证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2018-047
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于 2018年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 31日在上海证券交易所披露了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经事后核查，由于工作人员疏忽，《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》附表1《募集资金使用情况对照表》中数据有误，现更正如下：
更正前：
详见附表1。
更正后：
详见附表2。
原公告其他内容不变。
对上述更正给广大投资者和信息使用者带来的不便，公司深表歉意，并将在以后的工作中避免出现类似问题。今后公司将不断加强信息披露工作的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会 2018年9月1日
更正前：附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||51,619.00||2018上半年度投入募集资金总额|||||17,747.94||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||17,747.94||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|2018上半年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2018上半年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目|否|18,862.50|18,862.50|18,862.50|7,683.44|7,683.44|11,179.06|40.73%|2019.11|部份完成，2017年实现销售收入237.57万元|是|否|
|汽车零部件（沈阳）生产基地项目|否|6,900.71|6,900.71|6,900.71|-|-|6,900.71|0.00%|2019.11|不适用|不适用|否|
|重庆伟汉汽车零部件生产基地项目|否|9,285.82|9,285.82|9,285.82|47.83|47.83|9,237.99|0.52%|2019.11|不适用|不适用|否|
|金鸿顺汽车零部件自动化生产项目|否|12,499.97|12,499.97|12,499.97|8,100.50|8,100.50|4,399.47|64.80%|2019.11|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|否|4,070.00|4,070.00|4,070.00|1,916.18|1,916.18|2,153.82|47.08%|2018.11|不适用|不适用|否|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计||51,619.00|51,619.00|51,619.00|17,747.94|17,747.94|33,871.06|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本专项核查报告之“三、（二）”|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项核查报告之“三、（三）”|||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本专项核查报告之“三、（四）”|||||||
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|||||||
|募集资金其他使用情况|不适用|||||||

注1：“2018上半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“2018上半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“2018上半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
更正后：附表 2
募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||51,619.00||本期投入募集资金总额|||||3,998.82||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||21,746.76||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本期投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2)|截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本期实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目|否|18,862.50|18,862.50|18,862.50|1,628.81|9,312.25|9,550.25|49.37%|2019.11|本期实现销售1942.22万元|不适用|否|
|汽车零部件（沈阳）生产基地项目|否|6,900.71|6,900.71|6,900.71|-|-|6,900.71|0.00%|2019.11|不适用|不适用|否|
|重庆伟汉汽车零部件生产基地项目|否|9,285.82|9,285.82|9,285.82|751.60|799.43|8,486.39|8.61%|2019.11|不适用|不适用|否|
|金鸿顺汽车零部件自动化生产项目|否|12,499.97|12,499.97|12,499.97|1,555.01|9,655.51|2,844.46|77.24%|2019.11|不适用|不适用|否|
|研发中心建设项目|否|4,070.00|4,070.00|4,070.00|63.40|1,979.58|2,090.42|48.64%|2018.11|不适用|不适用|否|
|合计||51,619.00|51,619.00|51,619.00|3,998.82|21,746.76|29,872.24||||||

|||
|-|-|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|不适用|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|详见本专项报告之“三、（二）”|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|详见本专项报告之“三、（三）”|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|详见本专项报告之“三、（四）”|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。