大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
董事会关于募集资金 2014年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经 2012年 05月 30日收到的中国证监会证监许可[2012]690号文核准，公司于 2012年 11月 23日采取非公开发行股票方式向 9家特定对象发行股份18,304万股股票，每股发行价6.12元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2012]第 0335号《验资报告》验证，本次共募集资金人民币 1,120,204,800.00元，扣除承销、保荐及其他费用人民币 40,770,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币 1,079,434,800.00元。
2012年 11月 29日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号为：7113210182600033768，存入人民币 280,360,000.00元；在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：01091565100120109003920，存入人民币419,874,800.00元；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称：“高鸿通信”）在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号为：77010122000211049，存入人民币379,200,000.00元.2013年8月26日公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，由高鸿通信在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号 77010122000211049转入人民币 121,453,390.00元,同时存入自有资金10,000元。
截至 2014年 06月 30日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账号7113210182600033768，账户余额为人民币 4,419,534.84元；在北京银行股份有限公司广源支行开立的01091565100120109003920，账户余额为人民币 3,826,583.80元；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的77010122000211049，账户余额为人民币1,337,545.90元；公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366，账户余额为人民币43,059.25元。
本报告期投入募集资金总额 1,959,38万元，累计投入资金总额 47,924.40
期内，滚动使用20,000万元闲置募集资金购买理财产品，尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
2012年12月06日，公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）分别与中信银行股份有限公司北京望京支行、北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与宁波银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2013年 8月 26日，公司与宁波银行股份有限公司北京丰台支行和国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。
公司已经开设募集资金专项账户，用于 2012年度非公开发行项目募集资金的存储和使用，未用于其他项目。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2012年 11月 23日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资人民币7,000,000.00元，全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的支出。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资估算|截止2012年11月23日自筹资金实际投入|
|移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目|379,200,000.00|7,000,000.00|
|合计|379,200,000.00|7,000,000.00|

2013年3月22日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并经公司独立董事发表意见，同意为了提高募集资金利用效率，减少财务费用支出，公司以7,000,000.00元募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2012年募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。该所 2013年 03月 22日出具的《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2013]第 0846号）的审核结论为：我们认为，贵公司董事会《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。
经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查，国信证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司本次以募集资金人民币 7,000,000.00元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,000,000.00元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
2013年04月09日，公司使用募集资金7,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金
2012年 12月 07日公司第七届董事会第九次会议审议通过；并于 2012年 12月 24日，2012年第八次临时股东大会审议批准将不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过6个月。
公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012年 12月 24日公司使用闲置募集资金 20,000万元补充流动资金，于 2013年 4月17日将20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013年 5月14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，于2013年8月30日提前归还 7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于 2014年 4月 22日全部归还并存入募集资金专用账户。
2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过；并于 2014年第三次临时股东大会会议审议批准将不超过 40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过 12个月。
2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金，尚未到期，尚未归还。
（2）使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品
2013年3月22日经公司第七届第十三次董事会议审议通过，同意公司拟使用不超过人民币 40,000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用。公司自 2013年 4月 24日起，滚动使用闲置资金 40,000万元购买保本型银行理财产品。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项无异议。
2014年3月15日经公司第七届第二十五次董事会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 20,000万元闲置募集资金暂时购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。公司自2014年4月8日起，滚动使用闲置资金20,000万元购买保本型银行理财产品。截至2014年6月30日，公司与宁波银行北京丰台支行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》使用人民币5000万元闲置募集资金购买的智能活期理财2号未到期未赎回，公司与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》使用人民币 15000万元闲置募集资金购买的北京银行稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品未到期未赎回。
4、超募资金使用情况。
无
5、尚未使用的募集资金用途及去向。
尚未使用的闲置募集资金除用于购买保本型银行理财产品及暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户按计划使用。
6、募集资金使用的其他情况。
无
四、变更部分募集资金用途的使用情况
1、募集资金投资发生变更项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表（附表2）”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规的情形。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2014年8月19日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||截至期末|项目达到|||项目可行|
|||募集资金|调整后投||截至期末|||本报告期|||
|承诺投资项目和超募|更项目|||本报告期||投资进度|预定可使||是否达到|性是否发|
|||承诺投资|资总额||累计投入|||实现的效|||
|资金投向|(含部分|||投入金额||(3)＝|用状态日||预计效益|生重大变|
|||总额|(1)||金额(2)|||益|||
||变更)|||||(2)/(1)|期|||化|
|承诺投资项目|||||||||||
|企业信息化项系列产|||||||2014年||||
|品研发升级与产业化|否|28,036|28,036|565|2,395|8.54%|12月31|2,395|否|否|
|项目|||||||日||||
||||||||2014年||||
|电子商务项目|是|41,987.48|26,869.48|19.72|144.65|0.54%|12月31|-2.1|否|是|
||||||||日||||
|移动增值业务升级扩|||||||2016年||||
|容建设与数字新媒体|是|37,920|11,020|0|3,366.75|30.55%|12月31|-392|否|是|
|内容采集与运营项目|||||||日||||
|||107,943.4|||||||||
|承诺投资项目小计|--||65,925.48|584.72|5,906.4|--|--|2,000.9|--|--|
|||8|||||||||
|超募资金投向|||||||||||
|||107,943.4|||||||||
|合计|--||65,925.48|584.72|5,906.4|--|--|2,000.9|--|--|
|||8|||||||||
||公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时||||||||||
||间为2012年12月份，募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均为达到计划进度，未达到预||||||||||
||期收益。 （1）企业信息化项系列产品研发升级与产业化项目，因实际取得募集资金款项时间较可||||||||||
||研报告出具日晚，整体计划有所延后，公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此||||||||||
||项目未达到预期进度，未达到预期收益。 （2）电子商务项目，根据电子商务项目的募集资金使用||||||||||
||计划，该项目募集资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基||||||||||
||建项目受2012年下半年政策性因素影响，截至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较||||||||||
|未达到计划进度或预|原计划进度大幅延后。公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高，3C类产品价格透明||||||||||
|计收益的情况和原因|化毛利较低，行业内竞争激烈，且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对||||||||||
|（分具体项目）|盈利能力的诉求，并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营||||||||||
||上并未进行规模性投入。同时2013年，公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集||||||||||
||资金的用途。 （3）移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定||||||||||
||2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12||||||||||
||月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营||||||||||
||项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务||||||||||
||升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研||||||||||
||判。同时2013年，公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。||||||||||
|项目可行性发生重大|（1）电子商务项目，根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年，由于||||||||||
|变化的情况说明|募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年政策性因素影响，截||||||||||

|||
|-|-|
||至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后。（2）公司初步拟定2011|
||年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，|
||募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的|
||募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩|
||容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。|
|超募资金的金额、用途||
||不适用|
|及使用进展情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施地点变更情况||
|募集资金投资项目实||
||不适用|
|施方式调整情况||
||适用|
||截至2012年11月23日，公司以自筹资金投入募集资金总额为700万元，全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。2013年3月22日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司使用募集资金人民币700万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第0846号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国信证券股份有限公司核查，国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。|
|募集资金投资项目先||
|期投入及置换情况||
||适用|
||2012年12月07日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于2012年12月24日2012年第八次临时股东大会审议批准，将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金，于2013年4月17日将20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2013年4月22日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013年5月14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，于2013年8月30日提前归还7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于2014年4月22日全部归还并存入募集资金专用账户。 2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于2014年第三次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金，尚未到期，尚未归还。|
|用闲置募集资金暂时||
|补充流动资金情况||
|项目实施出现募集资||
||不适用|
|金结余的金额及原因||
||（1）公司自2014年4月8日起，使用20,000万元闲置募集资金用于暂时购买银行理财产品，资金|
|尚未使用的募集资金||
||流动循环使用； （2）剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，将依照承诺项目|
|用途及去向||
||计划进度使用。|
|募集资金使用及披露|无|

||
|-|
|中存在的问题或其他|
|情况|

附表2募集资金变更项目情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||变更后项目|||||||变更后的项|
|||||截至期末实|截至期末投|项目达到预||||
|变更后的项|对应的原承|拟投入募集|本报告期实||||本报告期实|是否达到预|目可行性是|
|||||际累计投入|资进度|定可使用状||||
|目|诺项目|资金总额|际投入金额||||现的效益|计效益|否发生重大|
|||||金额(2)|(3)=(2)/(1)|态日期||||
|||(1)|||||||变化|
|江苏高鸿鼎||||||2013年05||||
||电子商务|15,118|0|15,118|100.00%||2,534.39|是|否|
|恒项目||||||月14日||||
||移动增值业|||||||||
||务升级扩容|||||||||
|收购高阳捷||||||||||
||建设与数字|||||2013年07||||
|迅并对其增||26,900|1,374.66|26,900|100.00%||4,039.09|是|否|
||新媒体内容|||||月26日||||
|资||||||||||
||采集与运营|||||||||
||项目|||||||||
|合计|--|42,018|1,374.66|42,018|--|--|6,573.48|--|--|
||||（1）电子商务项目变更原因：根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集|||||||
||||资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项|||||||
||||目受2012年下半年外部因素影响，截止报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项|||||||
||||目建设较原计划进度大幅延后，公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。出|||||||
||||于公司资金优化配置和闲置募集资金使用效率的提升的考虑，结合公司IT销售业务|||||||
||||“十二五”发展规划，公司拟将2012年募集资金项目之一的电子商务项目2015年至|||||||
||||2017年计划投资的资金15,118万元变更用于联合其他投资者共同投资设立江苏高鸿|||||||
||||庆亚信息技术有限公司，用以经营IT销售业务，经工商核准，此公司名称为：江苏|||||||
||||高鸿鼎恒信息技术有限公司。决策程序：公司经第七届第十三次董事会审议通过《关|||||||
||||于变更部分募集资金投向的议案》，独立董事、监事会和保荐机构发表了独立意见，|||||||
|变更原因、决策程序及信息披露情况|||并于2013年4月15日提交2012年度股东大会审议批准。信息披露情况详见2013年|||||||
|说明(分具体项目)|||3月26日的《第七届第十三次董事会决议公告》（公告号2013—012）、2012年4月|||||||
||||16日的《2012年股东大会决议公告》（公告号2013—028）及2013年3月26日的《关|||||||
||||于变更部分募集资金投向暨对外投资的公告》（公告号2013—021）。（2）移动增值业|||||||
||||务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目变更原因：公司初步拟定2011年|||||||
||||度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012|||||||
||||年12月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新|||||||
||||媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部|||||||
||||环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前|||||||
||||景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。为提高募集资金的使用效率，有|||||||
||||效实现对公司现有业务的补充与延伸，推动业务发展规划的顺利实现，公司对此项募|||||||
||||集资金的使用作出变更。决策程序：公司经第七届第十七次董事会审议通过《关于变|||||||

|||
|-|-|
||更部分募集资金投向的议案》并于2013年7月4日提交2013年第三次临时股东大会|
||批准。信息披露情况详见2013年6月18日的《第七届第十七次董事会决议公告》（公|
||告编号：2013-047）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告|
||编号：2013-048）及2013年7月4日的《2013年第四次临时股东大会决议公告》（公|
||告编号：2013-057）。|
|未达到计划进度或预计收益的情况||
||无|
|和原因(分具体项目)||
|变更后的项目可行性发生重大变化||
||无|
|的情况说明||