证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-015深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于2017年第四季度经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将 2017年第四季度主要经营情况披露如下：
一、订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2017年第四季度|新签合同||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|数量（个）|合计金额（亿元）|
|工程订单|30|88.4838|132|317.42|18|77.43|
|设计订单|26|0.2194|28|1.87093|-|-|

说明：2017年第四季度，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共2个，合计金额33.931亿元。
二、重大项目进展情况
2017年四季度重大项目进展情况具体如下：
单位：亿元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|业务模式|合同造价|开工日期|工期|工程进度|累计确认营业收入|累计结算金额|累计收款金额|是否按合同约定结算和收款|交易对手方的履约能力是否存在重大变化|结算和收款是否存在重大风险|
|郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程|BT|3.38|2011年12月开工|总工期为365日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.25|2.25|0.92|是|不存在|不存在|
|衡阳蒸水北堤风光带项目|BT|3.60|2012年7月|计划工期18个月|项目已竣工验收，已通过业主初审，准备进入财评阶段。|2.17|2.17|0.83|是|不存在|不存在|
|通州南湖公园|BT|2.80|2011年12月|2013年5月30日竣工|项目已竣工验收，正在结算过程中。|3.59|3.59|3.61|是|不存在|不存在|
|贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程EPC+BT项目|EPC+BT|2.05|2 0 1 2 年9月|270天|项目已竣工验收结算。|1.76|1.76|1.65|是|不存在|不存在|
|老河口市316国道城区梨花大道|BT|2.50|2013年11月|460天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.40|1.40|0.95|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|景观BT项目||||||||||||
|郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程|BT|1.98|2013年6月|454日|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.33|1.33|1.08|是|不存在|不存在|
|北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目|EPC+BT|1.88|2 0 1 3 年11月|274日|湿地公园项目及配套工程项目的三标段及湖区沥青车行路及足球场、一标段、二标段部分区域等工程已完成阶段性竣工验收；由于建设方拆迁原因，一、二标段及 A、B 区等湿地区受拆迁影响施工未完成部分已完成阶段性甩项验收；其中未拆迁区域暂停施工；现场已完工的成品区域（二、三标段及D区）和假植区现场已移交，结算已上报。|1.56|1.39|0.91|是|不存在|不存在|
|新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造BT项目|BT|2.50|2014年1月|450天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.20|1.20|0.20|是|不存在|不存在|
|珠海市城市绿化景观提升工程|EPC|2.84|2013年9月|总工期为64个日历天|工程已竣工验收移交，暂未完成结算工作。|2.67|2.09|2.09|是|不存在|不存在|
|西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、|BT|3.00|2014年6月|总工期为450个日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|2.71|2.71|1.38|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|山门、广场、停车场、绿化）建设一期工程||||||||||||
|梅县外国语学校|BT|4.07|2014年3月|暂定8个月|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|4.22|4.22|4.02|是|不存在|不存在|
|云南晋宁东大河湿地公园项目|BT|2.79|2014年6月|湖滨沙滩2014年6月30日前完工，水上森林2014年9月20日前完工。|工程已竣工验收并移交，结算资料已经上报审核中。|3.23|3.23|1.53|是|不存在|不存在|
|广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目|BT|2.30|2014年7月|2015年7月15日前完工|教学楼1#-3#、女生宿舍1#-3#、男生宿舍 1#-3#、食堂、综合服务大楼、实验楼、风雨操场、室外运动场和附属工程已完工并投入使用。教师公寓丶后山公园处于施工收尾。教学楼、男女生宿舍完成竣工验收，其它楼栋在陆续办理。|2.64|2.64|2.59|是|不存在|不存在|
|珠海大道绿化景观建设工程|EPC|2.52|2014年7月|南屏立交、金湾立交、红旗立交红线范围内节点绿化待交出作业面后两个|工程已竣工验收移交和完成结算工作。|1.96|1.96|1.93|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||月内完成。三处立交范围外的绿化在2014年9月30日前完成。||||||||
|贵州六盘水大河开发区项目|BT|17.92|2 0 1 4 年9月|天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天数：365天；德湖景观路工期总日历天数：720天。|因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。|13.00|13.00|-|是|不存在|不存在|
|宿迁市三台山森林公园衲田(果林谧境)景区的景观工程|EPC|8.30|2014年12月|2015年4月30日前施工范围内主体工程完工。7月1日前完成100%工程|工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。|8.87|7.40|7.36|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||量。||||||||
|贵州省兴义市北环线二标道路工程|BT|4.28|2015年1月|180 日|公司申请结算退场，已获批，现正跟业主单位办理退场结算事宜。|0.96|0.96|-|是|不存在|不存在|
|常德桃花源古镇湖区园林景观工程|EPC|1.72|2015年6月|300天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.38|1.32|0.66|是|不存在|不存在|
|兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程|BT|3.39|2015年9月|720天|项目施工正常进行中。|2.21|1.97|1.46|是|不存在|不存在|
|杉木湖中央公园建设项目、都匀经济开发区环西线北段（K3+400～K4+900）设计施工一体化|EPC|3.10|2015年8月|90日|本合同内工程已全部完成，准备验收工作。|2.95|1.63|1.63|是|不存在|不存在|
|六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目|EPC|5.18|2015年11月|365日|因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢，导致工程进度滞后。|3.03|1.27|1.21|是|不存在|不存在|
|梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目|PPP|8|2015年11月|24个月|工程按合同约定正常进度施工。|1.58|1.27|1.27|是|不存在|不存在|
|深汕特别合作区汕美文化谷工程|PPP|5.96|2016年5月|16个月|工程按合同约定正常进度施工。|2.50|0.49|0.49|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|香蜜公园建设工程项目|EPC|1.77|2016年3月|285天|本合同内工程已全部完成，准备验收工作。|1.84|1.42|1.42|是|不存在|不存在|
|汉源县环湖路边坡生态修复工程|PPP|1.55|2016年10月|16个月|工程项目按合同约定正常进度进行。|0.78|0.40|0.40|是|不存在|不存在|
|梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目|PPP|8.82|2016年11月|建设期两年|工程按合同约定正常进度施工。|0.97|1.46|3.05|是|不存在|不存在|
|黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程|DB|2.10|2016年6月|180日历天|项目已竣工验收，目前正在办理结算。|1.84|1.40|1.32|是|不存在|不存在|
|鼎湖区沙涌水环境综合整治项目|PPP|3.63|2016年10月|730日|工程项目按合同约定工期正常推进。|0.14|-|0.33|是|不存在|不存在|
|贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包|EPC|2.52|2016年8月|12个月|污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成，龙潭河南侧园建部分已完成 95%；龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后，导致工程进度滞后。|2.01|1.57|1.36|是|不存在|不存在|
|滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目|PPP|5.80|2016年7月|730天|工程按合同约定正常进度施工。|4.53|2.18|2.47|是|不存在|不存在|
|贵州平塘国际射电天文科普文化|EPC|5.00|2016年7月|120日历天|现场已完工，目前处于验收阶段。|3.52|1.37|0.61|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|园项目||||||||||||
|贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目|EPC|4.00|2016年9月|365日历天|本合同内工程已全部完成，准备验收工作。|3.84|2.40|1.73|是|不存在|不存在|
|海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目|PPP|9.58|2016年10月|施工总工期为18个月|工程按合同约定正常进度施工。|1.86|-|1.00|是|不存在|不存在|
|姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目|联合施工|3.35|-|1460天|工程按合同约定正常进度施工。|0.36|0.31|0.18|是|不存在|不存在|
|宁海城市基础设施建设PPP项目|PPP|7.99|2016年12月|-|工程按合同约定正常进度施工。|0.54|-|0.39|是|不存在|不存在|
|海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目|PPP|2.04|2017年4月|建设期为1年|小游园及浇灌系统部分已完成100%，三绿一彩部分正在进行施工前期准备工作。|0.43|-|0.25|是|不存在|不存在|
|凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）|EPC|5.77|2016年12月|24个月|工程按合同约定正常进度施工。|0.80|0.26|0.26|是|不存在|不存在|
|湖南省临湘市长安文化创意园建设PPP项目|PPP|5.7|-|-|工程按合同约定正常进度施工。|0.11|-|1.26|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|河南伊河嵩县城区水生态治理PPP项目|PPP|3.58|2017年2月|730天|工程按合同约定正常进度施工。|1.26|0.27|0.61|是|不存在|不存在|
|松溪河环溪河水生态环境综合治理项目|EPC|4.84|2016年3月|870日历天|工程按合同约定正常进度施工。|1.14|1.18|0.91|是|不存在|不存在|
|中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目|PPP|8.68|2017年3月|建设期为3年|工程按合同约定正常进度施工。|2.69|-|1.59|是|不存在|不存在|
|凯里市清水江生态治理建设工程|EPC|7.00|2017年2月|730天|镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、鸟鸣岛、枫树山庄4个小节点）因征地问题，未开始施工。其余工程按合同约定正常进度施工。|0.83|-|-|是|不存在|不存在|
|新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村(B包）PPP项目|PPP|13.12|-|24个月|工程按合同约定正常进度施工。|0.72|-|0.46|是|不存在|不存在|
|华阴市水涧河综合治理PPP项目一期工程|PPP|8.95|2017年4月|-|工程按合同约定正常进度施工。|2.20|-|0.70|是|不存在|不存在|
|腾冲边境经济合作区供排水PPP项目-污水治理|PPP|4.95|-|-|截止报告期末，本项目的PPP框架协议已签订。中和自来水厂厂区正在施工，综合污水厂及配套|-|-|-|是|不存在|不存在|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|工程|||||管网正在进行施工前准备工作。|||||||
|山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目|PPP|16.38|2017年4月|-|现项目各区域已经开工，施工合同磋商谈判中。|0.81|-|-|是|不存在|不存在|
|贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目|PPP|10.76|-|建设期2年,运营维护13年|本项目工程包含湿地公园鸟馆建设及公园提升工程、政务中心绿化及小游园建设工程、黄河故道公园工程、北海大街提升工程、疏港路提升工程等五个区域部分；现项目各区域已经陆续开工。|2.39|-|0.22|是|不存在|不存在|
|五华县生态技工教育创业园(五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园)PPP建设项目|PPP|1.97|2016年10月|总工期为24个月|工程按合同约定正常进度施工。|2.11|-|1.52|是|不存在|不存在|
|渭南市华州区少华湖水利风景区项目（一期工程）工程总承包（EPC）|EPC|4.83|2 0 1 7 年8月|300日历天|工程按合同约定正常进度施工。|1.48|-|-|是|不存在|不存在|

三、风险提示
上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2018年 1月 31日