证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2014-035沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目
之补充协议书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同的签署及持续披露情况
1、2012年11月8日，沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”或“丙方”)、辽宁蓝英城市智能化发展有限公司(以下简称“蓝英智能”或“丁方”)与沈阳浑南新城管理委员会(以下简称“新城管委会”或“甲方”)、沈阳万润新城投资管理有限公司(以下简称“沈阳万润”或“乙方”)就沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目(以下简称“综合管廊系统”)签署了《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》(以下简称“合同”)。具体内容详见公司于 2012年 11月 9日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
2、2013年10月28日，公司在《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目进展情况公告》中披露，受征地拆迁等前期工作进度影响，综合管廊二期中约5公里无法按期完成。经沈阳市浑南新城建设工作领导小组等有关政府部门的积极协调，合同各方充分协商，综合管廊系统二期工程完工期调整为2014年6月底前完成全部附属设施建设并移交。具体内容详见公司于2013年10月 28日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
3、2014年6月30日和2014年7月1日，公司在《关于沈阳浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目相关情况公告》及其补充公告中披露，沈阳浑南新城综合管廊系统项目一期接续建设已于 2013年 10月底前全部完成并交付。
受部分地段征地、拆迁等前期工作影响，沈阳浑南新城综合管廊系统项目二期土建建设部分完成，但仍在建设中。具体内容详见公司于2014年6月30日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
二、合同的主要内容
1、合同标的
（1）各方确认综合管廊系统项目采取投融资建设模式，投融资建设模式是指丙方和丁方按照合同的约定负责综合管廊系统的投融资、建设(包括土建工程、控制系统、电气设备系统、消防系统、通风系统、给水系统、通讯系统等)以及建设管理，并承担风险；丙方或丁方按照合同约定取得甲方或乙方支付的合同价款。
（2）甲方及乙方共同履行综合管廊系统建设业主单位的职责，丙方及丁方履行投融资及项目承办人职责。综合管廊系统工程质量标准应符合国家、地方、行业规范标准及甲方要求。甲方或甲方委托的机构有权定期检查综合管廊系统的质量控制情况，以证实综合管廊系统的质量控制是否符合要求。丙方及丁方应配合定期检查，但甲方或甲方委托机构的上述检查不能免除丙方及丁方在合同项下的任何义务。
（3）丙方及丁方应完成并移交给乙方的工程范围包括：浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设（以下分别简称“一期接续建设”和“二期建设”）合计约26.2公里。甲方提供的施工图设计文件所示的全部建设内容。
（4）2013年 10月底前完成全部一期接续建设及二期建设的投融资、建设和移交。
2、合同价款及支付
（1）合同价款具体包括：经审核的工程造价总额（指一期接续及二期建设）、材料设备费、工程建设其他费用、配套工程费、投融资综合费用。
（2）投融资综合费用的计算
①投融资综合费用按经审核的工程造价总额、材料设备费、工程建设其他费用、配套工程费之和为基数，按年11%计取(含建设期及回购期)。
②建设期投融资综合费用在回购期内不再计取复利。建设期投融资综合费用在回购期与回购价同期同比例支付。
（3）自综合管廊系统交工验收并移交之日起进入回购期，合同价款分三年分别按33%、33%、34%支付，进入回购期后每十二个月内由乙方向丙方或丁方支付。
甲方或乙方以财政资金、土地或其他收入作为项目回购的资金来源，切实履行项目回购的责任，并由甲方出具回购承诺函。
三、截止本公告日合同执行情况
1、截至本公告日，沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续建设已于2013年10月底前全部完成并交付。
2、截止本公告日，沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目二期建设项目仍然在建设中。针对综合管廊二期建设进展情况及存在的问题，由大学科技城（浑南新城）管理委员会拆迁部门负责，各政府部门联合运作，全力以赴地完成综合管廊二期建设工程涉及的剩余约3.5公里的征地拆迁工作，全力确保综合管廊二期建设在2014年具备完全施工条件。
四、本次补充协议相关内容
2012年11月8日，甲方、乙方、丙方和丁方，四方签订了《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目合作合同》（以下简称“合同”），合同编号：20121012。乙方经甲方授权，与甲方为浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目（以下简称“项目”）的联合主办方以及项目资产最终所有权人。丁方为丙方的全资子公司，丁方与丙方共同连带承担项目的投资建设等合同约定的相关义务。
浑南新城综合管廊系统一期接续建设（以下简称“管廊一期”）已按照合同约定，于 2013年 10月底前完成并移交。但受甲方前期拆迁等工作进度的影响，浑南新城综合管廊系统二期建设（以下简称“管廊二期”）仅部分完成。按照沈阳国家大学科技城（浑南新城）管理委员会2014年6月26日出具的“关于浑南新城综合管廊二期建设工作的函”确定的管廊二期完工时间，即经过两度延迟，管廊二期目前确定的完工交付时间较合同初始约定的交付时间延迟了二十个月。
鉴于上述情况，经合同各方认真研究，充分协商，决定对已完工并交付的管廊一期按照合同的相关约定进入回购期，同时，明确在建管廊二期的回购时间、回购价款及其确定原则。合同各方对相关事项约定如下：
1、管廊一期回购价款的确定与支付时间
（1）管廊一期自2013年10月31日起进入回购期，自进入回购期之日起的三十六个月内，分别按经各方共同确定的回购价款的33%、33%、34%，由甲方或乙方向丙方或丁方一次性足额支付。
（2）鉴于管廊一期中部分工程项目结算尚未完成，合同各方依截止本协议签订日相关工程项目等已确定金额做为基数，计算确认的分期回购金额分别为263,952,295.34元、284,577,992.92元、271,382,337.37元，对应的支付时间分别为2014年10月31日（即“第一个回购价款支付日”）、2015年10月31日（即“第二个回购价款支付日”）、2016年 10月 31日（即“第三个回购价款支付日”）。
（3）对管廊一期回购期间内（即本协议签订日至2016年10月31日）工程结算增加（或减少）金额，一并做为单独基数，按年11%的投融资综合费用率，依 2012年 9月 1日至管廊一期工程第三个回购价款支付日止之期间，计取投融资综合费用。工程结算增加（或减少）金额连同相应的投融资综合费用，将由甲方或乙方向丙方或丁方在第三个回购价款支付日支付（或扣减）。
（4）做为单独投融资综合费用计算基数的工程结算增加（或减少）金额，由四部分构成，即工程造价、材料设备费、工程建设其他费用、配套工程费。此外，其他结算增加（或减少）的项目金额由甲方或乙方支付，并且不计入计算投融资综合费用的基数。
2、管廊二期的回购时间、回购价款确定原则
（1）管廊二期自 2015年 6月 30日起进入回购期，自进入回购期之日起的三十六个月内，分别按经各方共同确定的回购价款的33%、33%、34%，由甲方或乙方向丙方或丁方一次性足额支付。
（2）鉴于甲方前期工作原因，造成管廊二期完工期较合同约定延期二十个月，导致管廊二期的建设期间延长。经合同各方确定管廊二期的建设期自 2012年 10月至 2015年 6月 30日，管廊二期的回购期自 2015年 6月 30日至 2018年6月30日，管廊二期的回购价款支付时间分别为2016年6月30日、2017年6月30日、2018年6月30日。
（3）管廊二期回购价款的确定依合同第三节“合同价款和支付条件”中的相关规定，具体计算原则与方法参照本补充协议关于管廊一期回购价款的计算。
（4）管廊二期回购价款的具体金额，由甲方、乙方、丙方及丁方另行签订协议。
五、本次补充协议对公司的影响
公司与合同各方在原有合同的基础上，签订本补充协议书，分别就已完成并交付的管廊一期接续以及尚未完成的管廊二期建设的回购期、回购价款、支付时
间等进行明确约定。沈阳浑南新城综合管廊系统工程项目一期接续项目按照补充协议书的约定，进入回购期。
补充协议书的履行不会影响公司业务的独立性。
六、风险提示
虽然合同各方已签订《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》，确定相关事项的回购期及回购金额，但仍存在到期不能收回资金的风险。
七、备查文件
《浑南新城综合管廊系统一期接续及二期建设项目之补充协议书》。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日