证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-11四川雅化实业集团股份有限公司董事会
关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1396号文核准，四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股股票4,000万股，每股面值1.00元，每股发行价30.50元，共募集资金总额人民币1,220,000,000.00元。根据本公司与保荐人（主承销商）申银万国证券股份有限公司（现更名为“申万宏源证券承销保荐有限公司”，以下简称“申万宏源”）签订的承销暨保荐协议，本公司支付申万宏源承销费用、保荐费用合计48,900,000.00元。本公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额 1,171,100,000.00元，已于 2010年 11月 1日存入本公司在上海浦东发展银行成都分行金沙支行73110154500000524账号。除承销及保荐费用外，本公司累计发生3,320,000.00元的其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 1,167,780,000.00元。该项募集资金于2010年11月1日全部到位，已经信永中和会计师事务所有限公司成都分所审验，并出具XYZH/2010CDA2001-5号验资报告。
（二）以前年度使用金额
截至2014年12月31日止，募集资金净支出1,150,630,166.95元。
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,167,780,000.00加：募集资金利息净收入（注） 41,798,483.46减：2011—2014年度募集资金使用金额 1,150,630,166.95其中：募投项目使用金额 191,176,781.18以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,975,265.03以超募资金支付内蒙古柯达化工有限责任公司股权转让款 281,254,833.92
项目 金额
以超募资金投入信息化建设项目 16,684,850.43以超募资金补充流动资金 249,925,166.08以募集资金补充流动资金 130,448,931.44以募集资金利息净收入补充流动资金 17,129,371.18以募集及超募资金支付四川凯达化工有限公司股权转让款 102,800,000.00以募集资金利息净收入支付四川凯达化工有限公司股权转让款 9,317,812.48以募集资金利息净收入投入“旺苍炸药线改造项目” 917,155.21以募集资金暂时补充流动资金 140,000,000.002014年12月31止尚未使用的募集资金余额 58,948,316.51其中：募集资金利息净收入 14,434,144.59注：募集资金利息净收入指募集资金专户（及其子账户）利息收入扣除银行手续费后的余额（下同）。
（三）募集资金本报告期使用金额及期末余额
单位：元
项目 金额
2014年末尚未使用的募集资金余额 58,948,316.51其中：募集资金利息净收入 14,434,144.59加：2015年1－12月募集资金利息净收入 1,247,523.54加：自有资金归还募集资金 140,000,000.00减：2015年1－12月募集资金使用金额 185,009,492.72其中：募投项目使用金额 17,337,358.10以募集资金补充流动资金 35,408,688.48以募集资金利息净收入补充流动资金 6,263,446.14以募集资金暂时补充流动资金 126,000,000.00截至2015年12月31日尚未使用的募集资金余额 15,186,347.33其中：募集资金利息净收入 9,418,221.99截至2015年12月31日止，本公司累计使用募集资金1,195,639,659.67元(其中含以募集资金暂时补充流动资金126,000,000.00元)，募集资金专户余额为15,186,347.33，两项合计与实际募集资金净额 1,167,780,000.00元的差异金额为 43,046,007.00元，全部系募集资金专户截至2015年12月31日累计实现的利息净收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。
根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况
2010年11月，本公司及募投项目所属子公司雅化集团绵阳实业有限公司（以下简称“雅化绵阳”）、雅化集团三台化工有限公司（以下简称“雅化三台”）、雅化集团旺苍化工有限公司（以下简称“雅化旺苍”）连同申万宏源与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）、绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（以下简称“中国银行成都支行”）、雅安市商业银行股份有限公司新民街支行（以下简称“雅商银行新民街支行”）四家募集资金存放机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
根据企业发展需要，经本公司第一届董事会第九次会议决议及2010年度股东大会批准，将“爆破工程一体化项目”实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“雅化爆破”），本公司及雅化爆破连同申万宏源与浦发银行成都分行于2011年5月17日签订了《募集资金四方监管协议》；因本公司使用超募资金投资“信息化建设项目”需要，本公司连同申万宏源与中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中国银行雅安分行”）于2011年5月17日签订了《募集资金三方监管协议》。
经本公司第一届董事会第十九次会议审议通过、2011年年度股东大会批准，将“信息化建设项目”实施主体变更为本公司及雅化绵阳、雅化三台、雅化旺苍和雅化爆破，公司将以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存。2012年5月2日，本公司与雅化绵阳连同申万宏源与兴业银行股份有限公司绵阳支行（以下简称“兴业银行绵阳支行”），与雅化三台连同申万宏源与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行（以下简称“绵阳商行游仙支行”），与雅化旺苍连同申万宏源与中国工商银行股份有限公司旺苍支行（以下简称“工行旺苍支行”），与雅化爆破连同申万宏源与交通银行股份有限公司成都新城支行（以下简称“交行成都新城支行”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。
（三）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，实际募集资金账户余额为15,186,347.33元，具体存放情况如下：单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
|专户银行名称|银行账号|||
|||募集资金|利息净收入|
|交行成都新城支行|511611011018010018656|1,396,910.00|679,850.04|
|上海浦发银行成都金沙支行|73110154500000524|4,371,215.34|8,738,371.95|
|||5,768,125.34|9,418,221.99|

注1、根据公司2010年年度股东大会决议，“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团股份有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”，原募集资金专户（账号为73010154500006848）资金全部转入新设专户（账号为73110155100000245）内存储，公司于2012年2月将原募集资金专户（账号为73010154500006848）进行了销户，原与申万宏源及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议，批准公司使用“新型乳化剂项目建设专户”（账号为004012000000059756）存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”（账号为121218475225）资金（含利息）收购凯达化工股权。截至2012年9月，上述两个募集资金专户中的资金（含利息）全部用于支付收购凯达化工股权款，公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续，原与申万宏源及雅安市商业银行股份有限公司新民街支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。
注3、根据公司 2012年年度股东大会决议，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”（账号为07040140900000990）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注4、根据公司2013年第二次临时股东决议，同意将“爆破工程一体化项目”（账号为 73110155100000245）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注5、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“旺苍炸药生产线高效节能改造项目”（账号为121211332737）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及中国银行成都蜀都大道支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注6、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“高精度延期雷管建设项目”（账号为0705014900000187）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及绵阳市商业银行开元支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注7、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（股份公司）”（账号为115813726417）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年5月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及中国银行雅安分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注8、根据公司2013年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（绵阳公司）”（账号为431130100100113147）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2014年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及兴业银行绵阳支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注9：根据公司2014年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（旺苍公司）”（账号为
2309447129201017060）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2015年5月办理了该募集
资金专户销户手续，原与申万宏源及工行旺苍支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注10：根据公司2014年年度股东大会决议，同意将“信息化建设项目（三台公司）”（账号为7040140900001120）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2015年4月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及绵阳商行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
注11：根据公司2014年年度股东大会决议，同意将“科技研发中心建设项目”（账号为07030140900002783）结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金，公司于2015年9月办理了该募集资金专户销户手续，原与申万宏源及绵阳商业银行红星支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。
三、本报告期募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司已累计使用募集资金103,601.19万元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入募集资金项目23,617.43万元（不含股权投资）、收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权 28,125.48万元、收购四川凯达化工有限公司股权 10,280.00万元、原承诺投资项目资金补充流动资金 15,066.05万元、超募资金补充流动资金26,512.23万元。
募集资金使用情况对照表详见附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息。
2、募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明
本公司不存在两次以上融资情形。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
附件1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||116,778.00||报告期投入募集资金总额|||5,274.60||||
|报告期内变更用途的募集|||||||||||
|资金总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金|||||||||||
|||95,270.60||已累计投入募集资金总额|||103,601.19||||
|总额|||||||||||
|累计变更用途的募集资金|||||||||||
|||81.58%|||||||||
|总额比例|||||||||||
|||||||||||项目可|
||是否已|||||截至期末|||是否||
|||募集资金||本报告|截至期末||项目达到|||行性是|
|承诺投资项目和|变更项||调整后投|||投资进度||本报告期实|达到||
|||承诺投资||期投入|累计投入||预定可使用|||否发生|
|超募资金投向|目(含部||资总额(1)|||(3)＝||现的效益|预计||
|||总额||金额|金额(2)||状态日期|||重大变|
||分变更)|||||(2)/(1)|||效益||
|||||||||||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|爆破工程一体化项|||||||||||
||是|9,320.00|1,047.40|0|1,047.40|100.00%|已终止|－|－|是|
|目|||||||||||
|高精度延期雷管建|||||||||||
||是|6,380.00|2,857.50|0|2,857.50|100.00%|2013年12月31日|2,737.00|是|否|
|设项目|||||||||||
|科技研发中心建设|||||||||||
||是|6,830.00|3,652.43|0|3,652.43|100.00%|2014年12月31日|－|－|否|
|项目|||||||||||
|雅安炸药生产线高|||||||||||
||是|5,400.00|21,500.00|1,611.63|9,062.88|42.15%|2017年06月30日|－|－|否|
|效节能改造项目|||||||||||
|旺苍炸药生产线高|||||2,750.00|||净利润|||
||是|2,750.00|2,750.00|0||100.00%|2013年04月30日||——|否|
|效节能改造项目||||||||894.41|||
|三台炸药生产线高||||||||净利润|||
||是|2,550.00|2,456.62|0|2,456.62|100.00%|2011年09月30日||——|否|
|效节能改造项目||||||||788.00|||
|新型乳化剂建设项|||||||||||
||是|2,830.00|||||已终止|－|－|是|
|目|||||||||||
|补充流动资金(注)|是||15,066.05|3,177.57|15,066.05|100%|||||
|承诺投资项目小计|--|36,060.00|49,330.00|4,789.20|36,892.88|--|--||--|--|
|超募资金投向|||||||||||
|补充"雅安炸药生产|||||||||||
|线高效节能改造项||16,100.00|||||||||
|目"资金缺口|||||||||||
|信息化建设项目(股|||||||||||
||是|7,500.00|805.13|0|805.13|100%|2013年12月31日||||
|份公司)|||||||||||
|信息化建设项目(绵|||||||||||
||是||538.45|0|538.45|100%|2013年12月31日||||
|阳公司)|||||||||||
|信息化建设项目(爆|||||||||||
||是||800.00|51.61|60.31|7.54%|2015年12月31日||||
|破公司)|||||||||||
|信息化建设项目(旺|||||||||||
||是||157.21|30.00|157.21|100%|2014年12月31日||||
|苍公司)|||||||||||
|信息化建设项目(三|||||||||||
||是||229.50|40.50|229.50|100%|2014年12月31日||||
|台公司)|||||||||||
|参股深圳市金奥博|||||||||||
|||4,000.00|||||||||
|科技有限公司|||||||||||
|收购内蒙古柯达化|||||||||||
|||34,100.00|28,125.48||28,125.48|100.00%|2011年04月30日||||
|工有限责任公司|||||||||||
|收购四川凯达化工|||||||||||
||||10,280.00||10,280.00|100.00%|2012年09月30日||||
|有限公司|||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|归还银行贷款（如||||||||||
|有）||||||||||
|补充流动资金（如||||||||||
|||19,018.00|26,512.23|363.29|26,512.23|100.00%||||
|有）||||||||||
|超募资金投向小计|--|80,718.00|67,448.00|485.40|66,708.31|--|--|--|--|
|合计|--|116,778.00|116,778.00|5,274.60|103,601.19|--|--|--|--|
|||1、三台炸药生产线高效节能改造项目：原预计实现净利润1,351.00万元，2015年实际实现净利润||||||||
|||788.00万元，略低于预计收益，主要原因为：一是国家宏观经济增速放缓，三台公司产品销售区域的市||||||||
|||场需求有一定下滑；二是随着市场需求降低，行业竞争进一步加剧，使产品销售价格较以前年度有较大||||||||
|||的降低，从而导致企业的盈利空间持续压缩。||||||||
|未达到计划进度或||2、旺苍炸药生产线高效节能改造项目：原预计实现净利润1,987.00万元，2015年实际实现净利润||||||||
|预计收益的情况和||894.41万元，略低于预计收益，主要原因同上。||||||||
|原因（分具体项目）||3、信息化建设项目(爆破公司)：已按项目建设方案的要求完成项目建设并投入使用，符合预期效||||||||
|||果。截至报告期未，该项目共投入资金60.31万元，占计划投入的7.54%。该项目节余资金较多的原因||||||||
|||主要为：由于爆破公司下属分子公司较多，且股权结构不同，按照“谁受益谁承担”的原则，爆破公司下||||||||
|||属分子公司实施项目建设时，均采用其自有资金支付；另一方面，由于集团其他公司先行实施信息化建||||||||
|||设，因此在集团内集成时，可更多地借助各公司已投入的硬件设备，从而大大减少了资金投入。||||||||
|||1、本公司原拟使用募集资金2,830.00万元建设“新型乳化剂建设项目”，但由于乳化剂技术不断提||||||||
|||升，且炸药生产技术对乳化剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与||||||||
|||技术来源方沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。经公司第一届董事会第十九次会议于2012年||||||||
|||3月13日审议通过，提请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意公司“新型乳化||||||||
|||剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金；公司第二届董事会第二次会议于2012年7||||||||
|||月11日审议通过，提请2012年度第二次临时股东大会审议批准同意使用“新型乳化剂项目建设专户”||||||||
|项目可行性发生重||存储资金（含利息）收购凯达化工股权。||||||||
|大变化的情况说明||2、本公司原拟使用募集资金9,320万元投资“爆破工程一体化项目”，但由于国家对民爆行业政策||||||||
|||的调整，特别是2012年公安部出台了《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》，||||||||
|||使民爆行业市场格局发生了较大变化。为适应行业形势的变化，公司对爆破业务板块的投入模式也进行||||||||
|||了适当调整，主要采用与当地有资源的企业进行股权合作的模式拓展爆破业务，并且在未来较长时间内||||||||
|||将延续这样的合作模式，以扩大市场占有份额。因此，经公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14||||||||
|||日审议通过，报请公司2013年度第二次临时股东大会于2013年9月2日审议批准终止原“爆破工程一体化||||||||
|||项目”，将剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。||||||||
|||适用||||||||
|||1、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金收购柯||||||||
|||达化工股权的议案》，决定使用超募资金34,100万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%的股权，||||||||
|||若不能收购内蒙古柯达化工有限责任公司100%股权或最后确定的收购价格低于预期，则剩余资金转作||||||||
|||流动资金。2011年4月，本公司实际支付28,125.48万元收购内蒙古柯达化工有限责任公司82.4811%||||||||
|||的股权，剩余5,974.52万元转作流动资金。||||||||
|||2、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金参股金||||||||
|||奥博公司的议案》，同意公司以深圳市金奥博科技有限公司截止2010年12月31日的资产评估结果6,125||||||||
|||万元净资产为依据，使用超募资金人民币4,000万元认购深圳市金奥博科技有限公司新增注册资本200||||||||
|||万元。2011年4月18日，本公司第一届第十次董事会决议用自有资金4,000万元参股深圳市金奥博科||||||||
|||技有限公司。||||||||
|||3、2011年3月20日，本公司第一届第九次董事会会议审议通过《关于使用部分超募资金投入公||||||||
|超募资金的金额、用||司信息化建设项目的议案》，信息化项目总投资概算为7,500万元。2012年4月13日，2011年年度股||||||||
|途及使用进展情况||东大会通过《关于信息化建设项目资金使用的议案》，同意将本公司信息化建设项目改由四个主体承担，||||||||
|||信息化建设项目投资总额由7,500.00万元变更为4,050.00万元，其中：本公司1,500.00万元、雅化绵阳||||||||
|||1,000.00万元、雅化三台350.00万元、雅化旺苍400.00万元、雅化爆破800.00万元；节余的3,450.00||||||||
|||万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金专户储存和集中管理。截至2013年12月31日止，||||||||
|||信息化项目建设（股份公司）共使用805.13万元，该项目于2014年2月完工并通过了验收，经2013||||||||
|||年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，股份公司于2014年5月将剩||||||||
|||余的募集资金及利息732.89万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销；信息化项目建||||||||
|||设（绵阳公司）已使用538.45万元，该项目于2014年2月完工并通过了验收，经2013年度股东大会||||||||
|||批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，绵阳公司于2014年4月将剩余的募集资||||||||
|||金及利息538.45万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销。截止2015年12月31日止，||||||||
|||信息化项目建设（爆破公司）已使用60.31万元；信息化项目建设（旺苍公司）已使用157.21万元，该||||||||
|||项目于2015年2月通过了验收，经2014年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充||||||||
|||流动资金，旺苍公司于2015年5月将剩余的募集资金及利息249.93万元转入自有资金户，并已于当月||||||||

|||
|-|-|
||将该募集资金专户注销；信息化项目建设（三台公司）已使用229.5万元，该项目于2015年2月通过|
||了验收，经2014年股东大会批准，将该项目剩余的募集资金及利息永久性补充流动资金，三台公司于|
||2015年4月将剩余的募集资金及利息132.8万元转入自有资金户，并已于当月将该募集资金专户注销户。|
||4、2011年4月18日，本公司2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》、|
||《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，调整“雅安炸药生产线高效节能改造项目”|
||的概算，投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予以补充。|
||5、2011年4月18日，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章|
||程》、《募集资金管理办法》的规定，本公司2010年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金补充|
||流动资金的议案》，同意以超募资金19,018万元及全部超募资金所产生的利息永久补充公司流动资金。|
||截至2011年5月止，从募集资金账户向本公司自有资金户转入25,598.26万元（其中：收购内蒙古柯达|
||化工有限责任公司剩余募集资金5,974.52万元、募集资金利息收入605.74万元）。|
||6、2012年7月30日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于使用“新型乳化剂项目建|
||设专户”存储资金（含利息）和使用“超募资金专户”资金（含利息）收购凯达化工股权的议案》，上|
||述资金不足时，由自有资金补充。2012年8月、9月，本公司将原“新型乳化剂建设项目”募集资金|
||2,830.00万元、原拟收购金奥博股权的超募资金4,000.00万元、“信息化建设项目”节余超募资金3,450.00|
||万元、募集资金利息净收入931.78万元，合计金额为11,211.78万元，全部用于本公司支付收购四川凯|
||达化工有限公司原股东股权转让款。|
||适用|
||以前年度发生|
||2011年4月18日，2010年年度股东大会审议通过《关于变更募投项目相关内容的议案》，本公司|
|募集资金投资项目|募集资金变更情况如下：|
|实施地点变更情况|1、爆破工程一体化项目变更情况：由盐边县桐子林镇金河村变更为盐边县益民乡。|
||2、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：由原地改造（雅安市陇西路20号）变更为雅安市|
||雨城区草坝镇。|
||3、新型乳化剂建设项目变更情况：由雅安工业园区（雅安市名山县）变更为雅安市雨城区草坝镇。|
||适用|
||以前年度发生|
||1、爆破工程一体化项目变更情况：（1）实施主体：由四川雅化实业集团股份有限公司变更为下属|
||全资子公司四川雅化实业集团爆破工程有限公司。采用向该子公司增资方式实施。（2）实施时间及工期：|
||由“开工时间为2011年1月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期为24|
||个月”。（3）技术方案及具体投资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细|
||计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||2、高精度延期雷管建设项目变更情况：（1）建设工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期|
||12个月”变更为“开工时间为 2010年4月，建设工期32个月”。（2）技术方案及具体投资明细计划：|
||在投资概算不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需|
||求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||3、科技研发中心建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工|
||期12个月”变更为“开工时间为2010年1月，建设工期36个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：|
||在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市|
||场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
|募集资金投资项目|4、雅安炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1|
|实施方式调整情况|月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期为72个月”。（2）技术方案及具体|
||投资明细计划：投资概算总额由5,400万元变更为21,500万元，增加的16,100万元预算用超募资金予|
||以补充，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市场需求决定。投资概算|
||包括土地购置、设备购置和配套设施建设。|
||5、旺苍炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1|
||月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2011年4月，建设工期24个月”；（2）技术方案及具体投|
||资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据|
||行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||6、三台炸药生产线高效节能改造项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1|
||月，建设工期12个月”变更为“开工时间为2010年3月，建设工期18个月”；（2）技术方案及具体投|
||资明细计划：在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据|
||行业发展和市场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|
||7、新型乳化剂建设项目变更情况：（1）实施时间及工期：由“开工时间为2011年1月，建设工期|
||12个月”变更为“开工时间为2011年7月，建设工期18个月”；（2）技术方案及具体投资明细计划：|
||在投资概算总额不变的前提下，技术方案和具体投资明细计划授权股份公司经理班子根据行业发展和市|
||场需求决定。投资概算包括设备购置和配套设施建设。|

|||
|-|-|
||适用|
||2011年3月20日，信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《关于四川雅化实业集团股份有限|
|募集资金投资项目||
||公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2010CDA2064-2），截至2011|
|先期投入及置换情||
||年2月28日止，公司以自有资金投入募集资金项目置换金额1,097.53万元。2011年3月20日，公司|
|况||
||第一届第九次董事会会议审议通过《关于募投项目资金置换的议案》，公司已于2011年5月5日完成募|
||投项目资金置换手续。|
||适用|
||1、2013年4月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充|
||流动资金的议案》，同意公司将不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安炸药生|
||产线高效节能改造项目10,000万元暂时补充公司流动资金；高精度延期雷管建设项目3,000万元和科技|
||研发中心建设项目2,000万元暂时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金，使用期|
||限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。雅化集团绵阳实业有限公司和四川雅化实业集团股|
||份有限公司分别于4月和5月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已于2014年3月25日将上述资|
||金归还募集资金专户。|
||2、2014年3月28日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金暂|
|用闲置募集资金暂|时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过14,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅安|
|时补充流动资金情|炸药生产线高效节能改造项目12,000万元暂时补充公司流动资金；科技研发中心建设项目2000万元暂|
|况|时补充项目实施主体公司雅化集团绵阳实业有限公司流动资金。使用期限为公司董事会审议批准之日起|
||不超过12个月。雅化集团绵阳实业有限公司于2014年4月完成了募集资金暂时补充流动资金，四川雅|
||化实业集团股份有限公司分别于2014年3月、4月和6月完成了募集资金暂时补充流动资金。公司已|
||于2015年3月23日将上述资金归还募集资金专户。|
||3、2015年3月27日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于将部分募投项目资金|
||暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过12,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中：雅|
||安炸药生产线高效节能改造项目12,000万元暂时补充公司流动资金；信息化建设项目（爆破公司）600|
||万元暂时补充项目实施主体公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司流动资金。使用期限为公司董事会|
||审议批准之日起不超过12个月。本公司于2015年3月完成了募集资金暂时补充流动资金；四川雅化实|
||业集团工程爆破有限公司分别于2015年4月和5月完成了募集资金暂时补充流动资金。|
||适用|
||1、2013年4月9日，公司2012年年度股东大会审议通过了《关于将“三台炸药生产线高效节能改|
||造项目”节余资金永久补充流动资金的的议案》，同意将“三台炸药生产线高效节能改造项目”结余募|
||集资金及该专户利息收入永久补充流动资金。三台公司于2013年4月将剩余募集资金及利息转入自有|
||资金账户，并已于当月将该募集资金专户注销。|
||2、2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了 《关于将部分募集资金项目节余资金|
||永久补充流动资金的议案》，同意将“高精度延期雷管建设项目”结余募集资金及该专户利息收入永久|
||补充流动资金。绵阳公司于2014年4月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该募|
||集资金专户注销。|
||3、2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金|
||永久补充流动资金的议案》，同意将“信息化建设（雅化绵阳）项目”结余募集资金及该专户利息收入|
||永久补充流动资金。绵阳公司于2014年4月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将|
||该募集资金专户注销。|
|项目实施出现募集|4、2014年4月18日，公司2013年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金|
|资金结余的金额及|永久补充流动资金的议案》，同意将“信息化建设项目（股份公司）”结余募集资金及该专户利息收入永|
|原因|久补充流动资金。股份公司于2014年5月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该|
||募集资金专户注销。|
||5、2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金|
||永久补充流动资金的议案》，同意将“科技研发中心建设项目”结余募集资金及该专户利息收入永久补|
||充流动资金。绵阳公司分别于2015年4月、8月和9月将募集资金及利息转入自有资金账户并于9月|
||将该募集资金专户注销。|
||6、2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金|
||永久补充流动资金的议案》，同意将“信息化建设项目（三台公司）”结余募集资金及该专户利息收入永|
||久补充流动资金。三台公司于2015年4月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该|
||募集资金专户注销。|
||7、2015年4月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金项目节余资金|
||永久补充流动资金的议案》，同意将“信息化建设项目（旺苍公司）”结余募集资金及该专户利息收入永|
||久补充流动资金。旺苍公司于2015年5月将剩余募集资金及利息转入自有资金账户，并已于当月将该|
||募集资金专户注销。|
|尚未使用的募集资||
||公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。|
|金用途及去向||

|||
|-|-|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

注：“补充流动资金”系本报告期“科技研发中心建设项目”节余资金补充流动资金3,177.57万元、“信息化建设项目（旺苍公司）”节余资金补充流动资金242.79万元和“信息化建设项目（三台公司）”节余资金补充流动资金120.50万元。
附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||变更后的项|
|||变更后项目||截至期末实|截至期末|项目达到预||||
|变更后的|对应的||本报告期实||||本报告期|是否达到|目可行性是|
|||拟投入募集||际累计投入|投资进度|定可使用状||||
|项目|原承诺项目||际投入金额||||实现的效益|预计效益|否发生重大|
|||资金总额(1)||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
||||||||||变化|
|爆破工程一|爆破工程一|||||||||
|||1,047.40|0|1,047.40|100.00%|已终止|－|－||
|体化项目|体化项目|||||||||
|高精度延期|高精度延期|||||||||
|||||||2013年12||||
|雷管建设项|雷管建设项|2,857.50||2,857.50|100.00%||2,737.00|是|否|
|||||||月31日||||
|目|目|||||||||
|科技研发中|科技研发中|||||2014年12||||
|||3,652.43||3,652.43|100.00%||－|－|否|
|心建设项目|心建设项目|||||月31日||||
|雅安炸药生|雅安炸药生|||||||||
|||||||2017年||||
|产线高效节|产线高效节|21,500.00|1,611.63|9,062.88|42.15%||－|－|否|
|||||||06月||||
|能改造项目|能改造项目|||||||||
|旺苍炸药生|旺苍炸药生|||||||||
|||||||2013年04|净利润|||
|产线高效节|产线高效节|2,750.00||2,750.00|100.00%|||否|否|
|||||||月30日|894.41|||
|能改造项目|能改造项目|||||||||
|三台炸药生|三台炸药生|||||||||
|||||||2011年09|净利润|||
|产线高效节|产线高效节|2,456.62||2,456.62|100.00%|||否|否|
|||||||月30日|788.00|||
|能改造项目|能改造项目|||||||||
|信息化建设||||||||||
||信息化建设|||||2013年12||||
|项目(股份||805.13||805.13|100.00%||||否|
||项目|||||月31日||||
|公司)||||||||||
|信息化建设||||||||||
||信息化建设|||||2013年12||||
|项目(绵阳||538.45||538.45|100.00%||||否|
||项目|||||月31日||||
|公司)||||||||||
|信息化建设||||||||||
||信息化建设|||||2015年12||||
|项目(爆破||800.00|51.61|60.31|7.54%||||否|
||项目|||||月31日||||
|公司)||||||||||
|信息化建设||||||||||
||信息化建设|||||2014年12||||
|项目(旺苍||157.21|30.00|157.21|100%||||否|
||项目|||||月31日||||
|公司)||||||||||
|信息化建设||||||||||
||信息化建设|||||2014年12||||
|项目(三台||229.50|40.50|229.50|100%||||否|
||项目|||||月31日||||
|公司)||||||||||
|收购凯达化|新型乳化剂|||||2012年09||||
|||2,830.00||2,830.00|100.00%|||||
|工有限公司|建设|||||月30日||||
|收购凯达化||||||2012年09||||
|||4,000.00||4,000.00|100.00%|||||
|工有限公司||||||月30日||||
|收购凯达化||||||2012年09||||
|||3,450.00||3,450.00|100.00%|||||
|工有限公司||||||月30日||||
|收购内蒙古||||||||||
|||||||2011年04||||
|柯达化工有||28,125.48||28,125.48|100.00%|||||
|||||||月30日||||
|限责任公司||||||||||
|补充流动资||||||||||
|||41,578.28|3,540.86|41,578.28|100.00%|||||
|金||||||||||
|合计|--|116,778.00|5,274.6|103,601.19|--|--|2,422.98|--|--|
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||1、公司上市前，根据企业发展需要，结合当时行业管理要求，对承诺的募集资金投|||||||

|||
|-|-|
|说明(分具体项目)|资项目编制了实施方案；由于项目方案编制时间长，国家对民爆行业的管理不断调整和|
||更新，特别是工业和信息化部于2010年先后颁布了《关于民用爆炸物品行业技术进步的|
||指导意见》（工信部安[2010]227号）和《关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见》|
||（工信部安[2010]581号）等一系列政策法规，进一步明确了十二五期间民爆行业的发展|
||要求，因此，公司根据上述政策法规，结合企业实际情况，对公司爆破工程一体化项目、|
||高精度延期雷管建设项目、科技研发中心建设项目、雅安炸药生产线高效节能改造项目、|
||旺苍炸药生产线高效节能改造项目、三台炸药生产线高效节能改造项目、新型乳化剂建|
||设项目等七个募集资金投资项目的部分内容作了局部调整。对于上述调整，公司第一届|
||第九次董事会会议于2011年3月20日审议通过，报请公司2010年度股东大会审议批准。|
||调整原因、内容等情况详见公司于2011年3月22日、2011年4月19日在《中国证券报》、|
||《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。|
||2、信息化建设作为集团管理提升项目，涉及公司及下属各公司，为有效实施募投项|
||目，合理分摊成本，根据各分子公司具体实施内容和受益情况，对公司信息化建设项目|
||的资金渠道进行明确。 公司第一届董事会第十九次会议于2012年3月13日审议通过，|
||报请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意对雅化集团绵阳实业有|
||限公司、雅化集团三台化工有限公司、雅化集团旺苍化工有限公司、四川雅化实业集团|
||爆破工程有限公司的信息化项目以增资各子公司的方式实施，并分别设立专户予以储存，|
||将因使用自有资金而节余的3,450万元项目资金及利息收入转入公司新设立的超募资金|
||帐户储存和集中管理，其他非全资子公司信息化建设资金由各公司的自有资金支付。具|
||体内容详见公司2012年3月15日、2012年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》以|
||及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
||3、新型乳化剂建设项目变更原因是因乳化剂技术不断提升，且炸药生产技术对乳化|
||剂品质的要求也相应提高，公司原拟引进乳化剂工艺技术已不具优势，经与技术来源方|
||沟通，拟采用与其合资方式共同实施该项目。公司第一届董事会第十九次会议于2012年|
||3月13日审议通过，报请公司2011年度股东大会于2012年4月13日审议批准，同意公|
||司“新型乳化剂建设项目”使用自有资金进行建设，不再使用募集资金，该项目原募集|
||资金仍存储于原“新型乳化剂建设项目”专户，待公司确定新项目后经履行相关程序后|
||使用该募集资金。公司第二届董事会第二次会议于2012年7月11日审议通过，报请2012|
||年度第二次临时股东大会审议批准使用“新型乳化剂项目建设专户”存储资金（含利息）|
||收购凯达化工股权。具体内容详见公司2012年3月15日、2012年4月14日、2012年7|
||月31日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上|
||发布的公告。|
||4、公司第一届董事会第九次会议于2011年3月20日审议批准，公司拟使用超募资|
||金4,000万元参股深圳市金奥博科技有限公司。因公司资金安排的需要，公司于2011年|
||4月18日第一届董事会第十次会议审议批准，不再使用超募资金改用自有资金4000万元|
||参股深圳市金奥博科技有限公司，原拟使用的超募资金仍储存于募集资金专户中，待公|
||司确定新项目并履行相关审批程序后使用。具体内容详见公司于2011年3月22日、2011|
||年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
||上发布的公告。|
||5、公司第二届董事会第六次会议于2013 年 3 月 18 日审议通过，报请2012 年度|
||股东大会于2013 年 4 月 9 日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的议|
||案》。其中：高精度延期雷管建设项目达到预定使用状态日期由 2012年 12 月延期至|
||2013 年 12 月；科技研发中心建设项目达到预定使用状态日期由 2013年 1 月延期至|
||2014 年 12 月；雅安炸药生产线高效节能改造项目达到预定可使用状态日期由 2013 年|
||7 月延期至2015 年 9 月。具体内容详见公司2013年3月19日、2013年4月10日在|

|||
|-|-|
||巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
||6、公司第二届董事会第十次会议于2013年8月14日审议通过，报请公司2013年|
||度第二次临时股东大会于 2013年9月2日审议批准终止原“爆破工程一体化项目”，将|
||剩余募集资金及利息补充流动资金，以用于投资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化|
||市场。具体内容详见公司2013年8月15日、2013年9月3日在巨潮资讯网|
||（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
||7、公司第二届董事会第二十八次会议于2015年3月28日审议通过，报请公司2014|
||年年度东大会于2015年4月20日审议批准了《关于部分募投项目延期达到使用状态的|
||议案》。其中：“雅安炸药生产线高效节能改造项目”达到预定可使用状态日期由2015年9|
||月调整至2017年6月；“信息化建设项目(爆破公司)” 达到预定可使用状态日期由2014|
||年12月31日调整至2015年12月31日。具体内容详见公司2015年3月28日、2015|
||年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。|
|未达到计划进度或预计收益的情况和||
||无|
|原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化的||
||不适用|
|情况说明||