浙江方正电机股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监〔2013〕851号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,356.37万股，发行价为每股人民币10.13元，共计募集资金34,000.00万元，坐扣承销和保荐费用850.00万元后的募集资金为33,150.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2013年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用107.53万元后，公司本次募集资金净额为33,042.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕225号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金34,613.63万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 121.44万元，以前年度收到的理财产品收益为 1,461.00万元；2018年度实际使用募集资金10.44万元；累计已使用募集资金34,624.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 121.44万元，累计收到的理财产品收益为 1,461.00万元。
“年产 10万台纯电动汽车驱动系统项目”募集资金已于2017年使用完毕，公司将该项目结余资金0.83万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）结转至自有资金户。
“年产1万台新能源商用车驱动电机项目”募集资金已于2018年使用完毕，公司将该项目结余资金0.01万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）结转至自有资金户。
截至2018年12月31日，公司募集资金已使用完毕，并将募集资金专户予以销户。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江方正电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2013年8月15日分别与中国银行丽水市分行、中信银行丽水分行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
本期募集资金已使用完毕，公司于2018年9月将募集资金账户余额127.89元补充流动资金，并完成募集资金账户注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
浙江方正电机股份有限公司二〇一九年四月二十五日
附件1
募集资金使用情况对照表
2018年度
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||33,042.47||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|||5,650.62|||||||
|||17.10%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|20,740.00|20,740.00||21,803.59|105.13|2013年12月|-1,143.77|否|
|是|7,490.00|2,292.48||2,292.48|100.00|2014年8月|-55.07|否|
|是||5,650.62|10.44|5,715.53|101.15|2016年12月|-93.68|否|
|否|4,812.47|4,812.47||4,812.47|100.00||||
||33,042.47|33,495.57|10.44|34,624.07|||||
||33,042.47|33,495.57|10.44|34,624.07|||||

（1）“年产10万台纯电动汽车驱动系统项目”未达到预计效益的原因
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 年产10万台纯电动汽车驱动系统项目未达到预计效益，主要原因系募集资金到账时间晚于原募投计划，公司结合行业发展趋势调整了市场开拓策略，优化了生产工艺，导致项目完工时间延后，此外在新能源汽车产业政策波动的
背景下，新能源物流车增速放缓，下游客户对于驱动系统的研发、认证周期加长，故项目未达到预计效益。
（2）“年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目”未达到计划进度及预计效益的原因年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目未达到计划进度，主要原因系近年缝制行业规模缩减生产节奏持续放缓，下游需求持续降低，行业竞争加剧，产品价格下降，公司根据行业情况调整了募集资金投向，缩减了该项目的投资规模，导致项目未达到预计效益。
（3）“年产1万台新能源商用车驱动电机项目”未达到预计效益的原因
年产1万台新能源商用车驱动电机项目未达到预计效益，主要原因系该项目处于产业化的初期，同时新能源汽车产业政策波动导致下游新能源商用车市场环境发生变化，新能源商用车增速放缓且客户认证周期加长，故项目未达到预计效益。
随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化，缝制机械行业整体生产规模缩减，生产节奏持续放缓，行业发展面临瓶颈，且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响，服装行业需求低迷，加剧了缝制行业的竞争。经公司第五届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会批准，因项目的市场环境发生了较大变化，为了有效项目可行性发生重大变化的情况说明
控制项目运营的风险，实现产品转型升级，保证募集资金的有效使用，公司决定终止实施原计划中“年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目”，并且将募集资金5,650.62万元，投入“年产1万台新能源商用车驱动电机项目”。本次募集资金投资项目变更符合公司整体战略发展规划，仍然是用于公司主营业务。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截至 2013年 8月 10日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,544.48万元，募集资金投资项目先期投入及置换情况 主要为机器设备及相关费用支出。2013年 8月 21日经第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十次会议批准，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,544.48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金项目已投入完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向 公司募集资金已使用完毕，并将募集资金专户予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2018年度
编制单位：浙江方正电机股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|年产 6,000 台伺服控制特种缝制机械项目|5,650.62|10.44|5,715.53|101.15|2016 年 12 月|-93.68|否|
||5,650.62|10.44|5,715.53|||||

随着国内外市场需求下降、行业竞争多元化，缝制机械行业整体生产规模缩减，生产节奏持续放缓，行业发展面临瓶颈，且受全球经济增速放缓、国内制造业成本升高等因素影响，服装行业需求低迷，加剧了缝制行业的竞争。经公司第五届董事会第十六次会议和2016年第一次临时股东大会批准，因项目的市场环境发生了较大变化，为了有效控制项目运营的风险，实现产品转型升级，变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
保证募集资金的有效使用，公司决定终止实施原计划中“年产6,000台伺服控制特种缝制机械项目”，并将募集资金5,650.62万元，投入“年产1万台新能源商用车驱动电机项目”。本次募集资金投资项目变更符合公司整体战略发展规划，仍然是用于公司主营业务。相关决议公告于2016年1月23日和2016年2月17日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上。
年产1万台新能源商用车驱动电机项目未达到预计效益，主要原因系该项目处于产业化的初期，同时新能源汽车产业政策波动未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
导致下游新能源商用车市场环境发生变化，新能源商用车增速放缓且客户认证周期加长，故项目未达到预计效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无