北方导航控制技术股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2014年 6月 30日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中兵光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2009]481号核准，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）于2009年7月22日非公开发行了 5,100.4964万股股票。本次发行募集资金总额82,883.0665万元，扣除发行费用 2,667.0665万元后，募集资金净额为 80,216万元。天健光华（北京）会计师事务所有限公司于2009年7月23日对此出具了天健光华[2009]综字第100021号验资报告。
截至报告期末，累计投入募集资金 61,244.40万元，其中 2014年上半年投入募集资金 9.66万元，剩余募集资金 18,971.60万元。经 2013年 12月 2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议，将闲置的募集资金 7,500.00万元用于暂时补充流动资金（详见2013年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航第四届董事会第三十八次会议决议公告》），使用期限不超过6个月，该募集资金已于2014年5月29日归还（详见2014年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于归还募集资金的公告》）。经2014年6月10日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00万元用于暂时补充流动资金（详见 2014年 6月 11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航第五届董事会第一次会议决议公告》），使用期限不超过12个月。
二、募集资金管理情况
本公司制定有《募集资金管理办法》，并根据政策、法规及监管部门的要求及时修订，严格执行。
本次募集资金到账后，北方导航、西南证券股份有限公司与中国建设银行北京经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司北京新华支行、中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行根据上海证券交易所 2008年发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》分别及时签订了《募集资金专户存储三方监管协议》并进行了公告，公司募集资金监管协议的制定及履行符合监管要求。
三、上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
承诺项目的变更及进展情况如下：
（1）智能机器人技术产品技术改造项目
该项目压缩了原计划的投资金额，2009年12月2日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及2009年12月22日召开的2009年第五次临时股东大会审议批准，变更该项目的1.7亿元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目。该变更内容见2009年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。
本报告期内，该项目支付尾款9.66万元，无其他进展。
（2）场景观测平台产品批生产建设项目（二期）
该项目未发生变更。
（3）光电探测转塔产品技术改造项目
为了进一步满足当今和未来军民品市场的需求，延伸光电探测转塔的产业链，在光电探测转塔产品中加入通信系统，使应用光电探测转塔的无人机和无人车实现远程传输和监测，以及光电探测转塔的远程控制，经 2010年2月26日公
司第三届董事会第五十次会议及 2010年 3月 15日的 2010年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 8,958.37万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见2010年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。
该项目余有资金4.35万元。
（4）远程控制技术产品技术改造项目
远程控制技术产品技术改造项目建设计划中包含自建电连接器生产线能力，为了尽快打造本公司自己的电连接器专业配套单位，2009年 12月 16日公司第三届董事会第三十七次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 4,032.12万元用于增资泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称“航联公司”）项目。该变更内容见 2009年 12月 18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴市航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。
为了满足现代信息技术的发展，特别是通信和数据链技术的发展和应用，实现在超远程控制系列产品中加入通信系统，经2010年2月26日公司第三届董事会第五十次会议及2010年3月15日的2010年度第二次临时股东大会审议通过，变更该项目中的 16,901.74万元用于以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司项目。该变更内容见2010年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《以股权转让和增资方式收购河南万象通信有限公司改变募集资金用途的公告》。
该项目剩余资金余额目前已为零。
2、募投项目先期投入及置换情况
2009年度，北方导航用本次发行募集资金置换预先投入“智能机器人技术产品技术改造项目”、“远程控制技术产品技术改造项目”和“光电探测转塔产品技术改造项目”的自筹资金 10,837.83万元。详细内容见 2009年 8月 25
日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。
除上述置换外，无其他置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经2013年12月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议，将闲置的募集资金 7,500.00万元用于暂时补充流动资金（详见 2013年 12月 3日《上海证券报》、《中国证券报》北方导航第四届董事会第三十八次会议决议公告），该募集资金已于2014年5月29日归还（详见2014年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于归还募集资金的公告》）。经 2014年 6月 10日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过，将闲置的募集资金 7,500.00万元用于暂时补充流动资金（详见 2014年 6月 11日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航第五届董事会第一次会议决议公告》），使用期限不超过12个月。
募集资金支出情况较2013年度相比，只是在智能机器人技术产品技术改造项目上支付尾款9.66万元，其他基本未发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金项目情况见附表2。截止到报告期期末，并未发生新的项目变更。
1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目
2009年12月16日公司第三届董事会第三十七次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过，变更该项目中的4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见 2009年 12月 18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。
报告期内，泰兴航联公司经营运行质量和效益良好，企业完成增资后对推进生产能力建设起到了重要的作用，使公司在生产能力、科研开发能力、创新管理水平、提质增效上取得了新成果，部分电连接器产品及线束类产品与 2013年同
期相比有了较大幅度提高。公司坚持内外并举增产量、坚持一丝不苟保质量、坚持“错位”开发新品，主动规避同质化竞争等管理举措，保持了企业持续健康发展。
2、中兵通信科技有限公司项目
位于国家新乡经济技术开发区的中兵通信新区已完成整体搬迁并投入使用，不仅提升了公司的生产能力和研发能力，也对公司未来发展提供了保障。报告期内公司经营状况良好，在国内同行业中保持着领先地位。通过管理提升、强化内部控制和风险防范、优化人员规模等措施，促进了科研生产的发展。公司拥有省级技术开发中心和博士后科研工作站，在新乡、北京等地设有研发机构，稳固了其作为国内地空通信设备主要研制和生产厂家的地位，使该公司各项业务实现稳步增长。
3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目未达到计划进度和收益说明
公司 2011年 8月 17日召开的 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止该项目并将不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金，本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况，待决策后使用。
详见 2011年 8月 2日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。不存在募集资金管理违规的情形。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2014年8月 28日
附件1：
募集资金使用情况对照表
2014年上半年
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||80,216.00||本年度投入募集资金总额|||||9.66||
|变更用途的募集资金总额||||46,892.23||已累计投入募集资金总额|||||61,244.40||
|变更用途的募集资金总额比例||||58.46%|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|智能机器人技术产品技术改造项目|是|30,127.00|13,127.00|13,127.00|9.66|9,125.49|-4,001.51|69.52%|2010年年底|0|否|见下文|
|场景观测平台产品批生产建设项目（二期）|否|15,820.00|15,820.00|15,820.00|0|1,854.26|-13,965.74|11.72%|2011年中期|1,059.13|否|见下文|
|光电探测转塔产品技术改造项目|是|12,212.00|3,253.63|3,253.63|0|3,249.28|-4.35|99.87%|2010年年底|0|否|见下文|
|远程控制技术产品技术改造项目|是|22,057.00|1,123.14|1,123.14|0|1,123.14|0|100.00%|2011年中期|1,712.44|是|-|
|合 计||80,216.00|33,323.77|33,323.77|9.66|15,352.17|-17,971.60||||||
|未达到计划进度原因|||||智能机器人技术产品技术改造项目、光电探测转塔产品技术改造项目和远程控制技术产品技术改造项目按照项目实际实施需求进行了变更，3个项目在报告期内未能实现预期收益，根据不同项目分析其主要原因在于：1、智能机器人技术产品技术改造项目和场景观测平台产品批生产建设项目的产品由于潜在用户的不断变化，在推广过程中发现对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展，公司将根据市场需求与高校及国家相关部门配合，对产品进行相关技术改进，以迎合客户需要；2、光电探测转塔产品技术改造项目已基本完成，但由于军品订货受国际环境及国家宏观政策的影响较大，近年来对产品订货需求不多，同时部分产品由于军方采购竞价原因导致产品利润率出现较大幅度的下降，从而影响了项目的整体盈利水平。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中1、 募集资金投资项目的资金使用情况”||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中2、 募投项目先期投入及置换情况”||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||见本报告“三、 本年度募集资金的实际使用情况中3、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北方导航控制技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|变更后的项目|对应的原项目|变更后项目拟投入募集资金总额|截至期末计划累计投资金额(1)|本年度实际投入金额|实际累计投入金额(2)|投资进度（%）(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|变更后的项目可行性是否发生重大变化|
|投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目|智能机器人产品技术改造项目|17,000.00|||||已终止||||
|增资泰兴航联电连接器有限公司项目|远程控制技术产品技术改造项目|4,032.12|4,032.12||4,032.12|100.00%|2010年中期|368.83|是|否|
|中兵通信科技有限公司|远程控制技术产品技术改造项目光电探测转塔产品技术改造项目|25,860.11|25,860.11||25,860.11|100.00%|2010年中期|1,475.57|是|否|
|合 计||46,892.23|29,892.23|-|29,892.23|||1,844.40|||
|变更原因、决策程序及信息披露情况说明|||见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目”||||||||
|未达到计划进度的情况和原因|||见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目”||||||||
|变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||