证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-194深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2018年第三季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将 2018年第三季度主要经营情况披露如下：
一、订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2018第三季度|新签合同||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|
|工程订单|31|104.82|190|481.67|29|59.69|
|设计订单|36|0.7158|54|2.72|-|-|

说明：截止 2018年 9月 30日，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共4个，合计金额25.11亿元。
二、重大项目进展情况
2018年三季度重大项目进展情况具体如下：
单位：亿元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|业务模式|合同造价|开工日期|工期|工程进度|累计确认营业收入|累计结算金额|累计收款金额|是否按合同约定结算和收款|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|结算和收款是否存在重大风险|
|郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程|BT|3.38|2011年12月开工|总工期为365日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.29|2.29|1.03|是|不存在|不存在|
|衡阳蒸水北堤风光带项目|BT|3.60|2012年7月|计划工期18个月|项目已竣工验收，已通过业主初审，进入财评阶段。|2.18|2.18|0.83|是|不存在|不存在|
|通州南湖公园|BT|2.80|2011年12月|2013年5月30日竣工|结算已审定，审定总价为3.5385亿元。|3.54|3.54|4.26|是|不存在|不存在|
|老河口市316国道城区梨花大道景观BT项目|BT|2.50|2013年11月|460天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.37|1.37|0.95|是|不存在|不存在|
|郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程|BT|1.98|2013年6月|454日|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.33|1.33|1.08|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目|EPC+BT|1.88|2013年11月|274日|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.57|1.44|1.61|是|不存在|不存在|
|新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造BT项目|BT|2.50|2014年1月|450天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.19|1.19|0.20|是|不存在|不存在|
|珠海市城市绿化景观提升工程|EPC|2.84|2013年9月|总工期为64个日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.67|2.09|2.09|是|不存在|不存在|
|西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）建设一期工程|BT|3.00|2014年6月|总工期为450个日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.87|2.87|1.98|是|不存在|不存在|
|梅县外国语学校|BT|4.07|2014年3月|暂定8个月|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|4.23|4.23|5.23|是|不存在|不存在|
|云南晋宁东大河湿地公园项目|BT|2.79|2014年6月|湖滨沙滩2014年6月30日前完工，水上森林2014年9月20日前完工。|工程已竣工验收并移交，结算资料已经上报审核中。|3.25|3.25|1.53|是|不存在|不存在|
|广东省五华县华侨实验文化教育|BT|2.30|2014年7月|2015年7月15日前完工|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.82|2.82|2.59|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产业园BT工程项目||||||||||||
|贵州六盘水大河开发区项目|BT|17.92|2014年9月|天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天数：365天；德湖景观路工期总日历天数：720天。|因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。|13.42|13.42|-|是|不存在|不存在|
|宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观工程|EPC|8.30|2014年12月|2015年4月30日前施工范围内主体工程完工。7月1日前完成100%工程量。|工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。|8.91|7.40|7.36|是|不存在|不存在|
|贵州省兴义市北环线二标道路工|BT|4.28|2015年1月|180 日|结算已审定。|1.41|1.41|-|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|程||||||||||||
|常德桃花源古镇湖区园林景观工程|EPC|1.72|2015年6月|300天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.50|1.32|0.99|是|不存在|不存在|
|兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程|BT|3.39|2015年9月|720天|项目施工正常进行中。|2.87|1.46|1.46|是|不存在|不存在|
|杉木湖中央公园建设项目、都匀经济开发区环西线北段（K3+400～K4+900）设计施工一体化|EPC|3.10|2015年8月|90日|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|3.09|1.63|1.63|是|不存在|不存在|
|六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目|EPC|5.18|2015年11月|365日|工程项目按正常进度施工。|4.28|1.27|1.22|是|不存在|不存在|
|梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目|PPP|项目总投资约8亿|2015年11月|24个月|工程项目按正常进度施工。|2.60|2.46|2.46|是|不存在|不存在|
|深汕特别合作区汕美文化谷工程|PPP|5.96|2016年5月|16个月|工程项目按正常进度施工。|2.69|1.84|1.84|是|不存在|不存在|
|香蜜公园建设工程项目|EPC|1.77|2016年3月|285天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.84|1.42|1.42|是|不存在|不存在|
|汉源县环湖路边|PPP|1.55|2016年|16个月|工程项目按正常进度施工。|1.22|0.65|0.65|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|坡生态修复工程|||10月|||||||||
|梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目|PPP|8.82|2016年11月|建设期两年|工程项目按正常进度施工。|2.77|4.80|4.80|是|不存在|不存在|
|黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程|DB|2.10|2016年6月|180日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.94|1.40|1.32|是|不存在|不存在|
|鼎湖区沙涌水环境综合整治项目|PPP|3.63|2016年10月|730日|工程项目按正常进度施工。|0.35|0.33|0.33|是|不存在|不存在|
|贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包|EPC|2.52|2016年8月|12个月|工程项目按正常进度施工。|3.25|1.89|1.90|是|不存在|不存在|
|滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目|PPP|5.80|2016年7月|730天|工程项目按正常进度施工。|5.44|4.40|4.40|是|不存在|不存在|
|贵州平塘国际射电天文科普文化园项目|EPC|5.00|2016年7月|120日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|3.82|1.37|0.71|是|不存在|不存在|
|贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目|EPC|4.00|2016年9月|365日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|4.61|2.60|2.13|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目|PPP|9.58|2016年10月|施工总工期为18个月|工程项目按正常进度施工。|3.03|2.40|2.40|是|不存在|不存在|
|姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目|联合施工|3.35|-|1460天|工程项目按正常进度施工。|0.60|0.45|0.41|是|不存在|不存在|
|宁海城市基础设施建设PPP项目|PPP|7.99|2016年12月|总建设期3年|工程项目按正常进度施工。|1.37|1.09|1.09|是|不存在|不存在|
|海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目|PPP|2.04|2017年4月|建设期为1年|工程项目按正常进度施工。|0.50|0.37|0.37|是|不存在|不存在|
|凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）|EPC|5.77|2016年12月|24个月|工程项目按正常进度施工。|1.79|0.26|0.26|是|不存在|不存在|
|湖南省临湘市长安文化创意园建设PPP项目|PPP|5.7亿|-|建设期3年|工程项目按正常进度施工。|1.25|2.02|2.02|是|不存在|不存在|
|河南伊河嵩县城区水生态治理PPP项目|PPP|3.58|2017年2月|730天|工程项目按正常进度施工。|1.78|1.26|1.26|是|不存在|不存在|
|松溪河环溪河水|EPC|4.84|2016年|870日历天|工程项目按正常进度施工。|2.29|1.61|1.51|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|生态环境综合治理项目|||3月|||||||||
|中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目|PPP|8.68|2017年3月|建设期为3年|工程项目按正常进度施工。|4.82|1.59|1.59|是|不存在|不存在|
|凯里市清水江生态治理建设工程|EPC|7.00|2017年2月|730天|除第15组房屋部位因征地未完成不能施工，其他部分正在加紧施工中。|1.59|-|-|是|不存在|不存在|
|新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村(B包）PPP项目|PPP|3.10|-|24个月|工程项目按正常进度施工。|1.71|1.10|1.10|是|不存在|不存在|
|华阴市长涧河综合治理PPP项目一期工程|PPP|8.95|2017年4月|建设期2年|工程项目按正常进度施工。|3.38|1.16|1.16|是|不存在|不存在|
|腾冲边境经济合作区供排水PPP项目-污水治理工程|PPP|4.95|-|建设期约为2年|工程项目按正常进度施工。|1.20|0.32|0.32|是|不存在|不存在|
|山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目|PPP|16.38|2017年4月|建设期3年|工程项目按正常进度施工。|3.34|1.70|1.70|是|不存在|不存在|
|贵州省六盘水市|PPP|10.76|-|建设期2年,|工程项目按正常进度施工。|4.91|0.94|0.94|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目||||运营维护13年||||||||
|五华县生态技工教育创业园(五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园)PPP建设项目|PPP|1.97|2016年10月|总工期为24个月|工程项目按正常进度施工。|3.59|1.73|1.73|是|不存在|不存在|
|渭南市华州区少华湖水利风景区项目（一期工程）工程总承包（EPC）|EPC|4.83|2017年8月|300日历天|工程项目按正常进度施工。|2.83|-|-|是|不存在|不存在|
|五华县人居环境综合整治PPP项目|PPP|26.82|-|3年|工程项目按正常进度施工。|1.89|-|-|是|不存在|不存在|
|高青县天鹅湖慢城PPP项目|PPP|3.85|2017年4月|730历天|工程项目按正常进度施工。|1.25|0.63|0.63|是|不存在|不存在|
|伊川县体育公|PPP|10.73|-|2年|工程项目按正常进度施工。|0.51|-|-|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|园、滨河新区潜溪河、邑涧河生态湿地公园、先锋渠建设工程 PPP 项目||||||||||||
|大埔县东片、南片区大埔角村、三洲村等27个省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目EPC总承包|EPC|5.40|2017年9月|2018年12月底完工|工程项目按正常进度施工。|0.60|0.44|0.44|是|不存在|不存在|
|连平县县城扩容提质PPP项目|PPP|26.79|2018年|3年|工程项目按正常进度施工。|0.14|4.00|4.00|是|不存在|不存在|
|斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目|PPP|5.77|2017年9月|工程完工日期：2018年12月31日（暂定）；竣工日期：2019年6月30日（暂定）|工程项目按正常进度施工。|1.24|1.20|1.20|是|不存在|不存在|
|双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承|EPC|5.58|2018年|540日历天|工程项目按正常进度施工。|0.94|0.75|0.50|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|包（EPC）||||||||||||
|林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目|PPP|11.97|2018年|2年|工程项目按正常进度施工。|2.45|-|-|是|不存在|不存在|

三、风险提示
上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2018年 10月 29日