深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1415号文《关于核准深圳瑞和建筑装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）20,000,000股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币30元。
本次发行募集资金总额600,000,000.00元，太平洋证券股份有限公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 29,000,000.00元后，余额 571,000,000.00元于 2011年 9月23日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：
序号 账户号 开户行 存入金额（元） 1 745857963265 中国银行中银花园支行 571,000,000.00合计 571,000,000.00另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,491,434.95元后，本公司本次募集资金净额为人民币561,508,565.05元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2011]01020281”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况
截至 2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金期初净额 155,602,672.37加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00减：闲置募集资金暂时补充流动资金 55,000,000.00减：本年度直接投入募投项目 51,385,293.39
项目 金额
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 995,368.04加：投资理财产品收益 2,715,551.49减：永久补充流动资金 34,500,000.00募集资金期末余额 68,428,298.51二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于 2010年 5月制订了《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》。
根据《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2011年 10月 12日分别与太平洋证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳福田支行、北京银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行、华夏银行股份有限公司深圳天安支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
2011年 12月，本公司使用募集资金对全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“瑞和产业园”）增资3,000万元，实行专户存储；并与瑞和产业园、太平洋证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)中国银行中银花园支行 745857963265 协议账户 3,015,355.46中国银行中银花园支行 766658051216 协议账户 302,574.90瑞和股份瑞和产业园项目募集资金账户余额小计 3,317,930.36北京银行深圳分行 00392518000120103007958 协议账户 50,051,531.57瑞和股份设计研发中心募集资金账户余额小计 50,051,531.57华夏银行天安支行 4555200001801500001558 协议账户 200.12瑞和股份企业信息化募集资金账户余额小计 200.12
开户银行 银行帐号 账户类别 存储余额(元)华夏银行天安支行 10861000000083401 协议账户 8,169.06瑞和股份超募资金账户余额小计 8,169.06农业银行华侨城支行 41002900040019563 协议账户 13,506.00瑞和股份超募资金账户余额小计 13,506.00平安银行科技大厦支行 11006889154705 理财专户 2,182.63农业银行白石洲支行 41003000040013721 理财专户 15,025,516.46招商银行深纺大厦支行 128903131710804 理财专户 5,042.02招商银行水榭花都支行 128903131710909 理财专户 4,220.29瑞和股份理财专户余额小计 15,036,961.40募集资金余额合计 68,428,298.51三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2015年 12月 31日，公司实际使用募集资金投入募投项目 17,337.90万元。其中2015年发生额为5,138.53万元，具体包括：使用募集资金1,680.70万元投入汕尾瑞和产业园建设项目，使用募集资金1,430.42万元投入企业信息化建设项目，使用募集资金2,027.41万元投入设计研发中心建设项目。归还上期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元，本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,500.00万元,本期使用超募资金永久补充流动资金3,450.00万元。
募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
瑞和建筑装饰材料综合加工项目调整情况
瑞和建筑装饰材料综合加工项目在全资子公司汕尾瑞和产业园发展有限公司（以下简称“产业园”）内建设。由于产业园建设用地自北向南有一条路从园区穿过（此路为邻近工厂出入必经之路），为了园区整体规划，公司与政府相关部门按照新的市政规划协调处理迁移道路一事。产业园项目现分为两期建设，一期为木制品厂房与宿舍等，二期为标准厂房与专家楼、办公楼等。一期项目木制品工厂与宿舍楼于 2015年6月验收合格，满足基本使用要求，目前正处于招商阶段。。二期项目标准厂房与专家楼与办公楼等正在按计划施工，目前（2016年2月份）专家楼主体四层梁板砼浇筑完成；厂房 B已于 2015年 12月 8日完成主体封顶；厂房 A及二期三栋标准厂房正在进行桩基础施工。二期三栋标准厂房、配套厂房A、配套厂房 B及专家楼（含办公大楼、研发中心）预计将于2016年12月建成试运行。原招股说明书承诺完成时间指的是整体全部运营投产时间，实际情况是分为两期建设、分为两批投产运营，上述原因使得该项目整体投资进度有所放缓。
基于同样的原因，该项目工程建设计划发生调整，导致项目进度计划相应有所调整，但项目投资明细自2012年6月调整后未变。
现将具体项目进度调整情况列表如下：
项目进度调整表
招股书计划完成 调整后预计完成序号 计划内容
时间 时间
1 前期准备工作 2011年10月 已完成
2 工程设计、场地工程、招投标 2011年11月 已完成
3 厂房土建工程施工、安装，公用工程施工、安装 2012年5月 2016年08月 4 设备购置、安装调试 2012年7月 2016年10月 5 人员招聘、培训，组建生产线、项目验收 2012年8月 2016年11月 6 设备试运转、试产 2012年9月 2016年12月本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
瑞和建筑装饰材料综合加工项目的建设延期，预计产生效益较原计划会有所延迟。本次调整对于公司生产经营的总体影响不大。公司募投项目的投资总额不变，对公司生产经营基本不构成影响。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日