天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-024广州天赐高新材料股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 7日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）,召开了第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]7号文”核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,010.5万股，发行价格为每股 13.66元，其中公司公开发行新股数量为 2,161.32万股，募集资金总额为人民币 295,236,312元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额264,797,575.05元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月16日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZA0021号”《验资报告》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及投资金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金金额（万元）|
|1||6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）||10,964.00||
|2||1,000t/a锂离子电池电解质材料项目||7,477.14||
|3||3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目||4,932.52||
|4||广州天赐高新材料股份有限公司研发中心项目||3,150.00||
|合计||||26,523.66||

天赐材料（002709）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2097号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）7,457,142股，发行价格为每股35元，募集资金总额为260,999,970.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为247,277,229.20元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZA0502号《验资报告》验证。
本次募集资金投资项目及投资金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金金额（万元）|
|1||6,000t/a液体六氟磷酸锂项目||4,900.00||
|2||收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目||19,618.00||
|合计||||24,518.00||

二、本次延期的募集资金投资项目前次变更情况
（一）研发中心项目
1、2014年 8月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》,并经公司于2014年9月9日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露，研发中心项目投资总额为3,150万元，实施地点为公司本部，项目建设期为24个月，调整后的研发中心项目投资总额为 3,106.10万元，其中公司实施部分投资额为 2,106.10万元，公司全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）实施部分的投资额为1,000万元；公司实施部分建设地点不变，九江天赐实施部分的建设地点为九江天赐所在的江西省九江市湖口县；项目建设期变更为 36个月。具体内容详见公司于 2014年 8月 22日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-62）。
2、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十六次会议通过了《关于变更研发中心募集资金投资项目的议案》，变更研发中心项目如下：
（1）研发中心项目（公司）变更如下：①受公司研发中心实验室装修改造项目进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（公司），预计
延期至 2016年 12月 31日完工；②根据本项目的建设进度及投资情况，结合研
天赐材料（002709）发中心项目（九江）建设的资金需求，研发中心项目（公司）建设完工后，如有结余资金，将用于研发中心项目（九江）建设。
（2）研发中心项目（九江）变更如下：①原研发中心项目（九江）中试车间改由自有资金建设，该部分募集资金用于研发大楼用地和研发实验楼建设及实验设备、仪器的购置；②受九江天赐项目建设规划的变更及研发大楼建设土地购置进度的影响，原定于 2016年 3月 31日完工的研发中心项目（九江），预计延期至2016年12月31日完工。
具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网刊登的《关于变更研发中心募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016-031）。
（二）6,000t/a液体六氟磷酸锂项目
6,000t/a液体六氟磷酸锂项目不存在前次变更情况。
三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）研发中心项目
1、研发中心项目（公司）
研发中心项目（公司）的募集资金投资金额为2,106万元，截至2016年12月 31日，募集资金累计投入总额为 1,128.83万元，投资进度为53.60%。本项目受公司实验室装修改造及仪器设备购置安装建设进度的影响，完工日期由2016年12月31日延期至2017年9月30日。
2、研发中心项目（九江）
研发中心项目（九江）的募集资金投资金额为1,000万元，截至2016年12月 31日，募集资金累计投入总额为 593.40万元，投资进度为59.34%。本项目受研发实验楼建设进度的影响，完工日期由2016年12月31日延期至2017年9月30日。
（二）6,000t/a液体六氟磷酸锂项目
天赐材料（002709）年12月31日，募集资金累计投入总额为4,124.33万元，投资进度为84.17%。
因设备采购滞后，本项目进度受到了一定影响。目前，6,000t/a液体六氟磷酸锂项目已经完成了土建工程、生产及工艺设备的安装及调试，具备了开车试生产条件，已进入试生产阶段，公司于2017年3月21日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产 6000吨液体六氟磷酸锂募投项目进入试生产的公告》。根据项目的运行现状，预计 2017年 4月 30日可以达到预定可使用状态，符合财务会计准则的结转固定资产条件，因此，该项目达到预定可使用状态日期由2016年12月31日延期至2017年4月30日。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是基于公司项目实际建设情况提出的，虽然对募投项目实施进度造成影响，但公司并未改变募投项目的投向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，是结合公司项目建设实际情况提出的，符合建设项目的客观实际，不存在损害公司和其他股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司对募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
天赐材料（002709）备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》3、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议》
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年4月11日