一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况北京北陆药业股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1009号文核准，于 2009年 10月 13日在深圳证券交易所采用向公司原股东优先配售和网上、网下定价发行的方式，向社会公开发行普通股（A股）股票 1,700万股，发行价为每股 17.86元，扣除发行费用 3,172.89万元后，募集资金净额为 27,189.11万元。
上述募集资金已由瑞银证券有限责任公司于 2009年 10月 16日汇入本公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的 01090879400120109071596号账户。
上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并由其出具京都天华验字（2009）第 073号验资报告验证。
截至 2014年 6月 30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|北京银行中关村科技园区支行|01090879400120109071596|活期|5,105,534.07|
|北京银行中关村科技园区支行|01090879400120501092452|定期|54,891,868.12|
|北京银行中关村科技园区支行|01090879400120201081253|定期|25,000,000.00|
|合 计|||84,997,402.19|

二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况
见附件1。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异 85.93万元，为尚需后续投入的营销网络建设费用和新建注射剂车间设备尾款。
九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目实际投资金额较承诺投资金额差异 3,219.57万元，为尚需后续投入的营销网络建设费用和九味镇心颗粒生产线扩建改造项目固定资产支出。
改建研发中心与新产品开发项目实际投资金额较承诺投资金额差异 423.45万元，为尚需后续投入的新产品开发支出和改建研发中心固定资产支出。
2014年 4月 2日，经第五届董事会第七次会议审议，并由 2014年 4月 25日2013年度股东大会审批通过，将本公司未安排使用计划的超募资金 2,535.47万元永久补充公司流动资金。截至 2014年 6月 30日，本公司尚未将上述款项转出，造成永久补充流动资金实际投资金额较承诺投资金额差异 2,535.47万元。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
1、对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目调整为新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目
经 2010年 8月 3日公司第三届董事会 2010年第五次会议决议和 2010年 8月 31日召开的 2010年第二次临时股东大会决议，项目原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地 10,000平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间 1个，均为单层框架结构，其中注射剂车间 3,000平方米，动力车间 200平方米。由于提高标准，投资金额
比原募投计划资金 4,413万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、
检测仪器等投资总体增加约 5,385万元。项目共计投入 9,798万元，其中，使用募投项目资金 4,413万元，使用因调整研发中心建设而结余的资金 1,080万元，使用超募资金 4,305万元。
2、新建研发中心与新产品开发项目调整为改建研发中心与新产品开发项目
由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂产间投产后则可以改造用于研发中心的使用，而不用再新建。研发中心相对投资将低于原计划 1,080万元，占前次募集资金总额的 3.97%。上述事项经 2010年 8月 3日本公司第三届董事会 2010年第五次会议审议通过。本公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010年 8月 31日，本公司 2010年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。
3、阿戈美拉汀及其片剂项目因可行性发生重大变化而终止
阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药， 2009年在欧洲获得上市许可，为丰富本公司精神神经领域的产品，本公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限公司（下称“南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作，经与南京华威友好洽谈，双方签署协议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，本公司独家买断南京华威对该项目的临床前研究技术，之后由本公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、生产文号和上市许可等开发工作。上述事项经 2010年 8月 3日本公司第三届董事会 2010年第五次会议审议通过，在通过的《关于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金 990万元开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。本公司监事会、独立董事、保荐机构
分别发表了同意意见，2010年 8月 31日，本公司 2010年第二次临时股东大
会审议批准了此项议案。
2011年 5月，本公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化，本公司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。本公司研发中心项目组在接到退审通知书后，对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少多耗费三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式生产批件过程中的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。
经慎重考虑，本公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011年 8月 5日，公司 2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。终止时该项目累计已投入 77.64万元，尚未使用的资金 912.36万元占前次募集资金总额的 3.36%。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、临时闲置募集资金情况
不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2014年 6月 30日，本公司前次募集资金净额 27,189.11万元，实际使用募集资金 20,924.69万元，尚未使用募集资金 6,264.42万元（不包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 2,235.32万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 23.04%。
剩余资金仍按各募投项目承诺投资金额用于各募投项目。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件2。
2、前次募集资金投资项目实际效益的计算
本公司前次募集资金投资项目实际效益指项目实现的利润总额。其计算公式为：当期全部产能实现的毛利-当期原生产线按行业增长率计算产能实现的毛利-当期费用分摊金额。
承诺效益计算公式为：当期全部产能实现的毛利-当期原生产线按估计的自然增长率计算产能实现的毛利-当期费用分摊金额。
两者的计算口径、计算方法基本一致，因行业增长率为统计数据，比估计的自然增长率更准确，因此本报告选用行业增长率。
3、前次募集资金投资项目无法单独核算效益原因
改建研发中心与新产品开发项目和永久补充流动资金项目分别用于提升公司科研实力和增加公司流动资金支持，该等项目的效益无法单独核算。
阿戈美拉汀及其片剂项目因可行性发生重大变化而终止，该项目的效益已无法核算。
4、募集资金投资项目累计实际效益未达到承诺效益80%以上原因
前次募集资金中不存在实际效益未达到承诺效益80%以上的情况。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
1、募集资金投资项目实际累计投资金额与定期报告和其他信息披露的有
关内容比较（单位万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|投资项目|投入时间|募集资金报告|本报告|差异|
|新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目|2009年|38.68|38.68|—|
||2010年|1,103.17|1,103.17|—|
||2011年|2,133.48|2,133.48|—|
||2012年|5,129.13|5,129.13|—|
||2013年|-75.14|-75.14|—|
||2014年1-6月|1,382.75|1,382.75|—|
||小计|9,712.07|9,712.07|—|
|九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目|2009年|10.96|10.96|—|
||2010年|711.17|711.17|—|
||2011年|744.76|744.76|—|
||2012年|1,274.97|1,274.97|—|
||2013年|2,645.30|2,645.30|—|
||2014年1-6月|2,275.27|2,275.27|—|
||小计|7,662.43|7,662.43|—|
|改建研发中心与新产品开发项目|2009年|13.60|13.60|—|
||2010年|374.72|374.72|—|
||2011年|321.50|321.50|—|
||2012年|187.15|187.15|—|
||2013年|291.70|291.70|—|
||2014年1-6月|283.88|283.88|—|
||小计|1,472.55|1,472.55|—|
|阿戈美拉汀及其片剂项目|2010年|27.16|27.16|—|
||2011年|50.48|50.48|—|
||小计|77.64|77.64|—|
|永久补充流动资金|2010年|2,000.00|2,000.00|—|
||小计|2,000.00|2,000.00|—|
|合计||20,924.69|20,924.69|—|

说明： 2010年度，本公司募集资金投入募投项目 4,216.22万元，其中，
直接投入募投项目金额 3,795.47万元，置换自筹资金预先投入募投项目金额 273.33万元，转出 2009年度从非募集资金专户中直接支付金额 147.42万元。
2、募集资金投资项目实际效益与定期报告和其他信息披露的有关内容比较（单位万元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年度||2013年度||2014年1-6月||
||募集资金报告及年度报告|本报告|募集资金报告及年度报告|本报告|募集资金报告及年度报告|本报告|
|新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目|5,577.75|2,215.61|5,002.09|2,160.93|1,626.36|2,454.12|
|九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目|-130.47|-225.67|85.54|-212.78|-323.25|-518.80|
|改建研发中心与新产品开发项目|—|—|—|—|—|—|
|阿戈美拉汀及其片剂项目|—|—|—|—|—|—|
|永久补充流动资金|—|—|—|—|—|—|

说明：
①本报告中，新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 2012年度、2013年 1-8月的实际效益由新的营销网络建设实现，金额分别为 2,215.61万元、 223.57万元；2013年 9-12月、2014年 1-6月的实际效益由新车间投产及新的营销网络建设共同实现，金额分别为 1,937.36万元、2,454.12万元。
本报告中，九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 2012年度、 2013年度、2014年 1-6月的实际效益全部由新的营销网络建设实现。
②实际效益计算公式的修正
定期报告和其他信息披露的募集资金投资项目实际效益计算公式为：当期全部产能实现的毛利-当期原生产线按估计的自然增长率计算产能实现的毛利-当期费用（当期募集资金投入营销网络建设费用）
该公式中，当期费用只考虑了募集资金计直接投入营销网络建设的费用，
将其他费用全部计入旧生产线。为更谨慎的反映募投项目实际效益，本报告募
集资金投资项目实际效益计算公式修正为：
当期全部产能实现的毛利-当期原生产线按行业实际增长率计算产能实现的毛利-当期费用分摊金额
当期费用分摊金额为：募集资金投入营销网络建设金额直接计入各募投项目；其他费用剔除与募投项目无关费用后，按营业收入比例进行分配。
③本报告计算的募集资金投资项目实际效益与定期报告和其他信息披露金额低，具体原因分析如下：
A、因原生产线产能估计的自然增长率较同期行业实际增长率低，使得原先计算出的募投项目实现的收入增加金额、毛利增加金额偏高，本报告将估计的自然增长率调整为实际行业增长率，使得募投项目产生的新的收入增加金额、新的毛利增加金额下降。
B、因计入分摊的其他费用，导致实际收益减少。
3、募集资金投资项目“是否达到预计效益”与定期报告和其他信息披露的有关内容比较
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2012年度||2013年度||2014年1-6月||
||募集资金报告及年度报告|本报告|募集资金报告及年度报告|本报告|募集资金报告及年度报告|本报告|
|新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目|否|不适用|否|是|否|是|
|九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目|否|不适用|否|不适用|否|不适用|
|改建研发中心与新产品开发项目|—|—|—|—|—|—|
|阿戈美拉汀及其片剂项目|—|—|—|—|—|—|
|永久补充流动资金|—|—|—|—|—|—|

说明：
①新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目由计划的 2011年末投产延
迟到 2013年 8月投产，九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目尚
未完工，使得项目可行性研究报告预计效益只能延期实现。但募集资金存放与使用情况鉴证报告将 2012年度、2013年度、2014年 1-6月的实际效益与项目可行性研究报告中达产后的 2012年度、2013年度、2014年度预计的效益进行对比，未考虑项目实施延期的影响，造成错期对比，从而使得 2012年度、2013年度、2014年 1-6月募集资金存放与使用情况鉴证报告对新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目“是否达到预计效益”一栏表述为“否”。
②新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 2012年度的实际效益和九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 2012年度、2013年度、2014年 1-6月的实际效益全部为新建项目未达产前由新的营销网络建设实现。因项目未达产，且原有承诺效益中无法区分出新的营销网络产生的收入，无法进行比较，故本报告在“是否达到预计效益”一栏表述为“不适用”。
③新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 2013年 8月投产。2013年 9-12月实现实际效益 1,937.36万元、2014年 1-6月实现实际效益 2,454.12万元，由于两期都处于该募投项目达产后的第一年内，项目可行性研究报告达产第一年（原 2012年）的预计效益为 4,660万元，两期实际收益按期限比例已达到预计效益，累计实现的实际效益按期限比例也已达到第一年的预计效益。
本报告在 2013年度、2014年 1-6月“是否达到预计效益”一栏表述为“是”。
④新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目、九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目延期实施，主要原因是国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP）标准下达时间较晚。
附表：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京北陆药业股份有限公司董事会 2014年 9月 22日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额： 27,189.11||||||已累计使用募集资金总额： 20,924.69|||||
|变更用途的募集资金总额： 1,992.36变更用途的募集资金总额比例： 7.33%||||||各年度使用募集资金总额：|||||
|||||||2009年： 63.24 2012年： 6,591.252010年： 4,216.22 2013年： 2,861.862011年： 3,250.22 2014年1-6月： 3,941.90|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|对比剂生产线技术改造与营销网络建设项目|新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目|4,413.00|9,798.00|9,712.07|4,413.00|9,798.00|9,712.07|-85.93|2013-8-31|
|2|九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目|九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目|5,000.00|10,882.00|7,662.43|5,000.00|10,882.00|7,662.43|-3,219.57|70.41%|
|3|新建研发中心与新产品开发项目|改建研发中心与新产品开发项目|2,976.00|1,896.00|1,472.55|2,976.00|1,896.00|1,472.55|-423.45|77.67%|
|4|阿戈美拉汀及其片剂项目|阿戈美拉汀及其片剂项目|-|77.64|77.64|-|77.64|77.64|-|不适用|
|5|永久补充流动资金|永久补充流动资金|-|4,535.47|2,000.00|-|4,535.47|2,000.00|-2,535.47|不适用|
|合计|||12,389.00|27,189.11|20,924.69|12,389.00|27,189.11|20,924.69|-6,264.42|-|

说明：
（1）募集资金总额中，不包括募集资金专户存款利息（扣除银行手续费）2,235.32万元。
（2）实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。
（3）阿戈美拉汀项目原计划使用资金 990万元，后因可行性发生了重大变化，公司于2011年8月5日2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，终止时该项目累计已投入77.64万元。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：万元
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||||截止日投资项目累计产能利用率||||最近三期实际效益||||||截止日||是否达到预计效益||
||||||||承诺效益/年|||||||||||
||序号||项目名称||||||2012年度||2013年度||2014年1-6月||累计实现效益|||
|||新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目||36.79%||注2||2,215.61||2,160.93||2,454.12||8,003.79||||
||1||||||||||||||||是 注4|
||||营销网络建设项目|||||||||||||||
||||九味镇心颗粒生产线扩建|不适用 注1||注3||||||||-1,942.64||||
||2||||||||-225.67||-212.78||-518.80||||不适用 注5|
||||改造与营销网络建设项目|||||||||||||||
||||改建研发中心与新产品开|||||||||||||||
||3||||不适用||不适用||-||-||-||-||不适用|
||||发项目|||||||||||||||
||4||阿戈美拉汀及其片剂项目||不适用||不适用||-||-||-||-||不适用|
||5||永久补充流动资金||不适用||不适用||-||-||-||-||不适用|
||合 计||||-||-||1,989.94||1,948.15||1,935.32||6,061.15||-|

注1：“九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目”扩建改造尚未完工，暂无法计算截止日投资项目累计产能利用率。
注2：根据“新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目”可行性研究报告，项目建成达产第一年实现利润总额4,660万元，第二年实现利润总额6,796万元，第三年实现利润总额8,878万元。
注3：根据第三方出具的“九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目”可行性研究报告，在未来十年内将累计实现利润总额约 45,593万元。年均利润总额约4,559.3万元。
注4：因“新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目”2013年8月投产。2012年由于未投产，实际效益全部由营销网络建设实现，无法用是否达到预计效益衡量。
项目投产后，2013年 9-12月实现实际效益 1,937.36万元、2014年 1-6月实现实际效益 2,454.12万元，由于两期都处于该募投项目达产后的第一年内，两期实际收益按期限比例已达到可行性研究报告达产第一年的预计效益，累计实现的实际效益按期限比例也已达到第一年的预计效益。
注5：因“九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目”尚未投产，各期实际效益全部由营销网络建设实现，无法用是否达到预计效益衡量。
注6：募集资金投资项目实际效益=当期全部产能实现的毛利-当期原生产线按行业实际增长率计算产能实现的毛利-当期费用分摊金额。
公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：