证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2014-019
福建元力活性炭股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1903号文核准，福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”或“元力股份”)公开发行人民币普通股(A股)1,700万股。本次新股发行价格为每股人民币24元，募集资金总额为人民币40,800.00万元，扣除发行费用3,018.75万元后，实际募集资金净额为37,781.25万元(其中：超募金额为23,456.25万元)。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并出具闽华兴所(2011)验字H-001号《验资报告》。
一、募集资金投资项目的概述
公司2010年第一次临时股东大会审议通过的募集资金投资项目为：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|项目备案文号|
||5,385|5,385||
||6,940|6,940||
||2,000|2,000||
||****|****||
||****|****||

“公司本部年产10,000吨木质活性炭连续化生产线扩建项目”
和“荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目”已建设完成并投
入使用。
二、本次拟终止实施募集资金投资项目概况
本次拟终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”（以下简称“研发中心项目”）。该项目计划投资人民币2,000万元，原预计达到可使用状态的日期为2013年底。本项目原计划投资2,000万元，在公司原技术中心的基础上进行扩建一幢建筑面积3,000平方米的综合性研发大楼，一层为含两条中试生产线的中试实验室；二层为新型专用炭研究室；三层为生产技术研究室及多媒体培训中心。目前，该项目累计投入91.94万元，其募集资金专用账户尚有余额2,029.38万元（包括利息收入121.32万元）。
三、拟终止募集资金投资项目的主要原因及影响
（一）拟终止募集资金投资项目的主要原因
公司本部活性炭技术研发中心扩建项目原定于2013年12月31日完工，因与公司新征的126.4409亩土地相结合重新规划建设，受新征土地手续办理、平整工程进度及进行较为紧迫的募投生产线项目建设和并购子公司生产改造等影响，该项目未有明显进展。期间，公司通过合理调配研发资源，对于急需使用的研发设备先行购买投入使用，保证公司的研发工作顺利进行。
研发中心扩建项目主要包括两条中试生产线和用于研发和培训的综合大楼。2011年以来公司通过募投项目建设和并购两家子公司，战略布局初步形成，公司产能得到快速扩充。研发需要的中试过程通过调剂使用现有生产线能有效降低研发成本；三家子公司地理布局相距较远，生产技术研究及培训宜就地进行，本部培训需求可以利用现有条件进行改造，建设“生产技术研究室及多媒体培训中心”的需求迫切性降低。
鉴于上述情况，2014年2月26日，经公司第二届第十八次董事会批准，决定拟终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”，剩余资金转入超募资金管理。
（二）拟终止募集资金投资项目的影响
公司在现有条件下，已通过提高原有办公场地利用率、搬迁行政后勤办公场所腾挪扩大实验室空间、提高生产线利用率用于中试等手段有效弥补了实验场所建设延迟带来的影响。从目前来看，公司研发推进顺利，通过持续进行人才引进与投入，已经建立起了一只专业化的研发团队，研发水平一直处于行业领先。近年来，公司成为“福建省战略性新兴骨干企业”、建设为“福建省木质活性炭企业工程技术研究中心”，通过了“高新技术企业”复审；并且获得了2项发明专利、5项实用新型专利，另有数项专利在审。在扩展木质活性炭应用领域、活化剂回收、热能综合利用、清洁生产等方面取得了长足进展，公司参与的“农林剩余物多途径热解气化联产炭材料关键技术开发”项目获得了2013年度国家科学技术进步奖二等奖。因此，终止“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”不影响公司研发的进程。
原“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”建成后，并不直接产生经济效益，且由于增加固定资产投入对当期盈利能力有一定负影响。本次终止实施该项目后，有助于降低研发成本，提高经济效益。
该项目终止后，公司将继续实行“技术创新”策略，加强研发队伍建设，持续研发投入，保持公司的技术领先地位；同时合理配置本部与各子公司的资源，降低研发成本、提升研发质量。因此，终止“研发中心项目”对公司影响较小。
四、募投项目终止后剩余募集资金的安排
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，增强公司持续经营能
力，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”后，其募集资金专用账户余额2,029.38万元（包括利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金管理。
五、公司董事会决议情况
公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，全体董事一致同意终止“研发中心项目”的实施。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、公司独立董事意见
公司独立董事梁丽萍、王良恩对使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案发表如下独立意见：
公司拟将本部活性炭技术研发中心扩建项目终止，并将该项目募集资金专户余额 2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司终止实施本部活性炭技术研发中心扩建项目并将该项目募集资金专户余额 2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理。
七、监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审核通过了《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为，公司拟将本部活性炭技术
研发中心扩建项目终止，并将该项目募集资金专户余额2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司终止实施本部活性炭技术研发中心扩建项目并将该项目募集资金专户余额2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户管理。
八、保荐机构意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：
元力股份将公司本部活性炭技术研发中心扩建项目终止，并将用于该项目的募集资金专户中的余额2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户中，符合公司实际生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，更好地贯彻公司的发展战略。终止该募投项目符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，其决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意元力股份终止该募投项目的实施，并将终止后余下的2,029.38万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入超募资金专用账户中。
备查文件：
2、独立董事的独立意见
3、第二届监事会第十四次会议决议
4、保荐机构的核查意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一四年二月二十八日