证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2015-008号关于调整募集资金项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190号文《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》，深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 4月非公开发行普通股（A股）10,688万股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 6.66元，共计募集资金人民币 711,820,800.00元，扣除与发行有关的费用计人民币 21,558,052.00元，本公司实际募集资金净额为人民币690,262,748.00元，计划用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金拟投入|
||序号||项目名称||项目投资总额|||
||||||||金额|
|1||广州丽盈塑料有限公司时尚消费品塑料包装、灌装技术改造项目（以下简称“广州丽盈技改项目”）||15,859.00||15,859.00||
|2||苏州通产丽星包装科技有限公司时尚消费品塑料包装、灌装生产基地建设项目（以下简称“苏州通产丽星建设项目”）||22,110.00||18,716.00||
|3||深圳市通产丽星股份有限公司购买厂房及配套设施项目||20,208.90||20,208.90||
|4||深圳市通产丽星股份有限公司时尚消费品塑料包装技改项目（以下简称“通产丽星技改项目”）||8,244.00||8,244.00||
|5||深圳市通产丽星股份有限公司国家级技术中心升级项目（以下简称“技术中心升级项目”）||6,000.00||6,000.00||
|合计||||72,421.90||69,027.90||

截止2014年12月31日，公司募集资金投资项目共投入资金46,127.88万元，未能按原定募集资金投资计划完成投资，公司应当调整募集资金投资计划，根据公司的实际情况以及对市场、经济环境、经营环境的预判，基于谨慎原则，公司本次对广州丽盈技改项目、苏州通产丽星建设项目、通产丽星技改项目、技术中心升级项目投资进度进行了调整，本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序。
二、募集资金投资项目投资进展情况
（一）募集资金投资项目原实施计划和实际投资进展情况
截止 2014年 12月 31日，本公司对募集资金项目累计投入 461,278,775.90元，其中：本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期直接投入募集资金项目人民币65,590,200.00元；于2013年4月16日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币395,688,575.90元,其中48,000,000.00元为永久补充流动资金。截止 2014年12月 31日，募集资金账户共发生利息收入、理财产品收益人民币 15,905,374.40元,手续费支出 18,197.75元，募集资金余额为人民币244,871,148.75元。
募集资金投资项目原实施计划和实际投资情况如下表：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|募集资金项目剩余资金（含利息及理财收益）|项目可行性是否发生重大变化|
|1、广州丽盈技改项目|否|158,590,000.00|158,590,000.00|30,251,782.60|66,428,859.82|41.89%|2014年12月31日|94,515,598.88|否|
|2、苏州通产丽星建设项目|否|187,160,000.00|187,160,000.00|41,767,631.96|99,717,264.11|53.28%|2014年12月31日|92,913,774.61|否|
|3、购买厂房项目|否|202,089,000.00|202,090,000.00|62,626,200.00|202,090,000.00|100.00%|2014年10月31日|3,599,530.42|否|
|4、通产丽星技改项目|否|82,440,000.00|82,422,748.00|2,786,250.00|36,088,425.39|43.78%|2014年12月31日|47,972,634.65|否|
|5、技术中心升级项目|是|60,000,000.00|12,000,000.00|3,378,212.34|8,954,226.58|74.62%|2014年12月31日|5,869,610.19|否|
|承诺投资项目小计||690,279,000.00|642,262,748.00|138,810,076.90|413,278,775.90|||||
|补充流动资金|||4,8000,000.00|48,000,000.00|48,000,000.00|||||
|合计||690,279,000.00|690,262,748.00|186,810,076.90|461,278,775.90|||244,871,148.75||

三、本次调整后募集资金投资项目实施进度计划
根据公司的实际情况以及对市场、经济环境、经营环境的预判，基于谨慎原则，公司本次对广州丽盈技改项目、苏州通产丽星建设项目、通产丽星技改项目、技术中心升级项目投资进度进行了调整，调整后项目建设内容和投资规模不变，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目达到预定可使用状态日期|||
||序号||承诺投资项目|||||
||||||调整前||调整后|
|1||广州丽盈技改项目||2014年12月31日||2016年9月30日||
|2||苏州通产丽星建设项目||2014年12月31日||2016年9月30日||
|3||通产丽星技改项目||2014年12月31日||2016年9月30日||
|4||技术中心升级项目||2014年12月31日||2016年9月30日||

四、本次调整部分募集资金项目实施进度的原因及影响
世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，经济复苏缓慢，增速分化加剧。
这种大时代背景与中国阶段性因素的叠加决定了中国经济进入增速阶段性回落的“新常态”时期，预计 2015年中国经济仍将面临诸多不稳定、不确定因素，复苏道路依然曲折，大幅回暖的概率较小。
2014年公司主要客户受经济环境、消费模式以及下游市场格局分化等因素影响，在中国市场表现偏弱，出现业绩下滑现象，而国内民族品牌客户迅速崛起，抢占市场，为此公司积极调整市场拓展战略，加大开拓国内优秀名族品牌业务的力度，但民族品牌客户订单业务量总体上占公司业务总量比重还很低，仍需继续努力提升。目前募集资金投资项目基建部分基本已完成，尚未实施投资的主要是机器设备，由于经济环境和市场现状与当初预期不尽相符，为避免过快购置设备造成产能闲置、折旧增加，影响募集资金使用效率，公司拟放缓募集资金部分项目的实施进度，根据市场的变化适时投资，并加大市场开发力度，力争早日实现项目最大效益。
本次调整募集资金投资计划仅是对项目的实施进度进行调整，未改变募集资金
投资项目的建设内容、募集资金的投资方向，未改变募集资金用途，有利于保证公
司持续稳健发展，符合公司长期利益，不存在损害小股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构（如适用）对本次调整募集资金项目实施进度的意见
（一）独立董事就本次募集资金项目实施进度调整事项事宜发表了如下独立意见：
公司本次调整募集资金投资项目实施进度，是基于公司经营发展实际情况以及对市场、经济环境、经营环境的预判作出的谨慎决定，未改变募集资金投资项目的建设内容、募集资金的投资方向，未改变募集资金用途，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定及损害全体股东利益的情形。
我们同意公司本次调整募集资金项目实施进度。
（二）监事会就本次募集资金项目实施进度调整事项发表了如下意见：
根据公司的实际情况以及对市场、经济环境、经营环境的预判，基于谨慎原则，监事会同意公司本次对广州丽盈技改项目、苏州通产丽星建设项目、通产丽星技改项目、技术中心升级项目投资进度进行了调整，调整后项目建设内容和投资规模不变。
（三）保荐机构就本次募集资金项目实施进度调整事项发表了如下核查意见经核查，保荐机构认为：
1、通产丽星调整部分募投项目投资进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次部分募投项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，通产丽星本次调整部分募投项目投资进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，保荐机构同意通产丽星本次调整部分募投项目的投资进度。
六、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事意见；
施进度的核查意见。
特此公告
深圳市通产丽星股份有限公司董事会