证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-021
北京东方园林生态股份有限公司
项目进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司已中标的PPP项目接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；
2、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；
3、公司目前尚未执行的工程合同金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；
4、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。
为保护广大投资者利益，现就北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）重大项目进展情况公告如下：
一、订单情况
2015年 1-12月公司已中标的工程项目涉及到的总投资额 391.49亿元，其中已公告的中标工程项目涉及到的总投资额354.08亿元。
二、应收账款进展情况
2015年1-12月，公司实现回款40亿元，经营性现金流净额4亿元（含2015年新并购公司）。截止2015年12月31日，公司应收账款余额41.60亿元，应收款项的回收周期一般在3年左右，账龄3年以内的应收账款占比超过90%，基本符合合同约定的收款条件。个别项目存在欠收情况，欠收款5.30亿元。
截止到2015年12月31日，公司重大项目收款情况如下：
单位：亿元
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同额|期初||||2015年1-12月|||期末||||||||
||||||||||||||累计按||||
|项目名称|||应收账款|存货|||本期结|本期收|累计收|应收账|存货余|累计结||累计收|合同欠|收款情况说明|
|||累计收入|||累计收款|本期收入|||||||合同应||||
||||余额|余额|||算|款|入|款余额|额|算||款|收款||
||||||||||||||收||||
||11.30|||||||||||||||该项目基本符合|
|大同市文瀛湖景观工程||9.64|4.98|-|4.67|-|-|2.93|9.64|2.05|-|9.64|7.70|7.60|0.10||
|||||||||||||||||合同收款条件。|
||8.14|||||||||||||||该项目甲方付款|
|营口36条道路项目及奥||||||||||||||||滞后，欠款正在与|
|||7.76|4.96|-|2.80|-|-|2.05|7.76|2.91|-|7.76|5.65|4.85|0.80||
|体中心||||||||||||||||甲方洽谈金融模|
|||||||||||||||||式收款。|
||5.66|||||||||||||||该项目符合合同|
|开封黑岗口水库项目||5.09|-|2.37|2.72|1.47|2.56|2.46|6.56|0.10|1.28|5.28|5.18|5.18|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||7.99|||||||||||||||该项目符合合同|
|锦州世园会一期||5.53|2.12|-|3.41|-|-|1.00|5.53|1.12|-|5.53|4.41|4.41|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||5.20|||||||||||||||该项目符合合同|
|株洲神农城项目||5.29|-|0.84|4.44|-|0.35|0.35|5.29|-|0.49|4.79|4.79|4.79|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||5.22|||||||||||||||该项目符合合同|
|南宁五象湖公园项目||5.24|-|1.07|4.17|-|-|-|5.24|-|1.07|4.17|4.17|4.17|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||5.56|||||||||||||||该项目符合合同|
|简阳鳌山公园||3.89|-|2.74|1.15|1.30|2.41|1.00|5.19|1.41|1.63|3.56|2.15|2.15|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|丹东东港大东沟项目及|6.09|||||||||||||||该项目符合合同|
|||4.90|-|1.52|3.39|0.59|0.45|0.45|5.50|-|1.66|3.83|3.83|3.83|-||
|四角公园、高速路、东港||||||||||||||||收款条件。|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同额|期初||||2015年1-12月|||期末||||||||
||||||||||||||累计按||||
|项目名称|||应收账款|存货|||本期结|本期收|累计收|应收账|存货余|累计结||累计收|合同欠|收款情况说明|
|||累计收入|||累计收款|本期收入|||||||合同应||||
||||余额|余额|||算|款|入|款余额|额|算||款|收款||
||||||||||||||收||||
|口项目|||||||||||||||||
||5.11|||||||||||||||该项目存在部分|
|||||||||||||||||欠收款，预计在|
|浑南南北轴项目||5.00|2.01|0.42|2.57|-|-|0.28|5.00|1.73|0.42|4.58|3.20|2.85|0.35||
|||||||||||||||||2016年一季度收|
|||||||||||||||||回欠收款。|
||3.52|||||||||||||||该项目于2015年|
|||||||||||||||||底完成结算，结算|
|滨州南秦皇河项目||3.42|0.47|1.83|1.12|1.31|3.14|-|4.73|3.61|-|4.73|3.30|1.12|2.18|部分收款存在欠|
|||||||||||||||||收，正在与甲方积|
|||||||||||||||||极沟通解决。|
||5.76|||||||||||||||该项目符合合同|
|烟台市植物园||3.64|1.33|0.28|2.02|0.59|-|1.09|4.23|0.24|0.87|3.36|3.12|3.12|||
|||||||||||||||||收款条件。|
|唐山湾滨海大道绿化工|4.05|||||||||||||||该项目符合合同|
|||2.30|-|1.48|0.81|0.79|0.30|0.30|3.09|-|1.98|1.11|1.11|1.11|-||
|程||||||||||||||||收款条件。|
||11.87|||||||||||||||该项目符合合同|
|襄阳项目||4.61|-|1.27|3.34|1.27|0.80|0.80|5.87|-|1.73|4.14|4.14|4.14|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||2.06|||||||||||||||该项目符合合同|
|临汾涝洰河项目||2.57|-|1.54|1.03|0.40|0.55|0.22|2.97|0.32|1.40|1.58|1.25|1.25|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|成都市郫县清水河滨河|2.85|||||||||||||||该项目符合合同|
|||2.78|-|1.46|1.32|0.07|0.88|0.20|2.85|0.68|0.65|2.20|1.52|1.52|-||
|景观工程||||||||||||||||收款条件。|
|南昌乌沙河沿河景观工|6.91|1.28|-|0.78|0.50|1.45|0.67|0.67|2.73|-|1.56|1.17|1.17|1.17|-|该项目符合合同|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同额|期初||||2015年1-12月|||期末||||||||
||||||||||||||累计按||||
|项目名称|||应收账款|存货|||本期结|本期收|累计收|应收账|存货余|累计结||累计收|合同欠|收款情况说明|
|||累计收入|||累计收款|本期收入|||||||合同应||||
||||余额|余额|||算|款|入|款余额|额|算||款|收款||
||||||||||||||收||||
|程||||||||||||||||收款条件。|
||2.50|||||||||||||||该项目存在部分|
|||||||||||||||||欠收款，正在与甲|
|大同行政中心||2.55|1.22|0.60|0.73|-|-|0.18|2.55|1.04|0.60|1.95|1.36|0.91|0.45||
|||||||||||||||||方积极沟通多渠|
|||||||||||||||||道收款。|
|太原市太行路道路绿化|1.95|||||||||||||||该项目符合合同|
|||2.29|-|1.43|0.86|0.24|0.74|0.74|2.54|-|0.94|1.60|1.60|1.60|-||
|工程||||||||||||||||收款条件。|
||2.13|||||||||||||||该项目存在部分|
|沈阳康平环湖路景观工||||||||||||||||欠收款，正在与甲|
|||2.28|0.05|1.32|0.91|0.13|1.01|-|2.41|1.06|0.44|1.97|1.18|0.91|0.27||
|程||||||||||||||||方积极沟通多渠|
|||||||||||||||||道收款。|
|张家口新区中央景观大|2.61|||||||||||||||该项目符合合同|
|||2.19|-|1.57|0.62|0.12|-|-|2.31|-|1.69|0.62|0.62|0.62|-||
|道工程||||||||||||||||收款条件。|
||2.36|||||||||||||||该项目存在部分|
|沈阳浑南新城4条道路||||||||||||||||欠收款，预计在|
|||2.30|1.73|-|0.56|-|-|0.77|2.30|0.97|-|2.30|1.38|1.33|0.05||
|项目||||||||||||||||2016年一季度收|
|||||||||||||||||回欠收款。|
||4.70|||||||||||||||该项目符合合同|
|湖北黄石园博园项目||||||2.20|0.63|0.63|2.20|-|1.57|0.63|0.63|0.63|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|兰州新区湖滨区绿化项|2.80|||||||||||||||该项目符合合同|
|||2.10|-|0.94|1.15|0.09|0.50|0.50|2.19|-|0.57|1.65|1.65|1.65|-||
|目||||||||||||||||收款条件|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同额|期初||||2015年1-12月|||期末||||||||
||||||||||||||累计按||||
|项目名称|||应收账款|存货|||本期结|本期收|累计收|应收账|存货余|累计结||累计收|合同欠|收款情况说明|
|||累计收入|||累计收款|本期收入|||||||合同应||||
||||余额|余额|||算|款|入|款余额|额|算||款|收款||
||||||||||||||收||||
|梧州园博园项目景观工|2.19|||||||||||||||该项目符合合同|
|||0.82|-|0.82|-|1.31|1.70|1.00|2.13|0.70|0.43|1.70|1.00|1.00|-||
|程||||||||||||||||收款条件。|
||2.20|||||||||||||||该项目符合合同|
|长沙斑马湖项目||1.77|-|1.21|0.55|0.26|0.33|0.33|2.03|-|1.15|0.88|0.88|0.88|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|章丘绣江河一期景观工|2.51|||||||||||||||该项目符合合同|
|||||||1.94|0.40|0.40|1.94|-|1.54|0.40|0.40|0.40|-||
|程||||||||||||||||收款条件。|
|吉林东山体育公园景观|1.50|||||||||||||||该项目符合合同|
|||0.74|-|0.74|-|1.11|0.93|0.93|1.85|-|0.92|0.93|0.93|0.93|-||
|工程||||||||||||||||收款条件。|
||1.95|||||||||||||||该项目符合合同|
|襄阳东津内环线项目||1.77|-|0.92|0.85|0.06|0.45|0.45|1.83|-|0.53|1.30|1.30|1.30|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||1.89|||||||||||||||该项目符合合同|
|滨州黄五、黄十二路||1.73|0.67|0.13|0.94|-|-|0.37|1.73|0.30|0.13|1.60|1.31|1.31|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|烟台海防林一标段景观|1.29|||||||||||||||该项目符合合同|
|||0.46|-|0.13|0.33|1.18|0.96|0.58|1.64|0.39|0.34|1.29|0.90|0.90|-||
|工程||||||||||||||||收款条件。|
|贵州省贵安新区园林景|1.53|||||||||||||||该项目符合合同|
|||1.40|0.19|0.40|0.81|0.19|0.19|0.21|1.59|0.15|0.42|1.17|1.02|1.02|-||
|观工程||||||||||||||||收款条件。|
|十堰郧阳中华水园生态|7.00|||||||||||||||该项目符合合同|
|||||||1.51|0.23|0.23|1.51|-|1.28|0.23|0.23|0.23|-||
|绿化项目||||||||||||||||收款条件。|
|湖州吴兴区山漾生态湿|1.52|||||||||||||||该项目符合合同|
|||1.12|-|0.57|0.55|0.37|0.34|0.10|1.48|0.24|0.60|0.89|0.65|0.65|-||
|地景观工程||||||||||||||||收款条件。|
|海宁鹃湖东南区块景观|2.67|0.23|-|0.23|-|1.23|0.02|0.02|1.45|0.01|1.43|0.02|0.02|0.02|-|该项目符合合同|

||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||合同额|期初||||2015年1-12月|||期末||||||||
||||||||||||||累计按||||
|项目名称|||应收账款|存货|||本期结|本期收|累计收|应收账|存货余|累计结||累计收|合同欠|收款情况说明|
|||累计收入|||累计收款|本期收入|||||||合同应||||
||||余额|余额|||算|款|入|款余额|额|算||款|收款||
||||||||||||||收||||
|工程||||||||||||||||收款条件。|
||2.00|||||||||||||||该项目存在结算|
|霸王河景观工程||1.44|-|0.62|0.82|-|-|-|1.44|-|0.62|0.82|1.44|0.82|0.62||
|||||||||||||||||和收款滞后现象。|
||1.17|||||||||||||||该项目符合合同|
|唐山湾滨海景观道工程||0.83|-|0.40|0.43|0.56|0.97|0.50|1.40|0.47|-|1.40|0.93|0.93|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
||1.24|||||||||||||||该项目符合合同|
|连云港徐圩项目||1.38|0.19|0.31|0.80|-|-|0.06|1.38|0.13|0.40|0.98|0.86|0.86|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|襄阳岘山文化广场景观|1.30|||||||||||||||该项目符合合同|
|||1.10|-|0.68|0.42|0.27|0.26|0.26|1.37|-|0.70|0.68|0.68|0.68|-||
|工程||||||||||||||||收款条件。|
||1.50|||||||||||||||该项目存在部分|
|||||||||||||||||收款滞后的情况，|
|兰州经十三路工程||1.23|-|0.52|0.71|0.10|0.61|-|1.32|0.61|-|1.32|1.19|0.71|0.48||
|||||||||||||||||正在与甲方沟通|
|||||||||||||||||解决。|
||1.08|||||||||||||||该项目符合合同|
|临汾尧都公园||1.32|0.59|0.12|0.61|-|-|0.23|1.32|0.36|0.12|1.20|0.84|0.84|-||
|||||||||||||||||收款条件。|
|合计|150.88|103.99|20.51|31.26|52.11|22.11|22.38|22.29|126.09|20.60|31.16|94.96|79.69|74.39|5.30||

三、应收账款坏账准备计提情况
公司应收账款坏账准备计提方法：对于期末单项余额大于2000万以上的应收账款，单独进行减值测试，如发生减值的，根据未来现金流入的现值低于账面余额的金额，计提减值准备；对于期末单项余额2000万以上经测试未减值以及 2000万以下的应收账款，按照账龄计提减值准备，计提的比例 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上的比例分别为5%、10%、10%、30%、50%、100%。
公司对各账龄段坏账准备计提比例是根据公司的业务特点制定的，公司收款模式为5-3-2（即过程中收已完成工程量的50%，最终结算收30%，结算 1年或 2年后收20%）或6-2-2（同上），公司根据工程的过程认量和最终结算来确认应收账款，例如，工程施工过程中工程认量 1000万，公司确认应收账款 1000万，根据合同约定收款 500万，应收账款余额 500万，根据合同约定，这部分款项需待最终结算或质保期后收款。由于公司项目周期一般在 1年左右，工程最终结算周期为半年至 1年，因此应收账款账龄大部分在 3年以内。综上所述，我们认为 3年以内的应收账款符合公司业务的一般特点，计提的比例为5%和10%。
截止目前还没有发生大额应收账款实际无法收回的情况，公司应收账款全部根据账龄计提。2013年、2014年、2015年3年以内应收账款占比分别为94%、88%和90%。根据公司未审计数据，截至 2015年 12月 31日，累计计提的应收账款坏账准备为4.96亿元。
四、工程结算进展情况
从结算来看，由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入，结算体系较为复杂，结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要 3至 6个月，而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程，整个结算周期半年到一年时间。公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况。
2015年1-12月，完成结算389,864万元，其中2013年完工项目结算 32,647万元，2014年完工项目结算4,331万元，2015年完工项目结算49,876万元，2015年在施项目完成进度结算303,010万元。
截止2015年12月31日，公司工程存货（已施工未结算）余额636,973万元，其中 2013年前完工项目工程存货（已完工未结算）余额 59,936万元、2014年完工项目工程存货（已完工未结算）余额19,809万元，2015年完工项目工程存货（已
完工未结算）余额33,412万元，2015年在施项目工程存货余额523,816万元。基本上符合合同约定的结算时间。
1、2013年底前完工重点项目结算情况
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初||本期（2015年1-12月）||期末|||||
||累计收入|存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|北京康乐公园项目|0.81|0.12|-|-|0.81|0.12|0.70|0.57|0.13|
|山东滨州（园林）|1.09|0.17|-|0.03|1.09|0.14|0.95|0.95|-|
|滨州黄五、黄十二路|1.73|0.13|-|-|1.73|0.13|1.60|1.31|0.30|
|滨州小广场工程|0.21|0.21|-|0.04|0.21|0.17|0.04|0.04|-|
|大同东城墙绿化带项目|0.78|0.43|-|-|0.78|0.43|0.35|0.35|-|
|大同遗址公园|0.35|0.23|-|-|0.35|0.23|0.12|0.07|0.05|
|大同御河西岸公园项目|0.27|0.16|-|-|0.27|0.16|0.11|0.09|0.01|
|大同安置区S4S5绿化项目|0.24|0.11|-|-|0.24|0.11|0.13|0.07|0.06|
|鄂尔多斯罕台公园|0.29|0.16|-|-|0.29|0.16|0.13|0.09|0.04|
|浑南南北轴项目三标段|1.35|0.40|-|-|1.35|0.40|0.94|0.69|0.26|
|沈阳金属新材料产业园|0.38|0.30|-|-|0.38|0.30|0.08|0.08|-|
|唐山曹妃甸花海景观工程|0.46|0.18|0.05|-|0.51|0.22|0.30|0.14|0.16|
|曹妃甸滨海大道工程|0.36|0.33|-0.01|0.07|0.35|0.26|0.09|0.09|-|
|霸王河景观工程|1.44|0.62|-|-|1.44|0.62|0.82|0.82|-|
|株洲神农城项目|5.29|0.84|-|0.35|5.29|0.49|4.79|4.79|-|
|淄博市植物园绿化提升改造工程|0.71|0.18|-|-|0.71|0.18|0.53|0.41|0.11|
|丹东御山水一期会所项目|0.19|0.13|-|-|0.19|0.13|0.06|0.06|-|
|兰州新区湖滨区绿化项目|2.10|0.94|0.09|0.50|2.19|0.57|1.65|1.65|-|
|兰州新区经十路工程|0.19|0.14|-|-|0.19|0.15|0.05|0.05|-|
|临汾尧都公园|1.32|0.12|-|-|1.32|0.12|1.20|0.84|0.36|
|胶南相公山河改造工程|0.40|0.05|-|-|0.40|0.05|0.35|0.35|-|
|温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目|1.25|0.25|-|-|1.25|0.25|1.00|1.00|-|
|武汉马影河景观工程|0.45|0.16|-|0.07|0.45|0.09|0.36|0.36|-|
|合计|21.66|6.36|0.13|1.06|21.79|5.48|16.35|14.87|1.48|

2、2014年完工重点项目结算情况
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初||本期（2015年1-12月）||期末|||||
||累计收入|存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|连云港徐圩项目|1.38|0.40|-|-|1.38|0.40|0.98|0.86|0.13|
|南宁五象湖公园项目|5.24|1.07|-|-|5.24|1.07|4.17|4.17|-|
|太原市并州路道路绿化工程|0.20|0.12|-|0.07|0.20|0.05|0.15|0.15|-|
|东港四角公园、高速路、东港口项目|0.55|0.22|-|-|0.55|0.22|0.33|0.33|-|
|合计|7.37|1.81|-|0.07|7.37|1.74|5.63|5.51|0.13|

3、2015年完工重点项目结算情况
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初累计收存货余额入||本期（2015年1-12月）||期末|||||
|||存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|滨州秦皇河二期水秀工程|0.40|0.35|0.01|0.34|0.42|0.03|0.39|0.06|0.34|
|开封黑岗口水库项目|5.09|2.37|1.47|2.56|6.56|1.28|5.28|5.18|0.10|
|沈阳康平环湖路景观工程|2.28|1.32|0.13|1.01|2.41|0.44|1.97|0.91|1.06|
|太原市太行路道路绿化工程|2.29|1.43|0.24|0.74|2.54|0.94|1.60|1.60|-|
|襄阳南渠项目|0.21|0.05|0.03|-|0.24|0.08|0.16|0.16|-|
|贵阳花果园景观工程|0.81|0.56|0.03|0.20|0.84|0.39|0.45|0.45|-|
|合计|11.08|6.08|1.91|4.85|13.01|3.16|9.85|8.36|1.50|

4、2015年在施重点项目结算情况
单位：亿元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初||本期（2015年1-12月）||期末|||||
||累计收入|存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|大同南城墙外侧工程|0.97|0.33|0.14|0.11|1.12|0.37|0.75|0.75|-|
|大同行政中心|2.55|0.60|-|-|2.55|0.60|1.95|0.91|1.04|
|丹东东港大东沟项目|4.35|1.30|0.59|0.45|4.95|1.44|3.50|3.50|-|
|贵州省贵安新区园林景观工程|1.40|0.40|0.19|0.19|1.59|0.42|1.17|1.02|0.15|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初||本期（2015年1-12月）||期末|||||
||累计收入|存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|海宁市两山一水城市景观工程|0.80|0.14|0.01|-|0.81|0.15|0.66|0.59|0.06|
|海宁鹃湖公园一期景观工程|1.24|0.85|0.05|0.74|1.29|0.16|1.13|0.90|0.23|
|汉中丝绸大道景观工程|0.46|0.21|0.01|-|0.47|0.22|0.26|0.13|0.13|
|汉中翠屏路景观工程|0.43|0.30|0.01|-|0.44|0.31|0.12|0.02|0.10|
|湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程|1.12|0.57|0.37|0.34|1.48|0.60|0.89|0.65|0.24|
|湖州吴兴西山漾二期景观工程|0.20|0.06|0.01|-|0.22|0.07|0.15|0.10|0.05|
|简阳鳌山公园|3.89|2.74|1.30|2.41|5.19|1.63|3.56|2.15|1.41|
|连云港新城一标|1.16|0.66|0.01|-|1.16|0.66|0.50|0.28|0.22|
|临汾涝洰河项目|2.57|1.54|0.40|0.55|2.97|1.40|1.58|1.25|0.32|
|襄阳习家池项目|1.09|0.06|0.08|-|1.16|0.14|1.02|1.02|-|
|襄阳月亮湾项目|2.26|0.66|0.79|0.80|3.04|0.65|2.40|2.40|-|
|襄阳东津内环线项目|1.77|0.92|0.06|0.45|1.83|0.53|1.30|1.30|-|
|襄阳鱼梁洲环岛路项目|0.17|0.17|-|-|0.17|0.17|-|-|-|
|襄阳岘山文化广场景观工程|1.10|0.68|0.27|0.26|1.37|0.70|0.68|0.68|-|
|襄阳东津唐白河景观工程|-|-|0.73|0.20|0.73|0.53|0.20|0.20|-|
|襄阳市彩石路景观工程|0.41|0.07|-|-|0.41|0.07|0.34|0.34|-|
|烟台市植物园|3.64|0.28|0.59|-|4.23|0.87|3.36|3.12|0.24|
|烟台海防林一标段景观工程|0.46|0.13|1.18|0.96|1.64|0.34|1.29|0.90|0.39|
|张家口新区中央景观大道工程|2.19|1.57|0.12|-|2.31|1.69|0.62|0.62|-|
|长沙斑马湖项目|1.77|1.21|0.26|0.33|2.03|1.15|0.88|0.88|-|
|淄博张店新城区齐盛公园景观工程|0.41|0.20|0.01|0.15|0.42|0.06|0.36|0.22|0.14|
|临淄民间博物馆景观工程|0.73|0.05|0.19|0.13|0.91|0.11|0.81|0.38|0.42|
|乌海湖右岸园林绿化景观工程|0.09|0.05|0.12|0.03|0.21|0.14|0.06|0.06|-|
|乌海滨河中央公园景观工程|0.16|0.12|0.12|0.03|0.27|0.20|0.07|0.07|-|
|乌海龙游湾湿地公园景观工程|0.12|0.06|0.02|-|0.14|0.08|0.06|0.06|-|
|成都市郫县清水河滨河景|2.78|1.46|0.07|0.88|2.85|0.65|2.20|1.52|0.68|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初||本期（2015年1-12月）||期末|||||
||累计收入|存货余额|本期收入|本期结算|累计收入|存货余额|累计结算|累计收款|应收账款余额|
|观工程||||||||||
|沈阳沈本旅游大道景观工程|0.97|0.67|0.04|-|1.01|0.71|0.30|0.30|-|
|青岛即墨创智新区北轴线景观工程|0.29|0.29|0.57|0.41|0.86|0.45|0.41|0.21|0.20|
|十堰泗河段茅塔河段河道综合治理工程|0.45|0.45|0.61|0.60|1.05|0.45|0.60|0.41|0.19|
|十堰郧阳中华水园生态绿化项目||-|1.51|0.23|1.51|1.28|0.23|0.23|-|
|唐山湾滨海大道绿化工程|2.30|1.48|0.79|0.30|3.09|1.98|1.11|1.11|-|
|南昌乌沙河沿河景观工程|1.28|0.78|1.45|0.67|2.73|1.56|1.17|1.17|-|
|梧州园博园项目景观工程|0.82|0.82|1.31|1.70|2.13|0.43|1.70|1.00|0.70|
|郑州郑东龙湖景观工程|0.04|0.04|1.21|0.33|1.25|0.92|0.33|0.33|-|
|吉林东山体育公园景观工程|0.74|0.74|1.11|0.93|1.85|0.92|0.93|0.93|-|
|章丘绣江河一期景观工程|-|-|1.94|0.40|1.94|1.54|0.40|0.40|-|
|湖北黄石园博园项目|-|-|2.20|0.63|2.20|1.57|0.63|0.63|-|
|东胜生态产业园项目|0.06|0.06|0.39|-|0.45|0.45|-|-|-|
|盘县生态景观建设项目|0.44|0.44|0.47|-|0.91|0.91|-|-|-|
|合计|47.68|23.16|21.30|15.21|68.94|29.28|39.68|32.74|6.91|

5、公司 2015年 12月31日已施工未结算重大项目结算和收入确认金额差异情况截止到公司 2015年 12月 31日，公司已施工未结算项目累计收入 155.52亿元，累计结算 92.06亿元，差异 63.46亿元。其中，重大已施工未结算项目累计收入93.41亿元，累计结算62.28亿元，差异31.13亿元，明细如下：
2015年12月 31日重大已施工未结算项目累计收入与累计结算差异汇总表
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||合同额|期末|||
|项目名称|||||
|||累计收入|累计结算|累计差异|
|开封黑岗口水库项目|5.66|6.56|5.28|1.28|
|株洲神农城项目|5.2|5.29|4.79|0.5|
|南宁五象湖公园项目|5.22|5.24|4.17|1.07|
|简阳鳌山公园|5.56|5.19|3.56|1.63|
|丹东东港大东沟项目及四角|6.09||||
|||5.5|3.83|1.67|
|公园、高速路、东港口项目|||||
|浑南南北轴项目|5.11|5|4.58|0.42|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||合同额||期末||||
||项目名称|||||||
|||||累计收入||累计结算|累计差异|
||烟台市植物园|5.76||4.23||3.36|0.87|
||唐山湾滨海大道绿化工程|4.05||3.09||1.11|1.98|
||襄阳项目|11.87||5.87||4.14|1.73|
||临汾涝洰河项目|2.06||2.97||1.58|1.39|
||成都市郫县清水河滨河景观|2.85||||||
|||||2.85||2.2|0.65|
||工程|||||||
||南昌乌沙河沿河景观工程|6.91||2.73||1.17|1.56|
||大同行政中心|2.5||2.55||1.95|0.6|
||太原市太行路道路绿化工程|1.95||2.54||1.6|0.94|
||沈阳康平环湖路景观工程|2.13||2.41||1.97|0.44|
||张家口新区中央景观大道工|2.61||||||
|||||2.31||0.62|1.69|
||程|||||||
||湖北黄石园博园项目|4.7||2.2||0.63|1.57|
||兰州新区湖滨区绿化项目|2.8||2.19||1.65|0.54|
|梧州园博园项目景观工程||2.19|2.13||1.7||0.43|
|长沙斑马湖项目||2.2|2.03||0.88||1.15|
|章丘绣江河一期景观工程||2.51|1.94||0.4||1.54|
|吉林东山体育公园景观工程||1.5|1.85||0.93||0.92|
|襄阳东津内环线项目||1.95|1.83||1.3||0.53|
|滨州黄五、黄十二路||1.89|1.73||1.6||0.13|
|烟台海防林一标段景观工程||1.29|1.64||1.29||0.35|
|贵州省贵安新区园林景观工程||1.53|1.59||1.17|||
||||||||0.42|
|十堰郧阳中华水园生态绿化项目||7|1.51||0.23|||
||||||||1.28|
|湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程||1.52|1.48||0.89|||
||||||||0.59|
|海宁鹃湖东南区块景观工程||2.67|1.45||0.02||1.43|
|霸王河景观工程||2|1.44||0.82||0.62|
|连云港徐圩项目||1.24|1.38||0.98||0.4|
|襄阳岘山文化广场景观工程||1.3|1.37||0.68||0.69|
|临汾尧都公园||1.08|1.32||1.2||0.12|
|合计||114.90|93.41||62.28||31.13|

五、工程存货跌价准备计提情况
公司已按照《企业会计准则第 8号--资产减值》规定制订了存货减值政策，并根据政策计提了存货跌价准备。具体政策及执行情况如下：
1、如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提
取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费
用。截至目前，公司无该类需计提跌价准备的在施项目。
2、从谨慎性出发，对于完工2年以上已完工未结算项目按照账龄法计提存货跌价准备。截止到 2015年 12月 31日，公司累计计提存货跌价准备 5,407.06万元。
2015年12月 31日建造合同形成的未结算存货完工年限分布情况表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|完工年限|项目分布数量|存货余额|计提比例|存货跌价准备余额|
|在施|152|523,816|||
|2015年|9|33,412|||
|2014年|12|19,809|||
|2013年|16|21,781|5%|1,089|
|2012年|15|31,310|10%|3,131|
|2011年|7|5,363|10%|536|
|2010年|1|451|30%|135|
|2009年|3|1,031|50%|516|
|合计|215|636,973||5,407|

六、风险提示
1、公司已中标的PPP项目接到中标通知书后，公司还需与招标人签署PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；
2、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；
3、公司目前尚未执行的工程合同金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；
4、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会
2016年2月 4日