证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019-034
浙江大立科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
2014年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 29,333,333股（每股面值 1元），发行价为每股人民币 15.00元，共计募集资金 44,000.00万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00万元后的募集资金为 42,700.00万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014年 3月 14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51号）。
本公司以前年度已使用募集资金 28,017.24万元，用于暂时补充流动资金 12,000.00万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,971.08万元；2019年 1-6月实际使用募集资金 4,332.93万元，用于暂时补充流动资金 12,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为70.57万元；累计已使用募集资金32,350.17万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,041.65万元。
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为人民币 1,184.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理制度已经 2008年 2月 29日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2014年 3月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户，账号为389666042366，在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户，账号为571905076510104，用于 2014年非公开发行股票募集资金的存放。
（二）募集资金专户存储情况
非公开发行股票
截至2019年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|389666042366|731.72|
|571905076510104|453.16|
||1,184.88|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币4,332.93万元，非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经 2018年 8月公司五届四次董事会决议，将不超过 12,000.00万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年8月5日，公司已全部归还上述资金并存入公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2019年 8月 7日在《证券时报》和巨潮网上披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号2019-030）。
（三）募集资金投资项目未达到计划进度原因说明
1.非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额 10,789.00万元，截至 2019年 6月 30日实际投入金额为 8,196.43万元，完成项目投资总额的75.97%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设受建设环境变化和规划调整等情况的影响等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。
2019年 8月 8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目完成时间延期至2020年6月30日。
2.红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00万元，截至 2019年 6月30日实际投入金额为15,153.74万元，完成项目投资总额的62.59%。由于该募集资金投资项目所需的新厂房建设受建设环境变化和规划调整等情况的影响等问题导致进度较计划延迟，截止目前该项目尚未达到计划进度。
2019年 8月 8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，董事会同意将红外热像仪建设项目完成时间延期至 2020年6月30日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
浙江大立科技股份有限公司二〇一九年八月十日
附件1
募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）
2019年1-6月
编制单位：浙江大立科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||42,493.40||本年度1-6月投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||无|||||||
|||无|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|10,789.00|10,789.00|3,069.12|8,196.43|75.97|2020-6-30|尚未产生效益|不适用|
|否|24,211.00|24,211.00|1,263.81|15,153.74|62.59|2020-6-30|尚未产生效益|不适用|
|否|9,000.00|9,000.00|0.00|9,000.00|100.00|不适用|不适用|不适用|
||44,000.00|44,000.00|4,332.93|32,350.17|-|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三（三）之述
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三（二）之所述
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放请情况详见本专项报告二（二）尚未使用的募集资金用途及去向
之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告五之所述