|
|动物药品研发与检测中心|1,952|
|补充流动资金|18,000|

二、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的情况
根据项目工程施工进度及项目具体情况，公司决定对募投项目“动物疫苗工程研发中心技术改造项目”、“年生产8,000吨中兽药产业化技术改造项目”、及超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”、“综合大楼建设项目”、“动物药品研发与检测中心项目”的实施进度进行调整，各项目投资及实施进度如下表（截至2013年12月31日）：
单元：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||截至2013年末|截至期末投||
|序号|项 目|项目总投资|||计划完工时间|
||||累计投入金额|入进度||
|1|动物疫苗工程研发中心技术改造项目|6,000|1,586.00|26.43%|2014年6月30日|
|2|年生产8,000吨中兽药产业化技术改造项目|7,000|2,508.76|35.84%|2014年6月30日|
|3|饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目|9,002.94|5,436.95|60.39%|2014年3月31日|
|4|综合大楼建设项目|2,860|1,453.99|50.84%|2013年12月31日|
|5|动物药品研发与检测中心项目|1,952|14.87|0.76%|2014年9月30日|

三、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的说明
广东大华农动物保健品股份有限公司（一）项目调整实施进度的原因
1、动物疫苗工程研发中心技术改造项目
该项目已获广东省科技厅批准组建广东省兽用生物制品技术研究与应用企业重点实验室，组建了院士专家企业工作站。为满足农业部重点实验室的发展要求，高质量地完成建设任务，同时与产业化生产接轨，为申报国家级重点实验室或国家级工程技术研究中心奠定基础，公司对研发中心装修设计进行了调整，改变传统的按病原微生物种类划分功能区间的设计方案，采取按研发工艺流程进行科学合理布局，起到减少交叉污染、方便研发、节省资源、中试放大等作用，从实验室设计上解决技术创新的瓶颈，有利于研发成果的快速产出。以上原因在一定程度上影响了项目的实施进度。
2、年生产8,000吨中兽药产业化技术改造项目
项目的首期工程已完成兽药GMP验收；二期工程已完成第二层主体框架结构，正进行第三层柱梁施工。因天气等原因，影响了前期的土建工程施工；中药加工
技术发展与变化较快，公司进行了详细考察，优化了技术与设备方案，因此需要
调整实施进度。
3、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目
饲料添加剂车间、中药提取车间、消毒剂车间及锅炉房、酒精库、配电房、维修间、配套仓库工程等工程已竣工，目前处于试生产阶段。根据行业发展及新技术要求，对中药提取车间、固体消毒剂车间工艺进行了调整、优化，且在施工期受强台风“尤特”、“天兔”等天气影响，雨水较多，致施工进度放缓，延缓了项目进度。
4、综合大楼建设项目
主体工程已完工。因公司组织架构与发展规划调整,办公楼内部功能布置重
新进行规划，以适应未来发展的需要，因此需要调整实施进度。
5、动物药品研发与检测中心项目
该项目结合公司添加剂、药物制剂发展规划，对功能布局进行了进一步优化，因此延缓了项目进度。
（二）项目调整实施进度的计划
鉴于以上实际情况，公司拟调整该部分募集资金投资项目的完成时间。经公
广东大华农动物保健品股份有限公司司审慎测算，调整后的项目实施进度表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|项 目|原计划完工时间|调整后完成时间|
|1|动物疫苗工程研发中心技术改造项目|2014年06月30日|2014年12月31日|
|2|年生产8,000吨中兽药产业化技术改造项目|2014年06月30日|2015年12月31日|
|3|饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目|2014年03月31日|2014年12月31日|
|4|综合大楼建设项目|2013年12月31日|2014年12月31日|
|5|动物药品研发与检测中心项目|2014年09月30日|2015年12月31日|

四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的影响
本次部分募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，
募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。本次调整是根据项目实
际实施情况进行的，有利于公司合理推进募投项目进程，不会对公司正常经营产
生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的
情形。
五、审批程序
1、2014年4月7日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对部分募集资金投资项目的实施进
度进行调整。
2、2014年4月7日，公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整部
分募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次部分募集资金投资项目
调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法
有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整部分募集资金投
资项目的实施进度。
六、专项意见
1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对部分募集资金投
广东大华农动物保健品股份有限公司资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进
行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了
必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整部分募集资金投资项目的实
施进度。
2、公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见：
（1）公司本次对募投项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
（2）公司本次对募投项目实施进度的调整经过了必要的审批程序，符合相关规定的要求。相关事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定；
（3）招商证券同意公司本次对募投项目实施进度的调整。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于广东大华农动物保健品股份有限公司募集资金投资项目调整实施进度的核查意见；
4、独立董事关于2013年度相关事项的独立意见。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日