证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-019贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额并用于支付收购广州启生信息技术有限公司现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2156号”文核准，并经深圳证券交易所同意，朗玛信息2012年2月首次公开发行人民币普通股（A股）1,340万股，发行价格为22.44元/股，募集资金总额为 30,069.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为27,541.13万元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验，并由其出具的天健正信验（2012）综字第
010002号验资报告验证。根据相关规定，上市公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目“研发中心建设项目”的承诺建设项目情况
根据公司招股说明书，公司“研发中心建设项目”主要建设内容包括三个方面：一是购置和安装实验、测试设备，主要包括服务器设备、防火墙设备、磁盘阵列设备、多媒体交换机设备等；二是完成研发中心办公场所的购置和装修，包括研究室、测试室等；三是在现有人员的基础上，扩充技术人才，加强研发团队建设。
（一）设备购置
测试室设备用于技术引进的研究和流程分解、专利/专有技术的研发、测
试和模拟运行的研究工作。主要购置设备包括：服务器、PC机、网络安全设备、实验用网关设备和其他办公设备。
（二）研发中心办公场所的购置
研发中心办公场所需要满足约150人的办公需求，建筑面积约为5,000平方米。研发中心主要包括：实验室、测试室、会议室、多功能演示报告厅、产品展示厅、资料档案室等。
（三）研发人员的扩充
研发人员计划扩充151人，分两次进行，募集资金到位后，前半年首次扩充31人，后半年扩充120人。
（四）项目投资概算
研发中心建设项目的投资主要包括研发中心场地购买及装修支出、设备的购买及安装支出以及研发人员的引进成本支出。项目计划总投资3,062.75万元，募投资金到位后第一年全部投入，计划于2013年5月1日完成项目建设。具体投入概算如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||金额|
|1||场地购买||1,500||
|2||装修费用||500||
|3||设备购买及安装||500||
|4||人才引进成本||530||
|5||其他费用||32.75||
|6||建设单位管理费||10.5||
|7||勘察设计费||1||
|8||工程监理费||5||
|9||工程保险费||1.25||
|10||基本预备费||15||
|合计||||3,062.75||

三、“研发中心建设项目”目前建设及实际投资情况
公司于2014年10月22日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于拟调整募投项目“研发中心建设项目”建设周期的议案》，由于公司购买的
办公房施工方交付延期，因此计划将研发中心建设项目建设周期延期至2016年8月1日。目前该项目完成了研发、测试集一体的实验环境建设，能满足在跨平台、多终端接入、海量数据处理及分析等方面做同步技术研究。根据公司的业务发展方向，该研发中心从以下几个方面建立了相应的研发项目组，开展综合类项目研发。
（一）海量数据库联机事务处理系统研发：公司打造的大型音视频社交娱乐平台，将产生海量信息数据，为了保障系统的高效、稳定、安全运行，必须在海量数据处理等方面不断研发。在进行系统方案设计时，着眼于各种工作负载的独特系统要求，使技术与业务要求相匹配，优化工作负载，降低数据中心的成本和复杂性，使其能够快速响应不断变化的业务要求。
（二）数据分析用户挖掘系统开发：利用先进的数据仓库技术和分析挖掘工具，建立用户数据经营分析系统，分析、提取企业数据中的有价值信息，为客户服务、市场营销等工作提供科学支撑，提升企业的运营水平和竞争能力，体现以客户为中心的经营理念。
（三）跨网络复杂系统整体均衡性研究：融合通讯的应用架构平台是一个高性能、电信级开放的可编程应用平台，在底层集成的信令能力可支持各种增强型电信服务。借助融合通讯的应用架构平台的灵活性，缩短新功能、新运用设计和开发的时间，降低后期开发成本。通过融合通讯的应用架构平台的搭建，能够形成适应各方接口的应用架构基础和核心，成为平台上各应用业务运行的基石。
（四）跨网络产品运用测试及稳定性研究：跨网络音视频交流涉及的技术和网络应用范围广泛，软件测试和稳定性研究是一个不可缺少的环节，通用的软件测试方法不能完全适应产品的开发需要，需要针对实际的工程应用特点和开发难点，研究适合的测试方法和稳定性评估体系。
（五）3G业务运用探索研究：通过对研究、探索，开发视频网关+转换软件，从而实现3G手机和动态网页的互作用，解决3G视频内容不足的问题。
截止2014年12月31日，研发中心的建设投资情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|金额|

||||
|-|-|-|
|1|场地购买|1,425.00|
|2|设备购买及安装|158.77|
|3|人才引进成本|16.33|
|合计||1,600.10|

四、“研发中心建设项目”后续投资安排
根据研发中心目前的建设进度情况，目前基本已经满足公司产品研究开发及研究测试的需求，后期将进一步的投入部分固定资产，并加大对研发人才的引进力度，后期的投入预算如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||金额|
|1||设备购买及安装||150.00||
|2||研发环境的装修||300.00||
|3||人才引进成本||12.00||
|合计||||462.00||

截止2014年12月31日，该项目资金存款余额为1,462.64万元，根据以上投入预算，研发中心建设项目后期投入约462万元，结余募集资金1,000.42万元。
五、本次募集资金调整使用计划及对公司的影响
本次募投项目将调整出1,000.42万元募集资金用于支付公司重组项目收购广州启生信息技术有限公司股权的现金对价。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合募集资金实际使用及进展情况，拟调整募投项目“研发中心建设项目”的投资规模。本次募投项目的调整是公司结合行业发展现状、公司发展现状、募投具体运行现状及募投项目涉及技术发展现状做出的审慎决定。上述募投项目的调整将提高公司募集资金的使用效率、促进募投项目有序运行并增强公司的持续盈利能力。
六、本次事项的审议情况
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》，全体董事一致同意该议案。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关董事会决议公告。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额的议案》，全体监事一致同意该议案。详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的相关监事会决议公告。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议批准。
七、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司调整募集资金项目“研发中心建设项目”投资金额是公司根据实际情况而进行的必要调整，符合公司发展战略的需要，符合公司及全体股东的利益，有利于提高公司的盈利能力和募集资金使用效率，有利于公司长远的发展，不存在损害股东利益的情形。该事项的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金管理办法》、《贵阳朗玛信息技术股份有限公司募集资金实施细则》等有关规定，符合股东和广大投资者的利益。同意公司将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构申万宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）就公司拟终止及调整部分募投项目投资金额并用于收购启生信息事项进行了
审慎核查，包括：了解了公司募投项目的资金使用计划；核查了截至2014年12月31日的公司募集资金台账，核实了募投项目的实际建设情况；了解了终止及调整募投项目投资金额的具体情况及原因；对此次募投项目调整事项的合理性进行了核查与判断；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，本保荐机构认为：
朗玛信息此次终止及调整部分募投项目投资金额事项已经2015年3月18日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求。
公司此次终止及调整部分募投项目投资金额事项是根据行业变化情况做
出的积极调整，符合公司战略发展的需要，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，本保荐机构对公司终止及调整部分募投项目投资金额事项无异议。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议
2、公司第二届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构核查意见
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2015年3月19日