证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-024丽珠医药集团股份有限公司关于
非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开了公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》，现将有关详情公告如下：
一、公司非公开发行及募集资金投资项目基本情况
丽珠集团非公开发行 A股股票项目已经中国证券监督管理委员会核准并发行完毕。本次非公开发行募集资金总额为 1,457,819,970.30元，扣除发行费用共计37,519,603.53元，募集资金净额为1,420,300,366.77元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]第40033019号《验资报告》。
2017年 9月 19日，公司 2017年第一次临时股东大会审议及批准了《关于变更非公开发行A股募集资金投资项目的议案》，变更完成后非公开发行募集资金将按项目优先顺序依次投入以下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|投资项目名称|募集资金拟投入金额（元）|
|1|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目|450,000,000.00|
|2|补充流动资金及偿还银行贷款|362,480,366.77|
|3|丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）|143,289,400.00|
|4|丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目|53,117,300.00|
|5|长效微球技术研发平台建设项目|411,413,300.00|
||其中：丽珠集团丽珠制药厂微球车间建设项目|163,933,300.00|
|合计||1,420,300,366.77|

二、募集资金投资项目资金使用计划调整的情况
1、“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”资金使用计划调
整
本项目实施主体为丽珠集团及子公司丽珠制药厂，主要投资于艾普拉唑系列产品深度开发及产业化升级，具体为艾普拉唑片、注射用艾普拉唑钠、艾普拉唑光学异构体制剂、艾普拉唑复方制剂四个方面，总投资规模45,000.00万元。
各项投资资金使用计划如下表：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|深度开发|||||产业化升级（建设及设备）|
||研发设备|临床前研究|临床研究|产业化开发及技改|上市后临床研究||
|艾普拉唑片|3,000|-|300|600|6,800|4,100|
|注射用艾普拉唑钠||-|2,500|500|6,800|4,900|
|艾普拉唑光学异构体制剂||650|3,300|400|3,400|-|
|艾普拉唑复方制剂||650|3,300|400|3,400|-|
|合计|3,000|1,300|9,400|1,900|20,400|9,000|

注：产业化升级的投资建设周期为3年。
截至2017年12月31日，“艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目”已累计投入的金额为人民币4,112.58万元。
因集中评审、临床核查等药证法规新政影响，注射用艾普拉唑钠和艾普拉唑片新适应症的获批进度未达预期，该募投项目的产业化升级需分期并推迟实施，公司对该募投项目资金使用计划进行调整，调整后募集资金投资项目资金使用计划详情如下（按年度划分）：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|研发设备|临床前研究|临床研究|产业化开发及技改|上市后临床研究|产业化升级|合计|
|2018年|700.00|800.00|320.00|-|900.00|1,300.00|4,020.00|
|2019年|700.00|800.00|840.00|-|1,800.00|750.00|4,890.00|
|2020年|700.00|500.00|1,100.00|100.00|1,800.00|500.00|4,700.00|
|2021年|500.00|200.00|1,640.00|300.00|2,000.00|750.00|5,390.00|
|2022年|500.00|-|2,980.00|500.00|2,000.00|1,300.00|7,280.00|
|2023年|400.00|-|4,180.00|-|1,500.00|700.00|6,780.00|
|2024年|300.00|-|3,480.00|-|-|750.00|4,530.00|
|2025年|300.00|-|1,280.00|200.00|1,000.00|517.00|3,297.00|
|合计|4,100.00|2,300.00|15,820.00|1,100.00|11,000.00|6,567.00|40,887.00|

注：产业化升级需分期逐步实施，全部投资完成约为7年。
划调整
本项目实施主体为丽珠集团新北江制药股份有限公司，项目主要建设内容：办公综合大楼、研发中心、动力车间、危险品库、罐区及泵区、门卫室、污水处理站（新建水池、设备区、污泥脱水区、危废用房、辅助用房）、发酵车间一、发酵车间二、发酵车间三、提炼车间一、提炼车间二、合成车间一、合成车间二、合成车间三、合成车间四、合成车间五、综合仓库等。
本项目建设期为2.5年，投资总规模为14,328.94万元。建设投资详情如下：
||||
|-|-|-|
|序号|费用名称|总投资额（万元）|
|1|工程费用|1,936.66|
|2|固定资产其他费用|11,392.28|
|2.1|研发中心建设费用|2,636.30|
|2.2|设备购置投入|5,056.98|
|2.3|厂房及基础设施投入|3,699.00|
|3|铺底资金|1,000.00|
|合计||14,328.94|

截至 2017年 12月 31日，因受环评的进度影响，搬迁扩建项目尚未正式开展。公司对该募投项目资金使用计划进行调整，调整后募集资金投资项目的资金使用计划详情如下（按年度划分）：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|工程费用|固定资产其他费用|铺底资金|合计金额|
|2018年|992.54|3,688.30|1,000.00|5,680.84|
|2019年|337.04|5,396.38|-|5,733.42|
|2020年|607.08|2,307.60|-|2,914.68|
|合计|1,936.66|11,392.28|1,000.00|14,328.94|

三、本次调整对募资集资金投资项目的影响
本次调整是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况提出的，仅对相关募投项目后续各年度资金使用计划进行调整，不存在改变募集资金投向的情形。
四、相关审议程序及专项意见
1、董事会决议
公司于2018年3月23日召开了公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》，同意公司对上述非公开发行募集资金投资项目资金使用计划进行调整。
2、独立董事意见
公司独立董事对本次非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整事项发表了同意的独立意见，详情如下：本次公司对非公开发行募集资金投资项目资金使用计划进行调整，符合募资金投资项目的实际发展需要，不存在改变募集资金投向的情形。因此，我们同意本次募集资金投资项目资金使用计划的调整，并提交公司股东大会审议。
3、监事会决议
公司于2018年3月23日召开了公司第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》，同意公司对上述非公开发行募集资金投资项目资金使用计划进行调整。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：丽珠集团本次调整部分募集资金投资项目具体投资计划的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批和决策程序，该议案尚需提交股东大会审议批准；本次调整部分募集资金投资项目具体投资计划是公司根据外部市场环境、内部业务发展需要以及项目具体实施情况作出的决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议事项的独立意见；
3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第八次会议决议；
4、民生证券股份有限公司关于丽珠医药集团股份有限公司调整部分募集资金投资项目具体投资计划的核查意见。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年3月24日