证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2018-004号武汉三镇实业控股股份有限公司
关于 2018年度固定资产投资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金额：预计2018年度公司固定资产投资额共计25.51亿元
特别风险提示：详见本公告“对外投资的风险分析”部分
一、固定资产投资计划概述
根据公司经营发展战略的需要，为增强公司污水处理及自来水生产能力，提升公司生产经营规模及经济效益，同时确保公司污水处理、自来水生产业务满足国家环保政策的规定及社会公众需求，2018年度公司拟采用自有资金、银行贷款及其他资本市场融资手段等方式筹措资金，实施部分污水处理厂、自来水厂的新建及改扩建工程项目。具体项目投资计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目性质|项目总投资（万元）|
|北湖污水处理厂新建工程|续建|455,178.00|
|北湖污水处理厂配套污泥项目|续建|22,067.00|
|南太子湖污水处理厂扩建工程（四期）|续建|53,331.70|
|南太子湖污水处理厂尾水工程|续建|6,667.93|
|汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期）|续建|32,002.79|
|白鹤嘴水厂改造工程|续建|20,961.02|
|黄家湖污水处理厂三期扩建工程|新建|56,000.00|
|宗关水厂6号净水系统改造工程|新建|12,394.00|
||/|658,602.44|

上述第 1至 6项工程项目已在公司 2017年度固定资产投资计划中予以披露说明，
并经公司第七届董事会第八次会议审议通过（详见 2017年 2月 22日公司相关公告），
其项目总投资金额均已获得发改委批复，2018年公司将继续按照固定资产投资计划组织
实施；上述第 7至 8项工程项目为 2018年度新增固定资产投资项目，由于目前尚在进行项目前期工作，其项目投资金额系参照同等规模其他工程项目进行预估，最终总投资金额以发改委批复文件为准。
本次2018年度固定资产投资计划已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2018年3月 6日召开的公司2017年年度股东大会审议（详见2018年2月14日公司相关公告）。
上述项目不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、固定资产投资项目基本情况
（一）北湖污水处理厂新建工程
1、项目投资额：该项目总投资约 45.52亿元，累计实际投入金额 6亿元，2018年计划完成投资额17亿元。
2、项目主要建设内容：工程拟将沙湖、二郎庙、落步嘴和北湖（待建）四个污水处理厂进行功能整合，在北湖集中新建一座污水处理厂。主要建设内容包括新建污水厂工程、深隧泵站及其他配套工程、污泥处理工程、污水厂尾水出江工程。总控制规模 150万立方米/日，近期建设 80万立方米/日，尾水排放达到《城镇污水厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准。北湖污水处理厂工程推荐采用 40万立方米/日(A2/O+深度处理)+40万立方米/日(MBR)组合工艺，出水采用液氯的消毒方式，部分处理后的尾水作为再生水经专用管道送至化工区及相关区域，尾水泵站位于八吉府路江边，与厂区分建，尾水经专用的排放管道排入长江。
3、项目建设期：2017年至2019年6月基本完工。
4、项目进度：已完成场平、桩基及尾水、设备采购及安装、土建等招标工作；正在进行生物池、消毒池、二沉池、高效澄清池以及膜池设备间施工。
5、项目对上市公司的影响：北湖污水处理厂建成后，污水处理设计规模将达到 80万立方米/日，较目前沙湖、二郎庙、落步嘴等三厂设计处理规模合计增加了29万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 10440万立方米，按照目前《特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 2.01亿元，项目的建成有利于扩大了公司污水处理主营业务经营规模及市场份额，提升污水处理生产经营规模效益，提高污水处理业务盈利能力。
（二）北湖污水处理厂配套污泥项目
年计划完成投资额10000万元。
2、项目主要建设内容：北湖污水处理厂新建配套污泥处理项目，日处理污泥 480吨（含水率80%），该项目采用深度脱水+协同焚烧工艺，可实现污泥的资源化利用。
3、项目建设期：与北湖污水厂项目同步建设
4、项目进度：已完成施工图设计。
5、项目对上市公司的影响：对北湖污水处理厂产生的剩余污泥进行妥善的处理处置，提高污泥处理处置系统的安全性和运行稳定性，使其满足国家有关环保政策法规要求，避免环境污染风险，有利于公司依法合规经营，保护武汉市城市环境。
（三）南太子湖污水处理厂扩建工程（四期）
1、项目投资额：该项目总投资约 5.33亿元，累计实际投入金额 1.47亿元，2018年计划完成投资额2亿元。
2、项目主要建设内容：本次扩建 15万立方米/日规模污水处理厂。新增粗格栅间及进水泵房土建按照25万立方米/日设计，设备按照本次扩建15万立方米/日安装，其余新增的构筑物设计规模均为15万立方米/日。污水处理采用曝气生物滤池工艺。污水处理厂尾水水质达到《城镇污水厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
3、项目建设期：2017年2月至2018年6月基本完工。
4、项目进度：已完成桩基施工、基坑开挖；已完成鼓风机房、配电间主体结构、细格栅间、曝气沉砂池及超细格栅间主体结构施工，正在进行墙体砌筑、抹灰，屋面防水施工；正在进行硝化及反硝化滤池、超高速沉淀池、接触消毒池、高效澄清池施工；
正在进行细格栅间、曝气沉砂池及超细格栅间设备安装，滤板预制。
5、项目对上市公司的影响：该厂完工投运后，处理规模增加 15万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 5400万立方米，按照目前《特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 1.07亿元；该厂提标完成后，尾水水质由一级 B提升为一级 A标准，使公司的污水处理水质达到国家相关排放要求。
（四）南太子湖污水处理厂尾水工程
1、项目投资额：该项目总投资约6667.93万元，累计实际投入金额969万元，2018年计划完成投资额3000万元。
2、项目主要建设内容：配合南太子湖污水处理厂15万立方米/日规模扩建工程（三期工程），扩建污水处理厂尾水压力排江管2根，设计规模35万立方米/日；新建尾水自流排放管1根，设计规模55万立方米/日。
4、项目进度：完成D2600自流管道1225米，占总量98%；完成DN1400铸铁管已安装185米，完成百分比43.5%；完成DN1420*12双排钢管164米，完成百分比73.1%。
5、项目对上市公司的影响：通过完善污水处理厂尾水排放设施，满足未来污水处理厂扩建需要，降低生产能耗，有效控制污水处理成本，满足国家相关排放要求。
（五）汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期）
1、项目投资额：该项目总投资约 32002.79万元，累计实际投入金额 292万元，2018年计划完成投资额16000万元。
2、项目主要建设内容：汤逊湖污水处理厂改扩建工程（三期）改建按10万立方米/天建设规模建设，主要增加尾水泵房及设备，扩建按土建 10万立方米/天规模建设，设备主要按近期 5万立方米/天规模安装，预留远期 10万立方米/天规模。工程同步建设厂区门房、电气、仪表自控等配套设施。包括本工程的土建施工、设备采购和安装。
4、项目进度：
3、项目建设期：18个月
4、项目进度：施工单位已进场，正在进行大临搭设。
5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完成后，处理规模增加 10万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 3600万立方米，按照目前《特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 0.72亿元；该厂提标完成后，尾水水质由一级 B提升为一级 A标准，使公司的污水处理水质达到国家相关排放要求。
（六）白鹤嘴水厂改造工程
1、项目投资额：该项目总投资约 2.10亿元，累计实际投入金额 5546万元，2018年计划完成投资额8000万元。
2、项目主要建设内容：实施白鹤嘴现状 25万立方米/日工艺升级、改造。净化工艺流程选用预处理+常规处理+深度处理，并建设排泥水回用及处理设施
3、项目建设期：2017年1月至2018年12月基本完工
4、项目进度：急投加车间、浓缩池、仪表间、抽泥池、贮泥池、沉沙池等所有构筑物主体结构及粗装修，设备安装基本完成；正在进行管道安装、排泥水池池壁、臭氧接触池和提升泵房钢筋施工。
5、项目对上市公司的影响：提高白鹤嘴水厂应对汉江原水水质突发性污染、微污染的能力，确保该水厂高效、安全运行，提高汉口地区供水安全，提高居民生活质量。
（七）黄家湖污水处理厂三期扩建工程
2、项目主要建设内容：黄家湖污水处理厂新增 20万吨/日污水处理能力；满足周边污水处理需求。
3、项目建设期：约2020年底投产
4、项目进度：规划方案咨询阶段
5、项目对上市公司的影响：该扩建工程完成后，处理规模将增加 20万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 7200万立方米，按照目前《特许经营协议》的规定，每年最高可增加营业收入约 1.43亿元。项目的建成有利于扩大了公司污水处理主营业务经营规模及市场份额，提升污水处理生产经营规模效益，提高污水处理业务盈利能力。
（八）宗关水厂6号净水系统改造工程
1、项目投资额：该项目总投资约约1.24亿元，2018年计划完成投资额8000万元。
2、项目主要建设内容：宗关水厂6号净化系统（16万立方米/日）改造
3、项目建设期：2018年-2019年
4、项目进度：项目申请报告编制阶段
5、项目对上市公司的影响：宗关原 6号净化系统使用年限较长，存在池体陈旧、设备老化故障多等问题，其生产规模、净化能力已无法满足自来水生产需要。通过实施该项目，提高公司自来水生产业务的稳定性、高效性及安全性，确保公司自来水生产能力及供水水质能够满足社会用水需求，保障公司自来水业务的稳健经营和发展。
三、对外投资对上市公司的影响
通过实施以上固定资产投资项目，能够显著提高公司生产经营规模，强化规模经营效应及区域竞争优势，巩固公司在武汉市水务行业的市场地位。上述各项污水处理工程项目完成后，污水处理设计规模合计将增加74万立方米/日，年污水处理量最大可增加约 26640万立方米，每年最高可增加营业收入约 5.30亿元，公司污水处理主营业务经营规模及市场份额大幅提升，生产经营效益及盈利能力明显增强；同时通过对污水处理厂尾水排放设施和污泥处理处置系统的完善，更好的满足国家环保政策要求。北湖污水处理厂配套污泥项目建成后，将对该厂产生的剩余污泥进行妥善的处理处置，使其满足国家有关环保政策法规要求，避免环境污染风险，有利于公司依法合规经营，保护武汉市城市环境，有效规避环保风险。宗关、白鹤嘴两水厂改造工程完工后，将提高公司自来水业务的高效性、安全性，有利于公司自来水生产的稳定达标，为两水厂实现安全、优质供水提供了基础条件，有效地保障了公司自来水业务的稳健经营和发展。
四、固定资产投资项目的风险分析
上述工程项目存在不能如期完工的风险。针对此风险，公司将制定严密的进度总控制计划，合理安排工期，通过组织、管理、经济、技术等措施对各项目进度进行全程控制，同时通过规范合理的招投标，选择实力强、经营好的专业工程建设单位，并利用合同条款控制工期风险，监督施工单位进度计划的执行，从而有效确保该建设项目的如期完成。
同时由于工期较长及建材人工价格上涨等原因，上述项目存在投资额超概算风险。
对此，公司将充分发挥在水务项目建设方面的管理优势及积累的丰富经验，在保证项目工程质量的前提下，严格控制设计、招标、施工等各个环节的成本费用，加强项目跟踪审计工作，力争建设资金控制在批复的投资概算范围内。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会2018年2月14日