证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-015申科滑动轴承股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，将2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1709号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向社会公众公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票 2,500万股，发行价每股人民币 14.00元，共计募集资金 350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00元(不含预付承销费700,000.00元)后的募集资金为325,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2011年11月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,578,156.21元后，公司本次募集资金净额为 314,421,843.79元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕469号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已支付募集资金项目投资款77,699,282.16元，以前年度已使用超额募集资金归还银行借款 56,987,295.40元、支付土地款税费及配套费12,059,492.00元以及项目履约保证金1,309,200.00元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 4,139,461.00元,以前年度已使用剩余募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元。
本公司 2016年度已支付募集资金项目投资款 9,327,000.00元，2016年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额 120,000,000.00元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为237,167.53元。
本公司累计已使用募集资金 87,026,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金 31,695,012.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,376,628.53元。
截至2016年12月31日，募集资金实际存款余额为人民币9,721,189.91元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额120,000,000.00元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《申科滑动轴承股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司于 2011年 12月 15日分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备注|
|中国工商银行股份有限公司诸暨支行|1211024029245236335|172,972.76|滑动轴承生产线技改项目募集资金专户|
|中国银行股份有限公司诸暨支行|398759777160|9,239,515.87|年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目募集资金专户|
|中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行|7334710182100024201|298,049.24|技术研发中心项目募集资金专户|
|招商银行股份有限公司杭州湖墅支行|571904935910303|7,985.06|超额募集资金专户|
|中国建设银行股份有限公司诸暨支行|33001656335053020592|2,666.98|超额募集资金专户|
|合计||9,721,189.91||

注：上述募集资金余额中不包括已使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还余额120,000,000.00元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、本期超额募集资金的使用情况如下：
公司本次募集资金净额为 314,421,843.79元，募集资金承诺投资总额244,170,000.00元，超额募集资金为70,251,843.79元。本期公司未使用超额募集资金。截至 2016年 12月 31日，公司已累计使用超募资金归还银行借款 56,987,295.40元，使用超募资金支付土地款、税费及配套费 12,059,492.00元以及项目履约保证金 1,309,200.00元，超募资金余额 10,652.04元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）尚未使用。
3、本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：
经2016年6月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司继续使用不超过120,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2016年12月31日，公司使用闲置募
集资金暂时补充流动资金尚未归还的余额为120,000,000.00元。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1、关于终止滑动轴承生产线技改项目的说明
2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至 2016年 12月 31日，该项目累计投入募集资金 4,973.03万元，使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元，该项目募集资金专户剩余资金为17.30万元（含尚未支付的设备质保金15.54万元以及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、关于调整技术研发中心项目的说明
2014年1月13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》。具体调整方式如下：研发中心大楼由原先的五层框架结构建筑改为单层厂房设计，总建筑面积由原先的7,500平方米调整为7,050平方米，该厂房、试验厂房将联合建造，并与“高速滑动轴承生产线新建项目”（2011年12月已更名为年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目）的联合厂房进行连接。
3、关于公司募集资金投资项目延期的说明
2016年7月29日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，在目前持续低迷的市场环境下，公司利用现有轴承生产能力能够满足市场订单需求，同时为保证技术研发水平，公司暂利用现有办公楼及研发设备进行技术研究开发工作，为防止短期出现产能过剩，提高募集资金使用效率，公司拟延缓募集资金项目“年产 1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“技术研发中心项目”的实施，项目延期后如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额(万元)|计划完成日期|延期后完成日期|
|年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目|11,989.00|2016-7-31|2017-7-31|
|技术研发中心项目|4,292.00|2016-7-31|2017-7-31|
|小计|16,281.00|||

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
如本专项报告三(二)1所述，2014年 1月 13日，公司终止滑动轴承生产线
技改项目的实施，未能按原承诺投资总额实施投资，虽该项目中已结转固定资产
的设备可以提高产品的镗、铣、划线工序等效率，但不具备完整单独生产产品的能力，因此无法单独形成生产能力并单独核算效益。
如本专项报告三(二)2和3所述，公司对年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目和技术研发中心项目的实施方案和实施进度进行了调整，截至2016年12月31日，上述项目的投资进度仅为19.50%和32.43%，因此尚未形成生产能力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
如本专项报告三(二)1所述，2014年 1月 13日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司已于2014年1月使用该项目募集资金永久补充流动资金3,169.50万元。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年3月17日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||31,442.18||本年度投入募集资金总额|||||
|||无||已累计投入募集资金总额|||||
|||3,169.50|||||||
|||10.08%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|是|8,136.00|4,988.57||4,973.03|—|详见本专项报告三(二)1和3之说明|详见本专项报告三（三）之说明|
|否|11,989.00|11,989.00||2,337.70|19.50|||
|否|4,292.00|4,292.00|932.70|1,391.90|32.43|||
||24,417.00|21,269.57|932.70|8,702.63||||

超募资金投向
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|5,698.73|5,698.73||5,698.73|100.00|—|—|—|
|—|1,500.00|1,500.00||1,336.87|89.12|—|—|—|
||7,198.73|7,198.73||7,035.60|||||
|－|31,615.73|28,468.30|932.70|15,738,23|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三之说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三(二)1之说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三(一)2之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告三(二)2之说明。
在募集资金实际到位之前（截至2011年11月16日），公司利用自筹资金对募投项目累计已投入3,668.70万元，募募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,668.70万元，其中滑动轴承生产线技改项目3,340.00万元，年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目303.10万元，技术研发中心项目25.60万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三(一)3之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三(二)1之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|对应的原承诺项目|变更后项目拟投入募集资金总额(1)|本年度实际投入金额|截至期末实际累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|滑动轴承生产线技改项目|3,169.50||3,169.50|100.00%||||
|－|3,169.50||3,169.50|－|－||－|

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本专项报告三(二)1之说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无