证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-057债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
债券代码：143137 债券简称：18际华 01
际华集团股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年 8月 4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为 3.50元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00万元，扣除发行费用 13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币 391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010年 8月 9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 204号验资报告。
本公司以前年度累计投入募集资金总额 363,101.05万元；2018年上半年使用金额0元，累计投入募集资金总额363,101.05万元；募集资金专户存款账面余额为28,276.54万元，加上3,678.68万元利息及手续费等收支，实际余额是31,955.22万元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币普通股 534,629,404股，发行价格为人民币 8.19元/股，募集资金总额为人民币 437,861.48万元，扣除发行费用人民币 6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币 431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。
截至 2018年上半年，2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金107,534.49万元，投入使用18,833.03万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，归还未使用募集资金 10,269.23万元，归还前期闲置募集资金暂时补充流动资金70,000万元，按此计算募集资金专户存款应有余额为315,193.21万元；加上利息费用、手续费等收支2,126.06万元，募集资金专户存款实际余额为 317,759.19万元（包含尚未支出的与发行有关的费用439.92万元）。
二、募集资金管理情况
本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用.
(一)首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况
2010年 8月 19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2018年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行|账号|初始存放金额|账户余额|
|中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行|0200004729200484648|470,775,914.00|253,647,921.05|
|中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行|11001018700053010801|431,000,000.00|-|
|中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行|0106014170026826|1,296,000,000.00|65,101,707.26|
|中信银行股份有限公司北京财富中心支行|7114110182600010525|1,416,000,000.00|802,571.55|
|中国光大银行股份有限公司北京丰台支行|35340188000062542|300,000,000.00|-|
|合计||3,913,775,914.00|319,552,199.86|

注：建设银行及光大银行账户因已无余额，目前已注销。
(二)2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况
本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于 2017年 4月 28日、5月 12日、5月 15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|初始存放金额|账户余额|
|中国民生银行北京亮马桥支行|699631020|3,240,000,000.00|2,774,461,.979.35|
|中信银行北京财富中心支行|8110701014001077670|860,000,000.00|403,008,786.69|
|中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行|0200004729200683322|217,314,211.30|121,117.77|
|合计||4,317,314,211.30|3,177,591,883.81|

注：工商银行账户初始存放金额中包含尚未支出的与发行有关的费用 439.92万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、2。
(二)募集资金投资项目实施地点变更情况
公司于2011年6月24日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为了利于募集资金投资项目的实施与管理，使公司获得更大的发展空间和优越的发展环境，加快“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”的实施进度，尽快实现投资收益，并符合政府的发展规划，有效利用稀缺的土地资源。公司将“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点由辽宁省沈阳市变更为辽宁省铁岭市。
保荐机构瑞银证券有限责任公司就上述变更部分募投项目实施地点发表独立意见，认为际华集团本次变更“多功能运输装备舱技改项目”和“高性能防弹材料及制品技术改造项目”实施地点，是有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。
(三)募投项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于 2010年 12月 15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止 2010年 7月 31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限
公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。
2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
公司于2017年5月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过关于《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》的议案，同意公司以 2017年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,075,344,876.69元。就公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《际华集团以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、第一次补充流动资金
2013年 10月 26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用 7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
2、第二次补充流动资金
2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
本公司已于2018年6月7日—2018年6月19日期间将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，已将该募集资金的归还情况通知本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
3、第三次补充流动资金
2018年 8月 10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过 12个月，即 2018年 8月 10日—2019年 8月 9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。
(五)节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司 2014年第三次临时股东大会批准，将其节余资金 166.18万元作为单个项目节余募集资金永久补充公司流动资金。
2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
2014年 12月 29日，经公司 2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及 3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等 11
个项目的未使用募集资金 140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金 70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金 70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金 166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。
变更募集资金投资项目情况见本报告附表3。
2、2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
2、2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题
2018年 4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金 1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。
2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同利息合计 100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。
上述资金合计 102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于2018年8月27日批准报出。
附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
3、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十七日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：际华集团股份有限公司 2018年半年度
单位：万元
募集资金总额 391,377.59 本年度投入募集资金总额（注1） 0.00变更用途的募集资金总额 140,294.60
已累计投入募集资金总额 363,101.05变更用途的募集资金总额比例 35.85%
已变更项 截至期末累计投
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入项目达到预 项目可行性目，含部分 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现的是否达到承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%）(4)定可使用状 是否发生重变更（如 资总额 入金额 入金额的差额 效益（注3）预计效益总额 (1)（注2） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化有） (3)＝(2)-(1)
智能化中高档职业装生产线
是 33,593.00 21,646.62 21,646.62 21,646.62 0.00 100.00% 已达到 -452.75 否 否技改项目
高档针织面料及制品扩建改
是 12,149.00 4,429.32 4,429.32 4,429.32 0.00 100.00% 已达到 60.33 否 否造项目
军警靴、职业鞋靴技术装备
是 27,485.00 5,326.93 5,326.93 5,326.93 0.00 100.00% 已达到 3,899.85 是 否升级扩建改造项目
功能性职业鞋靴等技改工程
是 7,070.00 4,387.66 4,387.66 4,387.66 0.00 100.00% 已达到 495.74 否 否项目
功能性防护胶靴生产线技改
否 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 100.00% 注4 否 否项目
是 5,835.00 550.39 550.39 550.39 0.00 100.00% 停止实施 是中高档防寒裘皮及制品扩建
附表第1页
项目
高档职业装面料、功能性面
部分 122,059.00 57,024.51 57,024.51 37,356.95 -19,667.56 65.51% 2019.6 是料及家纺制品技改项目
4万锭特种纱线技术改造项
是 7,535.00 6,102.66 6,102.66 6,102.66 0.00 100.00% 已达到 38.27 否 否目
功能性伪装防护装具生产线
是 9,870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 停止实施 是技改项目
高性能防弹材料及制品技术
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,650.18 -4,349.82 37.86% 2019.12 否改造项目
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00% 已达到 -91.79 否 否多功能运输装备舱技改项目
耐高温、耐腐蚀环保滤材技
否 32,500.00 32,333.82 32,333.82 32,333.82 0.00 100.00% 已达到 686.74 否 否改扩建项目
军警职业服饰件表面处理装
是 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 停止实施 是备改造项目
精密模具装备生产线改造项
是 3,000.00 656.58 656.58 656.58 0.00 100.00% 停止实施 是目
功能性桑拿桶和智能化充气
是 8,503.00 345.91 345.91 345.91 0.00 100.00% 停止实施 是睡具扩建项目
完善各专业研究院功能建设
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 2,740.84 -4,259.16 39.15% 2019.12 否项目
际华长春目的地中心项目一
是 70,128.42 70,128.42 70,128.42 100.00% 2018.12 否期
附表第2页
际华重庆目的地中心项目一
是 70,000.00 70,000.00 70,000.00 100.00% 2018.12 -2,577.53 否期
是 96,578.59 96,744.77 96,744.77 96,744.77 100.00% 不适用 不适用 不适用 否补充流动资金
391,377.59 391,377.59 391,377.59 363,101.05 -28,276.54 2,058.86
合计
1、变更项目具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
2、功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2018年建设完毕。
3、为统一公司研发资源，促进公司研究院实体化建设，“完善各专业研究院功能建设项目”将与公司“终端市场网络建设项目”协同开展。“终端市场网络建设项目”是公司2017年非公开发行股票募投项目之一。公司非公开发行股票已于2017年4月24日发行成功，各募投项目将按照相关计划陆续开展实施。
4、由新四五公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”涉及到实施企业厂址搬迁，故项目实施进度推迟。2016年12月，新四五公司未达到计划进度原因（分具体募投项目） 将现厂址土地交由襄阳市人民政府授权机构——襄阳市建设投资经营有限公司收购，正式启动搬迁。2018年上半年，搬迁项目已完成公司内部立项并进行前期筹备、可研编制，预计剩余部分募集资金在2019年6月底使用完毕。
5、高性能防弹材料及制品技术改造项目因涉及到实施企业厂址搬迁，新址土地等政府相关手续尚未完成办理，故项目实施进度推迟。预计剩余部分募集资金在2019年12月底使用完毕。
6、“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
7、2016年10月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业，剩余部分将于2018年底前陆续试营业。
项目可行性发生重大变化的情况说明 具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。就公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目附表第3页
情况的专项审核报告》。
2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。
“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将其节余资金166.18万元作为单个项目节余募集资金募集资金结余的金额及形成原因
永久补充公司流动资金。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：功能性防护胶靴生产线技改项目于2016年下半年正式启动建设，目前募集资金虽投入完毕，但项目仍处于建设中，尚未产生收益，预计2018年建设完毕。
附表第4页
附表2：
2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：际华集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额(扣除发行费用)： 431,291.50 本报告期投入募集资金总额 10,560.71变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 119,068.29是否已变 截至期末累计 项目可行募集资金 截至期末承 项目达到预本年度是否达更项目 调整后投资 本期投入金 截至期末累 投入金额与承截至期末 性是否发承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 定可使用状实现的到预计（含部分 总额 额 计投入金额 诺投入金额的投入进度 生重大变总额 （注1） 态日期 效益 效益变更） 差额 化际华集团终端市场网
否 30,000 21,291.50 21,291.50 0 0 -21,291.50 0 2019.12 注2 否络建设项目
重庆际华园目的地中
否 45,000 45,000 45,000 3,088.51 3,836.00 -41,164.00 8.52% 2019.12 否心项目一期二阶段
际华园·长春目的地
否 45,000 45,000 45,000 2,033.29 2,033.29 -42,966.71 4.52% 2019.12 否中心一期项目二阶段
际华园扬中项目 否 80,000 80,000 80,000 4,549.11 40,821.99 -39,178.01 51.03% 2019.12 否际华园西安项目 否 80,000 80,000 80,000 978.98 27,345.98 -52,654.02 34.18% 2019.12 否际华园咸宁项目 否 80,000 80,000 80,000 0 19,124.51 -60,875.49 23.91% 2019.12 否际华园清远项目 否 80,000 80,000 80,000 -89.18 25,906.52 -54,093.48 32.38% 2019.12 否合计 440,000 431,291.50 431,291.50 10,560.71 119,068.29 -312,223.21 27.61%
附表第5页
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，并经保荐人瑞银证券有限责任公司和立信会计师事务所（特殊普通合伙）募集资金投资项目先期投入及置换情况
专项核查，公司以募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金人民币107,534.49万元。
经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，从2017年7月3日—2018年7月2日。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
募集资金其他使用情况 无。
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。
注2：2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。
附表第6页
附表3：
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：际华集团股份有限公司 2018年半年度
单位：万元
变更后项 截至期末 变更后的项本年度实 投资进度 项目达到预 是否达
目拟投入 计划累计 实际累计投 本年度实 目可行性是变更后的项目 对应的原项目 际投入金 （%） 定可使用状 到预计
募集资金 投资金额 入金额(2) 现的效益 否发生重大额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益
总额 (1) 变化际华长春目的地中心项
智能化中高档职业装生产 70,128.42 70,128.42 0.00 70,128.42100.00%2018年12月 0.00 否 否目一期
线技改项目等11个项目，
际华重庆目的地中心项
具体见本报告正文部分 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00100.00%2018年12月 -6,901.59 否 否目一期
单个项目节余募集资金 耐高温、耐腐蚀环保滤材
166.18 166.18 0.00 166.18100.00% 不适用 不适用 不适用 否永久补充流动资金 技改扩建项目
小计 140,294.60 140,294.60 0.00 140,294.60 -6,901.59
变更项目和已完成项目
募集资金账户产生利息 18,402.65 18,402.65 0.00 18,402.65100.00% 不适用 不适用 不适用 否永久补充公司流动资金
合计 158,697.25 158,697.25 0.00 158,697.25100.00%
附表第7页
（1）原项目变更原因具体见公司于2014年12月12日披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》。
（2）上述变更于2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
（3）参见公司于2014年12月12日和2014年12月30日，分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及投项目）
上海证券交易所网站公开披露的《际华集团变更部分募集资金投资项目公告》、《际华集团第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《际华集团2014年第三次临时股东大会决议公告》等文件。
（1）“际华长春目的地中心项目一期”因冬季不能施工时间较长、运动场馆建筑设计变更等原因，影响施工进度，设施建设尚未完成。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
（2）2016年10月，“际华重庆目的地中心项目一期”室内运动中心试营业；2017年5月，商业购物中心的部分单位试营业，剩余部分将于2018年底前陆续试营业。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表第8页