北京当升材料科技股份有限公司
2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]40号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，发行价格每股36.00元，扣除各项发行费用 64,628,112.20元后，募集资金净额为 655,371,887.80元，其中其他与主营业务相关的营运资金 483,402,787.80元。以上募集资金已经京都天华会计师事务所有限公司于2010年4月19日出具的京都天华专字（2010）第043号《验资报告》确认。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在2010年度将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 3,252,662.20元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于 2011年3月25日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010年IPO募集资金净额由原655,371,887.80元调整为658,624,550.00元，募集资金增加部分调整到其他与主营业务相关的营运资金项目，使得其他与主营业务相关的营运资金由原来的483,402,787.80元，调整为486,655,450.00元。
2、2017年度非公开发行募集资金到位情况
经过中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2097号《关于核准北京当升材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准。公司向特定投资者非公开发行不超过 73,213,608股新股，投资者以人民币货币资金认购，定价基准日为发行期首日（2018年 3月 5日），发行价格不低于发行期首日前 20个交易日公司股票均价的90%，即21.23元/股。本次共募集配套资金 1,499,999,981.59元，扣除承销费用 11,800,000.00元、与发行相关的其他费用 1,159,306.53元后，募集资金净额为 1,487,040,675.06元。以上募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 23日出具的瑞华验字[2018]第 01490003号《验资报告》确认，本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
（二）本报告期末募集资金使用金额及结余情况
1、首次公开发行募集资金使用金额及结余情况
（1）截至 2018年 6月 30日，公司已累计使用首次公开发行募集资金680,923,478.80元，其中以前年度使用募集资金 662,478,787.46元，本报告期使用募集资金18,444,691.34元。募集资金主要用于江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程（原“年产3900吨锂电正极材料生产基地项目”）。
（2）截至 2018年 6月 30日，公司累计收到首次公开发行募集资金利息净收入为 22,298,928.80元（利息收入 22,321,538.67元扣除银行手续费 22,609.87元），其中，2014年第三次临时股东大会审议通过将 21,745,448.35元利息净收入永久补充流动资金（利息收入 21,766,549.98元扣除银行手续费 21,101.63元），剩余利息净收入 268,828.32元（利息收入 269,945.12元扣除银行手续费 1,116.80元），其中本报告期的利息净收入为 240,281.36元（利息收入240,296.26元扣除银行手续费14.90元）。
综上，截至2018年6月30日，首次公开发行募集资金中尚未使用的募集资金专户余额为0元。
2、2017年度非公开发行募集资金使用金额及结余情况
（1）截至2018年6月30日，公司已累计使用2017年度非公开发行募集资金20,194,000.00元，本报告期使用募集资金 20,194,000.00元。募集资金主要用于江苏锂电正极材料生产基地项目三期工程、永久补充流动资金等。
（2）截至2018年6月30日，公司累计收到2017年度非公开发行募集资金利息净收入为 1,774,617.23元（利息收入 1,775,473.22元扣除银行手续费855.99元），其中本报告期的利息净收入为1,774,617.23元。
综上，截至2018年6月30日，2017年度非公开发行募集资金中尚未使用的募集资金专户余额为1,468,621,292.29元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度及执行情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《北京当升材料科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
对于首次公开发行募集资金，公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司（以下称“平安证券”）、北京银行股份有限公司西直门支行、韩亚银行（中国）有限公司总行营业部（以下称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并与平安证券、公司全资子公司江苏当升材料科技有限公司（以下称“江苏当升”）、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况良好。
对于 2015年度非公开发行募集资金，公司与独立财务顾问西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，并与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
对于 2017年度非公开发行募集资金，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行、韩亚银行（中国）有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|截止日账户余额（元）|备注|
|北京银行玉泉营支行|20000000529014781112386（活期）|132,400.98|2017年度非公开发行|
||20000000529014781112386（结构性存款）|440,000,000.00|2017年度非公开发行|
||20000000529014783382256-00010（七天通知）|133,500,000.00|2017年度非公开发行|
||01091478800120101000950（活期）|0.00|首次公开发行|
|民生银行万寿路支行|608967894（活期）|764,829.87|2017年度非公开发行|
||705802819（七天通知）|104,160,000.00|2017年度非公开发行|
||705883015（结构性存款）|470,000,000.00|2017年度非公开发行|
|韩亚银行|110002000049502（活期）|68,513.43|2017年度非公开发行|
||110017000011452（七天通知）|230,056,000.00|2017年度非公开发行|
|招商银行海门支行|513902744010966（活期）|39,548.01|2017年度非公开发行|
||51390274408100011（结构性存款）|89,900,000.00|2017年度非公开发行|
||513902744010666（活期）|0.00|首次公开发行|
|合计||1,468,621,292.29||

2012年 2月 4日，经公司第一届董事会第三十次会议审议通过，为了便于监控管理，公司在总部附近的北京银行股份有限公司玉泉营支行开设募集资金专户，将存放于北京银行股份有限公司西直门支行的募集资金更换到北京银行股份有限公司玉泉营支行进行专户存储。资金完全转出北京银行股份有限公司西直门支行后，公司账号为01090506900120101029316的北京银行股份有限公司西直门支行募集资金专户注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。公司及时连同保荐机构平安证券与北京银行股份有限公司玉泉营支行签署了募集资金三方监管协议。另外，由于公司存放于中国民生银行股份有限公司北京正义路支行账号为 0102014180000946募集资金专户、中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行账号为0200001429200019078募集资金专户、韩亚银行（中国）有限公司账号为 110002000008202募集资金专户、北京银行玉泉营支行账号为
01091478800120101001096募集资金专户、北京银行玉泉营支行账号为
01091478800120201000542-00025募集资金专户的募集资金使用完毕，该募集资
金专户已注销，原签署的募集资金三方监管协议在注销后失效。相关事项公司已分别于2012年2月4日、2012年2月22日、2015年12月16日、2016年4月 28日披露了《关于变更部分募集资金存储专户的公告》、《关于签署募集资金三方监管协议的公告》、《关于注销部分首次公开发行股票募集资金账户的公告》及《关于注销非公开发行股票募集资金账户的公告》，公告编号：2012-004、2012-005、2015-107、2016-025。
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司、北京银行股份有限公司玉泉营支行、韩亚银行（中国）有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司海门支行签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。相关事项公司已于 2018年 4月 10日披露了《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号2018-029。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行、非公开发行募集资金总体使用情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||报告期|累计变|累计变||尚未使||
|||||||||尚未使||闲置两|
||||本期已使|已累计使|内变更|更用途|更用途||用募集||
|募集|募集方|募集资金总||||||用募集||年以上|
||||用募集资|用募集资|用途的|的募集|的募集||资金用||
|年份|式|额||||||资金总||募集资|
||||金总额|金总额|募集资|资金总|资金总||途及去||
|||||||||额||金金额|
||||||金总额|额|额比例||向||
||||||||||存放于||
|2010|首次公||||||||||
|||65,862.46|1,844.47|68,092.35|0.00|0.00|0.00%|0.00|募集资|--|
|年|开发行||||||||||
||||||||||金专户||
||||||||||存放于||
|2017|非公开|||||||146,862|||
|||148,704.07|2,019.40|2,019.40|0.00|0.00|0.00%||募集资|--|
|年|发行|||||||.13|||
||||||||||金专户||
|||||||||146,862|||
|合计|--|214,566.53|3,863.87|70,111.75|0.00|0.00|0.00%||--|--|
|||||||||.13|||
|募集资金总体使用情况说明|||||||||||

||
|-|
|公司首次募集资金净额为65,862.46万元，其中超募资金金额为48,665.55万元。截至2018年6月30日，公司已累|
|计投入募集资金68,092.35万元，其中江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程累计投入21,420.35万元，超募资金累计|
|投入46,672.00万元。|
|公司2017年非公开发行股份用于“江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程”、“江苏当升锂电材料技术研究中心”|
|与“补充流动资金”项目。募集资金净额为148,704.07万元。截至2018年6月30日，公司已累计投入募集资金2,019.40|
|万元（其中永久补充流动资金2,000万元），另已将募集资金发行相关的其他费用115.93万元置换，尚未使用的募集资金|
|总额为146,862.13万元。|

（二）募集资金承诺项目情况
1.首次公开发行募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|江苏锂电正极材料|||||||2014年|||||
|||17,196.|21,365.|1,844.4|21,420.|||1,342.4|4,151.9|||
|生产基地项目一期|是|||||100.26%|4月15|||是|否|
|||91|00|7|35|||5|5|||
|工程|||||||日|||||
|||17,196.|21,365.|1,844.4|21,420.|||1,342.4|4,151.9|||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|||--|--|
|||91|00|7|35|||5|5|||
|超募资金投向||||||||||||
|使用部分其他与主||||||||||||
||||||||2012年|||||
|营业务相关的营运||12,234.|9,734.3||8,850.3|||1,553.2|9,911.9|||
||否|||0.00||90.92%|3月31|||是|否|
|资金扩建生产线及||31|1||6|||0|7|||
||||||||日|||||
|技改项目||||||||||||
|使用部分其他与主|||||||2012年|||||
|营业务相关的营运||15,617.|15,249.||14,247.||2月29|||||
||是|||0.00||93.43%||--|--|是|否|
|资金建立北京基础||91|80||15||日|||||
|研发中心项目||||||||||||
|归还银行贷款（如||9,600.0|9,600.0||9,600.0|||||||
||--|||0.00||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||0|0||0|||||||
|补充流动资金（如||13,974.|13,974.||13,974.|||||||
||--|||0.00||100.00%|--|--|--|--|--|
|有）||49|49||49|||||||
|||51,426.|48,558.||46,672.|||1,553.2|9,911.9|||
|超募资金投向小计|--|||0.00||--|--|||--|--|
|||71|60||00|||0|7|||
|||68,623.|69,923.|1,844.4|68,092.|||2,895.6|14,063.|||
|合计|--|||||--|--|||--|--|
|||62|60|7|35|||5|92|||
||公司于2010年4月募集资金到位，“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”（原“年产3900|||||||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
||吨锂电正极材料生产基地项目”）原定于2011年3月份竣工投产。公司为了满足未来十年甚至更长时|||||||||||
|预计收益的情况和||||||||||||
||间的发展规划，公司已重新进行整体规划，按公司发展战略中的生产产能一次规划设计，分期实施。|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
||作为整体规划中江苏当升一期工程的募投项目，因配合公司整体规划需要进一步提高工程自动化装备|||||||||||

|||
|-|-|
||和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下需要重新进行论证、规划、设计，导致募|
||投项目延期建设。公司管理层通过工程规划、设计情况结合战略规划进行分析，将本项目建设竣工推|
||迟至2012年3月。|
||2012年4月，公司决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公司江苏当升材料科技有|
||限公司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时，公司未来将江苏当升工|
||程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，由于公司大客户对公司|
||产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行进一步调整，因此，公|
||司决定将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为2013年6月30日。|
||2013年8月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的|
||议案》，公司决定调整“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成时间，调整后的工程完成|
||时间为2013年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。|
||报告期内，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”处于正常生产状态，|
||运行情况良好，国内外大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。|
||2011年年初，超募资金项目—北京基础研发中心项目原计划购买的楼房价格上涨了12.4%，为了|
||节约公司募集资金，公司决定修订北京基础研发中心项目建设方案，购买控股股东北京矿冶科技集团|
|项目可行性发生重||
||有限公司所拥有的座落于同一区域的北京市丰台区南四环西路188号18区的21、22号楼，两栋楼共|
|大变化的情况说明||
||计建筑面积7,115.04平方米，总金额11,953.27万元。2011年7月9日，上述修订案已通过公司2011|
||年第三次临时股东大会审议。|
||2010年5月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司用其他与主营业务相关的营运资|
||金中9,600万元用于偿还银行贷款。|
||2010年6月9日经公司第一届董事会第十一次会议审议，并经公司2009年度股东大会决议通过，|
||公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金12,234.31万元扩建生产线暨技改项目，目前该项目已|
||投入使用。|
||2011年5月10日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《公司使用部分其他与主营业|
||务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金9,600万元永久补充流动资金。|
||2011年6月15日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过公司“关于使用部分其他与主营|
||业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目”，投资预算15,617.91万元。该项议案已经公司2011|
|超募资金的金额、用||
||年第三次临时股东大会批准通过。2012年1月17日，公司与北京矿冶科技集团有限公司签署了正式|
|途及使用进展情况||
||的《北京市存量房屋买卖合同》，正式启动了北京基础研发中心的建设工作。同时，公司向北京矿冶|
||科技集团有限公司支付全部购楼款项共11,953.27万元，并已获得两栋楼房的房屋所有权证书和土地|
||使用权证书。目前，公司北京基础研发中心已投入使用，运行情况良好。北京基础研发中心的建成，|
||有效改善了公司的研发环境，增强了公司的技术竞争力，促进公司与国际一流锂电池企业的合作。2015|
||年，公司北京基础研发中心被国家发改委、科技部等五部委评为“国家认定企业技术中心”。|
||2014年9月2日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并|
||将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将公司全部募集资金投资项目和超募资金投资项目|
||进行结项，并将首次公开发行股票节余募集资金及利息4,374.49万元永久补充流动资金。上述议案|
||已于2014年9月18日经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。|
||2012年6月30日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于部分变更北京基础研发中心|
|募集资金投资项目|项目实施地点暨关联交易的议案》，同意公司将北京基础研发中心实验室的建设地点变更至北京矿冶|
|实施地点变更情况|科技集团有限公司研发中心。该议案已于2012年7月18日经公司2012年第三次临时股东大会审议|
||通过。|

|||
|-|-|
||2011年6月15日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业|
||务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目的修订案》和《关于公司收购资产暨关联交易的议案》，|
||同意公司购买控股股东北京矿冶科技集团有限公司的资产用于建立北京基础研发中心，总投资额|
||15,617.91万元。2011年7月9日，上述修订案已通过公司2011年第三次临时股东大会审议。|
||2012年4月6日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目—年产|
||3900吨锂电正极材料生产基地项目的议案》，决定改变募集资金投资项目的实施方式，成立全资子公|
||司江苏当升材料科技有限公司作为“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的实施主体。同时，|
||公司未来将江苏当升工程定位为南方生产基地，因此该募投项目的工程规划需要进一步调整。此外，|
||由于公司大客户对公司产品质量和制备工艺提出了更高的要求，公司需要对产品方案和工艺流程进行|
|募集资金投资项目||
||进一步调整，因此，公司决定将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为|
|实施方式调整情况||
||2013年6月30日。|
||2013年8月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的|
||议案》，公司决定调整“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成时间，调整后的工程完成|
||时间为2013年12月31日，项目投资总额和建设规模不变。|
||2014年4月，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”已全部建设完成并|
||投产。该工程的关键生产设备均由国外引进，整体生产工艺已达到国际领先水平。竣工后，该工程顺|
||利完成了湿法和火法生产线调试，解决了设备差异性带来的技术条件影响。|
||报告期内，公司募集资金投资项目“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”处于正常生产状态，运行|
||情况良好，国内外大客户对该生产基地的工艺和装备水平给予了高度评价。|
||2010年5月7日经公司第一届董事会第十次会议审议通过，决定以募集资金1,750.73万元置换|
|募集资金投资项目||
||预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金，该事项已经京都天华会计师事务所有限公司进行了专项|
|先期投入及置换情||
||审核。公司独立董事、监事会和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意公司用募集资金1,750.73|
|况||
||万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。|
||2010年5月7日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司从“江苏锂电正极材料生产基|
||地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中，用6,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用|
||期限不超过董事会批准之日起6个月， 到期将归还至募集资金专户。2010年11月8日，公司将6,400|
||万元归还至公司“年产 3900 吨锂电正极材料生产基地项目”募集资金专户。至此，公司使用闲置募|
||集资金6,400万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。|
||2010年11月12日，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，公司从“江苏锂电正极材料|
||生产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中，用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资|
||金，期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。2011年5月11日，公司将10,000万元按时归|
||还至“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”募集资金专用账户中，并将上述募集资金的归还情|
|用闲置募集资金暂|况通知了保荐机构和保荐代表人。|
|时补充流动资金情|2011年5月16日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材|
|况|料生产基地项目一期工程”募集资金17,196.91万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动|
||资金。公司已于2011年11月14日将该笔资金归还至募集资金专户。|
||2011年11月17日，经公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司从“江苏锂电正极材料|
||生产基地项目一期工程”募集资金中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不|
||超过6个月。公司已于2012年5月11日将该笔募集资金按时归还至募集资金专户。|
||2012年5月16日，经公司2011年年度股东大会审议通过，公司决定变更江苏当升募集资金投资|
||项目实施方式，将该项目投资总额由原来的17,196.91万元调整为22,870万元，其中使用募集资金|
||21,365万元，其余部分由公司自筹解决。同时，公司决定从“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”|
||项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个|
||月。2012年11月8日，公司已将10,000万元归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募|

|||
|-|-|
||集资金专用账户。|
||2012年11月22日，经公司2012年第六次临时股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极|
||材料生产基地一期工程”项目募集资金21,365万元中使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资|
||金，使用期限不超过股东大会审议通过之日起6个月。2013年5月8日，公司已将10,000万元归还|
||至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专用账户。|
||2013年5月15日，经公司2012年年度股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料生产|
||基地一期工程”项目募集资金中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过|
||股东大会审议通过之日起6个月。2013年11月6日，公司已将10,000万元归还至“江苏锂电正极材|
||料生产基地一期工程”募集资金专用账户。|
||2013年11月14日，经公司2013年第四次临时股东大会审议通过，公司决定从“江苏锂电正极|
||材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期|
||限不超过股东大会审议通过之日起6个月。2014年5月6日，公司已将上述10,000万元募集资金归|
||还至“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”募集资金专户。|
||2014年5月8日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材|
||料生产基地一期工程”项目募集资金中使用5,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不|
||超过董事会审议通过之日起6个月。截至2014年10月28日，公司已陆续将上述5,500万元募集资|
||金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。|
||2014年10月23日，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极|
||材料生产基地一期工程”项目募集资金中使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限|
||不超过董事会审议通过之日起6个月。截至2015年4月20日，公司已陆续将上述4,000万元募集资|
||金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。|
||2015年4月24日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材料|
||生产基地一期工程”项目募集资金中使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超|
||过董事会审议通过之日起12个月。截至2016年4月18日，公司已陆续将上述3,000万元募集资金|
||归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。|
||2016年4月22日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司决定从“江苏锂电正极材|
||料生产基地一期工程”项目募集资金中使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不|
||超过董事会审议通过之日起12个月。截至2017年4月20日，公司已陆续将上述2,000万元募集资|
||金归还至公司“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目募集资金专用账户。|
||公司根据募集资金使用计划规定的用途合理、审慎地使用募集资金，提高了募集资金使用效率，|
||共结余募集资金及利息4,374.49万元。募集资金出现结余的主要原因如下：一方面，公司在募集资|
||金投资项目建设过程中厉行节约，在保证项目建设质量的前提下，积极控制建设成本，加强预算费用|
||的控制及管理，减少了项目总支出共计1,886.60万元；另一方面，公司其他与主营业务相关的营运|
|项目实施出现募集|资金（超募资金）共计48,665.55万元，完成“使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基|
|资金结余的金额及|础研发中心项目”和“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”后,未指定|
|原因|用途募集资金为313.35万元。此外，在募集资金存放期间，公司加强募集资金管理，合理安排募集|
||资金支付，通过使用部分银行承兑汇票支付项目款项、对暂未使用的募集资金进行银行定存等方式节|
||约了募集资金的使用，产生了利息净收入共计2,174.54万元。|
||报告期内，公司使用结余募集资金1,844.47万元置换公司在江苏当升一期工程建设过程中投入|
||的自有资金。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。|
|尚未使用的募集资||
||无|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
||无|
|露中存在的问题或||

||
|-|
|其他情况|

2、2017年度非公开发行募集资金承诺项目情况
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||是否已|募集资|||截至期|||||||
||||调整后|本报告||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和超|变更项|金承诺|||末累计|||||||
||||投资总|期投入||进度(3)|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|募资金投向|目(含部|投资总|||投入金|||||||
||||额(1)|金额||＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||分变更)|额|||额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
|承诺投资项目||||||||||||
|江苏当升锂电正极|||||||2020年|||||
|||114,717|114,717|||||建设中，|建设中，|||
|材料生产基地三期|否|||19.40|19.40|0.02%|12月31|||--|否|
|||.26|.26|||||不适用|不适用|||
|工程|||||||日|||||
|江苏当升锂电材料||8,981.1|8,981.1|||||||||
||否|||0.00|0.00|0.00%|--|--|--|--|否|
|技术研究中心||3|3|||||||||
|||25,005.|25,005.|2,000.0|2,000.0|||||||
|补充流动资金|否|||||8.00%|--|--|--|--|否|
|||68|68|0|0|||||||
|||148,704|148,704|2,019.4|2,019.4|||||||
|承诺投资项目小计|--|||||--|--|--|--|--|--|
|||.07|.07|0|0|||||||
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||无|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、用||||||||||||
||不适用|||||||||||
|途及使用进展情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||无|||||||||||
|实施地点变更情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||无|||||||||||
|实施方式调整情况||||||||||||
|募集资金投资项目||||||||||||
||报告期内，公司使用募集资金19.40万元置换公司在江苏当升锂电正极材料生产基地三期工程中|||||||||||
|先期投入及置换情||||||||||||
||投入的自有资金。|||||||||||
|况||||||||||||
|用闲置募集资金暂||||||||||||
|时补充流动资金情|不适用|||||||||||
|况||||||||||||

|||
|-|-|
|项目实施出现募集||
|资金结余的金额及|不适用|
|原因||
||尚未使用的募集资金中，146,862.13万元存放于公司募集资金专户中管理（其中8,993.95万元|
|尚未使用的募集资||
||存放于子公司募集资金专户），其中包含有本报告期产生的177.46万元的存款利息净收入（利息收入|
|金用途及去向||
||177.55万元，扣除0.09万元银行手续费）。|
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）首次公开发行募集资金投资项目变更情况
公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露，公司将建设“年产 3,900吨锂电正极材料生产基地项目”，项目建设总投资额 17,196.91万元，建设方案为年产3900吨锂电正极材料，2011年3月完成建设。后续变更情况如下：
为抢占市场先机，满足锂电市场快速增长的需要，公司在完成上市后，利用超募资金对现有生产线进行了技改扩建，即实施了“使用部分其他与主营业务相关的营运资金扩建生产线及技改项目”，该项目完成后可以满足公司短期的市场需求。为了保障公司及全体股东的利益，公司决定根据市场变化情况控制投资节奏。同时，公司为了满足未来十年甚至更长时间的发展规划，公司重新进行了江苏海门项目的整体规划，并按照公司发展战略中的产能一次规划设计，分期实施。
作为整体规划中—“江苏锂电正极材料生产基地一期工程”项目，需要进一步提高工程自动化装备和工艺技术水平，在不改变募集资金项目投资总额的情况下，需要重新进行论证、规划、设计，为此，该募投项目需要延期建设至 2012年 3月。相关事项公司已于2010年10月28日披露了《关于江苏海门<年产3,900吨锂电正极材料生产基地项目>延期建设的公告》，公告编号：2010-019。
根据国内外锂电正极材料市场发展的最新趋势，结合公司未来整体产能布局和主要国际客户对公司产能以及工艺更高的需求，弥补公司前驱体产能的缺口，同时为进军动力锂电市场做好准备，公司决定将江苏海门募集资金投资项目锂电正极材料的产能建设目标、产品方案以及制备工艺进行进一步优化。此外，应江
苏省海门市当地投资环境的要求，同时为了满足公司后期对该募投项目运营管理
的需要，公司决定成立全资子公司江苏当升材料科技有限公司作为该项目新的实
施主体，负责该项目后续的工程建设和运营。因此，公司将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成投产时间调整为2013年6月30日。相关事项已于2012年4月25日披露了《关于变更江苏海门募集资金投资项目实施方式的公告》，公告编号：2012-033。
2013年由于受到南方地质条件以及恶劣天气的影响，公司决定将“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的建成时间由2013年6月30日调整至2013年 12月 31日，项目投资总额和建设规模不变。相关事项公司已于 2013年 8月23日披露了《关于募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2013-046。
（二）超募资金投资项目变更情况
2011年1月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心的议案》，决定使用超募资金16,500.00万元购买总部基地三期17号、18号两栋大楼建立公司北京基础研发中心。相关事项公司已于2011年2月1日披露了《资产收购公告》，公告编号：2011-007。
1、实施地点变更
由于原北京基础研发中心建设规划中的总部基地三期 17号、18号两栋楼的地价出现上涨，且该房产当时尚未竣工。为了降低北京基础研发中心的建设成本，加快“北京基础研发中心”的建设进程，同时也为了节省募集资金，提高募集资金的使用效率，经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定将建立北京基础研发中心项目所需房产改为购买控股股东北京矿冶研究总院坐落于总部基地十八区的21号、22号两栋现房，项目总投资额变更为15,617.91万元。
相关事项公司已于2011年6月17日披露了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金建立北京基础研发中心项目修订案的公告》，公告编号：2011-044。
2、实施方式变更
由于拟购置的总部基地十八区的21号、22号两栋楼存在无法电力增容和环保安全风险等方面的隐患，公司决定将北京基础研发中心实验室部分的建设地点变更为位于北京市大兴区的北京矿冶研究总院研发中心，总投资由 15,617.91万元调整为 15,249.80万元。相关事项公司已于 2012年 7月 2日披露了《关于部分变更北京基础研发中心项目实施地点暨关联交易的公告》，公告编号：
2012-049。
五、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
“归还银行贷款”、“补充流动资金”无法单独核算效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年8月24日