DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文从国际项目EPC管理中的设计(E)、采办(P)、施工(C)等方面，对储罐铝拱顶的漏水的预防措施进行了深入分析并论证，通过AB两家不同的供应商产品压条结构及密封设计的不同，阐明科学设计的理念至关重要。同时，甄选优秀的供应商及高质量产品，对铝拱顶漏水的影响足够深远。此外，详细论述了施工过程管控与铝拱顶漏水紧密关联，应加强施工流程管理及质量控制的措施，确保完工后的铝拱顶达到设计要求，满足喷淋或者雨水测试，达到交工条件。该问题的提出及论证，对于未来类似的国际项目中铝拱顶漏水的预防，具有重要的借鉴意义。 关键词 :铝拱顶，储罐，漏水，措施 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着金属材料技术的发展，铝合金制品以其重量轻和耐腐蚀、安装方式灵活等特性得到广泛应用 [ 1 ]，大中型储罐铝网壳拱项结构在国外已在大中型储罐上普遍采用。 在一般情况下，储罐铝制拱顶的主体结构由结构框架、罐顶支撑、铝制盖板、螺栓紧固件以及密封剂和密封压条组成 [ 1 ]。结构框架由铝合金工字梁通过节点板连接成为网状骨架，其结构的连接点排列在一个球面上，铝合金工字梁通过上下翼板与节点板连接 [ 1 ]。每一个节点板上面覆盖有连接盖板，其作用是遮盖节点处所有的螺栓孔和节点板以及铝顶盖板的顶角部位，密封覆盖后为所有邻接的构件和压条末端提供持续的全天候防护，节点处盖板是铝拱顶最容易漏水的地方 [ 1 ]。近年来，据笔者调研了解，国际工程中有部分铝制拱顶节点处盖板发生密封不严，漏水的情况，遇上雨季，会从拱顶处流入罐内雨水，一定程度上会影响储罐内油品的品质。据调研，目前国内外尚未有针对储罐铝制拱顶漏水的预防对策及措施方面的学术研究及探讨。因此，笔者仅从设计(E)、采办(P)、施工(C)等方面，浅析铝制拱顶漏水的预防对策及措施，谨供各位同仁参考、借鉴。
system: [SYSTEM]

user: 2. 设计(E)方面及采办(P)方面措施 2.1. 设计方面 总的来说，设计方面，供货商的铝拱顶的构件设计应当科学合理，不得有设计缺陷。其压条结构、密封胶条、铝框架凹槽以及铝浮盘的悬吊支撑构架应科学严密，易于论证。比如，密封条宜选择硅树脂密封胶条或者更优的材质，其兼具有机树脂及无机材料的双重特性，具有独特的物理、化学性能，有很好的电绝缘性质，耐高温及防水的良好效果。若为普通胶皮，造价低，质量差，暴晒及雨水易于腐蚀和老化，达不到长期的有效密封效果，容易漏水。 2.2. 采购方面 采购应反复比选并科学论证，选择好产品，选错了会事倍功半，得不偿失。 应采购全球知名的有资质的铝拱顶供应商品牌，严格筛选，选择性价比高的产品。采购前，应就设计理念，数据单，选材，结构，强度，质量等要素进行反复论证，对比分析，为最终的采购选型，做好正确的决策。 2.3. 压条结构及密封件设计 下面笔者从压条结构及密封件设计方面，从A、B两个不同的国际供应商进行对比分析。铝拱顶压条结构及密封设计对比： 2.3.1. A供应商厂家产品 图1. 修补前与修补后对比 1) 压条结构 图2. A供应商压条 如图1、图2所示，根据A供应商厂家的压条结构，中间的单侧螺栓，不能拧的过紧，过紧的话，会造成压条两侧分别上翘，造成胶条与铝板密封不严，从而漏水。螺栓如果拧的过松，同样不能实现胶条与铝板有效的紧密贴合，依然会漏水。 2) 胶皮密封 如图3所示，胶皮与铝板之间为简单的平面密封，密封效果不佳，随着暴雨落在铝板上部，造成铝板一定频率的振动，会使铝板与压条之间不断产生或大或小的间隙，造成雨水进入内部。由于内侧无有效密封，容易造成罐内泄露，或者直接通过铝板和铝框架之间缝隙流入，或者通过压条凹槽流入节点铝盘，进而流入罐内，造成漏雨。 图3. A供应商胶皮密封 3) 铝板折边结构 图4. A供应商铝板折边结构 如图4所示，铝皮折边为简单直角不易胀紧，折边应再加折钩等，应为多折边结构更好。 4) 其它因素 密封橡胶条较薄，质量较差，不耐腐蚀及日常暴晒等，螺栓配套的橡胶垫圈质量较差，腐蚀老化较重。见图5所示： 图5. A供应商密封胶条及垫圈 2.3.2. B供应商厂家产品 图6. B供应商铝拱顶典型密封及连接设计图 如图6所示，为B供应商铝拱顶压条结构的典型连接设计结构图。铝制盖板通过固定压条与结构框架梁相连，铝制盖板边缘的折边与结构框架梁上的凹槽相配套，起密封作用的硅树脂密封条与压条在制造厂内配套预制，现场安装时通过压条螺钉进行固定。 1) 压条结构设计科学合理 如图6所示，B供应商厂家压条主结构设计科学，合理。综合考虑了对各个密封连接件、密封条、铝蒙板的连接及相互胀紧的交互作用，单个螺栓完全可以达到预期的胀紧密封咬合效果，螺栓越拧密封性越好越紧。 2) 铝皮蒙板的多折边结构 如上图所示，压条也采用单排螺栓进行连接固定，由于压条考虑了特殊的结构，随着螺栓的不断拧紧，铝板的多折边结构，在铝板折钩处越压越紧，铝板和铝框架贴合紧密，不易漏水。 3) 硅树脂密封条结构 如图6所示，由于密封压条考虑了特殊的U型结构，随着螺栓的不断拧紧，硅树脂的密封结构，在左右两侧密封条越压越紧，密封条和压条、铝板贴合紧密，不易漏水。 硅树脂，是一种具有高度交联结构的热固性聚硅氧烷聚合物，兼具有机树脂及无机材料的双重特性，具有独特的物理、化学性能，有很好的电绝缘性质，耐温及防水的效果。其耐候性比一般的有机树脂好。因此，在耐温、耐热及防湿处理保护表层的涂布上，皆为理想的材料。 图7. A供应商厂家压条结构图纸 图8. A供应商厂家压条结构照片 通过以上比对可以看出，如图6、图7、图8所示，A供应商厂家压条结构设计形式过于简单，理想化，并未充分考虑到胶条，铝皮蒙板，折边，盖板等相互间的密封咬合作用，存在潜在漏雨倾向等等，而B供应商的压条及密封设计则科学合理，满足施工要求。 经过工程的现场的实践证明，即使按照厂家的现场指导，严格按照流程对铝拱顶进行组装及喷淋测试，A供应商厂家的铝拱顶部分节点处盖板依然存在漏水问题，而B供应商厂家的铝拱顶则完全没有任何渗漏发生。
system: [SYSTEM]

user: 3. 施工(C)方面控制措施 除了从设计和采办方面，选择好的加工质量及优秀设计理念的产品之外，从施工方面，我们也必须遵循供应商厂家的指导，严格按照厂家说明及安装图纸进行施工，确保无渗漏发生。即使使用全球最好的铝拱顶产品，如果不严格按照厂家指导说明或者安装图纸进行，施工过程把控不严，质量管理过程疏于控制，那么最终也很可能会造成泄漏的情况发生。 3.1. 操作要点 总的来说，设计方面，供货商的铝拱顶的构件设计应当科学合理，不得有设计缺陷。其压条结构、密封胶条、铝框架凹槽以及铝浮盘的悬吊支撑构架应科学严密，易于论证。比如，密封条宜选择硅树脂密封胶条或者更优的材质，其兼具有机树脂及无机材料的双重特性，具有独特的物理、化学性能，有很好的电绝缘性质，耐高温及防水的良好效果。若为普通胶皮，造价低，质量差，暴晒及雨水易于腐蚀和老化，达不到长期的有效密封效果，容易漏水。 3.1.1. 铝顶框架组装 铝顶框架组装应严格按照铝顶厂家的指导顺序进行。在组装底圈张力环时，相互之间的连接板是临时加强连接板，主要用于铝顶提升，待铝顶提升到位后，将其替换成靴托架，安装铝顶支撑。 随着铝顶框架向中心靠拢，构件安装随之增高，为方便安装，可搭设移动式脚手架用于施工人员高空作业。 3.1.2. 铝顶盖板安装 铝顶盖板安装在铝顶框架组装结束后进行，从中心向四周进行，安装盖板时应注意： 必须确保支撑梁凹槽中无任何污垢和碎屑，并用丙酮液或酒精液进行清洗，以保证安装后的密封性。 覆盖板的铆钉只是定位用，强度很低，在覆盖板定位后不能在其上行走，必须尽快安装压条，并安装所有压条上的螺钉。 3.1.3. 压条安装 安装压条前必须认真清除压条和覆盖板连接处的浮土、碎屑以及压条螺丝孔内的碎屑，否则会严重危及压条和覆盖板连接结构的长期完整性，并导致密封不严。 安装压条螺丝钉时，螺钉头要完全紧紧固定在压条上，并使之完全进入压条。 将压条螺钉全部拧紧后，用橡胶榔头敲击压条，并用合适的力矩扳手再次紧固各个螺钉。 3.1.4. 铝顶提升 对于直径较小的小型铝制拱顶结构，一般采用罐外地面整体拼装，利用吊车整体吊装就位的方法进行安装 [ 1 ]。而对于直径较大的铝制拱顶结构，由于单台或双台吊车吊装时的回转半径和吊装重量都难于满足安装要求，同时还容易产生较大的吊装变形，所以大型铝制拱顶通常采用在储罐内部(罐底板之上)拼装，整体成型后利用罐壁顶部设置的多组吊杆整体吊装 [ 1 ]，如图9所示，达到要求高度后安装罐壁顶部的支撑，最后回落到罐壁环板或角钢上的安装位置。 3.1.5. 铝顶支撑安装 待铝顶提升到最高处后，先将其中一个提升吊杆的钢丝绳摘下，拆掉提升吊杆和张力环上部临时节点板后，安装铝顶支撑的靴托架部分，然后在对称位置安装另一个靴托架，依次完成所有靴托架的替换安装。 图9. 铝拱顶提升中 3.1.6. 遮雨板安装 遮雨板安装的注意事项与铝顶盖板类似，但还应注意：遮雨板会在在靴托架的放射状中心线处重叠大约25 mm，必须用密封剂在重叠处和整个遮雨板连接处密封。 3.1.7. 节点板盖安装和捻缝 节点板盖的作用是遮盖所有的螺栓孔和铝顶盖板、遮雨板的末端空隙，在捻缝后可为所有邻接的支梁、压条端部提供持续防护。由于各节点处是铝顶最容易产生泄漏的地方，因此在安装节点板盖和捻缝时一定要特别小心 [ 1 ]。 首先用干净的纸巾沾上丙酮液或异丙基酒精使劲擦拭接触面，然后立即用干净的纸巾擦干。接触面必须保持干燥，并在清洁后4小时内捻缝 [ 2 ]。 在安装节点板盖前先检查一下每根压条的末端，确认压条与节点板不重叠且压条垫圈已经修整过。然后将节点板盖直接扣在节点板上，固定在适当的位置，并在盖板的四周用密封剂封好。 在压条末端和节点板盖之间适当加力，用密封剂填住所有空隙，然后再用工具稍加力将密封剂涂抹在连接处的表面，并使用抹刀将密封剂抹在凹处，让连接处中间都抹上了密封剂。 最后用少量的密封剂涂抹在压条末端，均匀并平滑地过渡好。 3.1.8. 螺栓再紧固 在整个安装结束后，必须对压条螺栓进行一次再紧固，一般选用合适的力矩扳手依次均匀紧固所有螺栓。 3.1.9. 安装效果检查 螺栓再紧固结束后，对整个铝顶进行洒水试验，从罐内观察没有渗漏即为合格。根据API650 [ 3 ]，洒水试验的压力为350 KPa，因此，试验时须采取适当措施保证水压，一般可使用一台小型水泵放置到罐顶抗风圈上，对来自地面的净水再次加压后用于洒水试验。洒水试验应从下而上进行，以免水流影响试验效果。 3.2. 质量控制措施 质量要求：铝顶框架组装能够顺利合拢，无强制组装现象；铝顶滑动支座安装后有足够滑动间隙；铝顶天窗、吊装孔、防鸟网、静电接地等附件安装符合设计要求；铝顶各接缝、节点板盖等位置在350 KPa洒水试验条件下 [ 4 ] 无渗漏。具体质量保证措施如下： 1) 安装前认真研究厂家技术文件，并邀请供应商厂家代表共同参与编制安装程序，确保整个铝顶安装过程得到良好的操作性指导。 2) 向铝顶安装人员进行详细技术交底，交清质量要求，明确质量责任。 3) 安排专人负责对铝顶构件种类、数量进行清点，并根据设计图纸，按构件编号逐一发放，确保材料使用一一对应。 4) 建立分片负责及质量奖惩措施，杜绝接缝、节点板盖密封不严等质量缺陷的出现。 5) 积极和厂家代表进行沟通，及时了解安装细节要求。 6) 压条和节点盖板安装前应仔细清理和清洗，确保接合面的清洁。 7) 螺栓紧固时必须按照技术文件规定的扭矩值进行紧固。 8) 拱顶洒水试验压力必须在规定试验压力下进行，且要保证足够的时间。 9) 技术人员应坚守岗位，及时指导各操作、监控人员，并处理各种突发技术、质量问题。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 综上所述，在国际EPC项目管理中，通常我们能看到结果，比如铝拱顶经测试漏水了，但是由于经验主义或者思维的局限性及差异性，可能无法达成一个对结果的全面认知及深入剖析，有可能造成错误的认知。因此，跳出思维框架，进行追本溯源的EPC全过程的项目管控点剖析，对关键性影响因素深入考证，才能得出更符合客观实际的事实和依据。因此，本文从科学的设计理念着手，严格采办选型及选商，对铝制拱顶的安装成效具有举足轻重的作用。同时，从施工方面，应严格按照厂家说明和设计图纸进行安装，特别是节点处盖板的有效密封以及严格的质量保证措施尤为重要，确保完工后的铝拱顶满足喷淋测试要求。该问题的提出及论证，对于未来类似的国际项目中铝拱顶漏水的预防，具有重要借鉴意义。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 随着油气化工行业施工技术和工艺技术的发展，法兰螺栓连接形式以其方便、快捷、稳定等特点，逐渐成为最主要的连接形式。沙特FFP项目的管件连接只有焊接和法兰螺栓连接形式，2英寸及2英寸以上的阀门均采用法兰螺栓连接，因此，在站场施工中，法兰管理尤为重要，将直接影响投产是否成功。本文根据沙特FFP项目7个站场的施工经验，对法兰紧固施工进行探讨和分析。 关键词 :液压扳手，扭矩值，法兰螺栓，维护保养 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 沙特阿美公司是沙特阿拉伯油气资源主要开发运营商，拥有约130多个油气田，其油气田地面建设及油气管道施工市场非常广阔。随着“一带一路”战略的实施，中资企业在沙特的油气田施工市场也将迅速扩张。 法兰螺栓连接是石油化工中广泛使用的连接形式之一 [ 1 ]，目前，在沙特阿美的站场改扩建和新建施工中，更倾向于用法兰连接形式代替焊接形式，在一定程度上增加了工艺连接的灵活性，同时，也增加了法兰管理的数量和难度。另外，法兰连接施工的质量直接影响到运行的安全，是整个施工中最为重要施工工序之一。 法兰螺栓连接在沙特阿美公司的站场施工中广泛应用，在沙特阿美公司哈拉德项目的输气站内，2 inch及2 inch以上的阀门均采用法兰连接。以沙特FFP项目为例，仅南部的7个远端输气站(remote header)涉及的法兰尺寸从2英寸到48英寸共计14种，螺栓尺寸和型号共计58种，法兰紧固近5000组，大小螺栓近45，000条。因此，在站场施工中，法兰管理尤为重要，将直接影响投产是否成功。
system: [SYSTEM]

user: 2. 概述 法兰主要用于管端或设备之间的连接，两个法兰片之间用垫片(衬垫)连接。法兰管理指对法兰片的保管、焊接装配、螺栓紧固、现场检查、挂牌和资料编制等活动的总称，在预制、安装施工、试运行和运行阶段范围内实行全过程管理 [ 2 ]。 目前，管道法兰主要有两种国际标准，即以德国DIN (包括前苏联)为代表的欧洲管法兰系统和以美国ANSI/ASME管法兰为代表的美国管法兰系统。另外，日本也有JIS管法兰。沙特阿美公司的站场施工和设计，主要采用的是美国的ASME标准(ASME B16.5及ASME B16.47)。 法兰紧固(螺栓紧固)是采用合适的工具，将利用螺栓的张力将法兰和垫片面贴合在一起，从而起到密封作用，将管道或管件连接起来，常用的方法有力矩紧固法和拉伸紧固法。本项目采用的是力矩紧固法，主要紧固工具包括常规扳手、扭矩扳手和液压扭矩扳手。
system: [SYSTEM]

user: 3. 力矩的确定 3.1. 螺栓的张力 1) 螺栓张力的定义 制造螺栓和螺母的钢具有固有的“弹性”，即可以在两点之间拉伸，而施加在螺栓中的张力则作为夹持力来保持螺栓组件一起，而又不至于超过其“屈服强度极限”。 通过扭动螺母，使两个螺母和构件之间产生加持力，根据作用力与反作用力相等的物理原则，可知，螺栓受到的拉力大小等于加持力，而我们常说的张力就是螺栓杆承受的拉力(见图1)。 图1. 张力示意图 2) 张力的确定 为了使螺栓恰好将紧固件固定(夹紧)在一起，而不至于松动，螺栓必须具备承受足够张力的能力。根据胡克定律，螺栓的弹性模量E一定，所受的应力σ和应变ε成正比：σ = Εε。 由于张力F和应力σ是正比例关系，因此，张力F不得使螺栓的应力σ超过屈服极限，考虑安全系数及经验，张力一般取弹性极限的40%至70%。 3) 张力不合理的危害 张力太小：拧得不够紧的螺纹紧固件可能会松动并分开，从而导致在配合部分之间产生“剪切力”，从而可能会将螺栓切成两半。紧固件松动还可能导致周围机械零件进一步机械松动，从而导致不必要的振动和磨损。 张力太大：拧的太紧，紧固件可能会损坏螺栓连接的组件，导致螺栓和/或螺母变形，从而导致紧固件超过其弹性极限而失去张力。 3.2. 螺栓的扭矩 1) 螺栓扭矩的定义 根据物理定义，力矩是指作用力使物体绕着转动轴或支点转动的趋向，其大小等于力和力臂的乘积：M = F × L。 对于螺栓来说，扭矩定义为施加在螺母或螺栓头上的旋转力或扭转力，它是两个测量值(即力和距离)的乘积(见图2)： 图2. 扭矩示意图 2) 施加扭矩的方式 将扭矩施加到螺纹紧固件中的两种最常见的方法： a. 利用手动或电动类型的扭矩扳手将扭矩施加到螺纹紧固件上(见图3)。 图3. 扭矩施加示意图 b. 螺栓张紧器的液压张紧装置将直接张力施加到紧固件上(见图4)。 图4. 张紧器施加示意图 3) 扭矩的确定原则 螺栓的扭矩主要取决于两个方面，一个是螺栓本身的屈服强度极限，一般情况下螺栓的设计扭矩值只达到强度极限的40%~70%；另一方面是垫片的承受能力，力矩过大会使垫片破，力矩过小会使受压后的垫片残余应力达不到密封比压力，导致密封面泄漏 [ 1 ]。因此，螺栓的扭矩是施工过程中最为重要的问题。 根据施工经验及施工规范，本项目工艺安装采用的高强螺栓扭矩应满足表1规定： Table 1 The list of high-strength bolt torqu 法兰直径 等级 每组法兰螺栓数量/尺寸 扭矩值 (inch) (class) 个/inch (lbs .ft) 2 1500 8 × 7/8“ 243 4 900 8 × 1 1/8“ 480 1500 8 × 1 1/4“ 740 6 900 12 × 1 1/8“ 480 1500 12 × 1 1/3“ 1000 8 900 12 × 1 3/8“ 900 10 900 16 × 1 3/8“ 900 12 900 20 × 1 3/8“ 900 16 900 20 × 1 5/8“ 1680 20 900 20 × 2“ 3200 24 900 20 × 2 1/2“ 5734 30 900 20 × 3“ 8880 36 900 20 × 3 1/2“ 14，220 48 900 24 × 4“ 21，330 表1. 高强螺栓扭矩表
system: [SYSTEM]

user: 4. 工具选择 目前，在法兰紧固施工中，常用的工具基本分为3类： 1) 普通扳手； 2) 扭矩扳手(分为手动扭矩扳手和液压扭矩扳手)； 3) 可控液压螺栓拉伸器。 管道站场的工艺管线设计压力一般比较高，法兰和螺栓的强度比较高，对扭矩的要求比较严格，采用普通扳手不能满足施工要求，而可控液压螺栓拉伸器效率比较低，而且施工时，受螺杆长度的限制，因此，一般均采用扭矩扳手进行螺栓紧固。 根据水压试压和试运行的经验，以及螺栓扭矩值的要求，一般选用扭矩扳手原则如下： 1) 当螺栓尺寸不大于1英寸，可以采用手动扭矩扳手进行螺栓紧固。 2) 当螺栓尺寸在1英寸和1 3/8英寸之间，可以采用手动扭矩扳手进行前两遍紧固，最后两遍采用液压扳手。 3) 当螺栓尺寸大于1 3/8英寸且小于4英寸，必须采用液压扳手进行紧固。
system: [SYSTEM]

user: 5. 法兰紧固施工步骤 5.1. 法兰紧固施工准备 1) 法兰紧固之前，需要认真核对法兰、管件型号、批号、材质以及等级等，确保现场安装符合图纸和设计要求。 2) 注意区分不同垫片能够承受的力矩值，合金钢垫片和绝缘垫片的扭矩值有着很大的区别，防止扭矩值过大而损伤垫片，导致密封失效。 3) 检查法兰面、垫片无油污、水等杂质，垫片无划痕，凿槽，毛刺以及变形等缺陷。 4) 检查螺栓的等级、尺寸，是否有损坏、腐蚀、生锈、毛刺，以及适用性和兼容性。 5) 检查螺栓的螺纹啮合度，不得使用修复过的螺栓。 5.2. 选用润滑剂 在施工过程中，通常需要对螺栓及螺母采取涂抹润滑剂(二硫化钼)的方法来降低摩擦系数，润滑剂品牌的选择直接影响力矩的大小，也会影响螺栓紧固的质量和工效。在沙特阿美项目，采用的是涂防腐漆的螺栓，根据施工经验，当螺栓直径小于2英寸时，带防腐漆的螺栓不需要涂抹润滑剂，计算扭矩时，摩擦系数按0.11计算，当螺栓直径大于2英寸时，需要辅助润滑剂进行紧固。 5.3. 安装垫片和螺栓 1) 首先，根据图纸选用正确的垫片。 2) 采用法兰扩张器，将法兰片撑开，放置垫片，缓慢放开法兰扩张器。RJ面的法兰要保证垫片正好嵌在凹槽内，RF面的缠绕垫片，需保证金属缠绕部分与法兰面对正。 3) 选用合适的螺栓，将螺栓涂刷润滑剂，并放进螺栓孔内。 4) 检查法兰安装误差，其误差值应满足要求(见图5)。 图5. 法兰安装误差 5.4. 螺栓紧固 为了保证紧固过程中整个法兰面受力均匀，一般采用“十字线”法，对法兰进行对角紧固(见图6)。 紧固过程不允许一次紧固到位，需要分次进行 [ 2 ]： 第一遍：施加30%的扭矩力； 第二遍：施加60%的扭矩力； 第三遍：施加100%的扭矩力； 第四遍：使用100%的扭矩力，沿顺时针方向逐一对所有螺栓进行紧固，以验证所需要的扭矩力是否已被均匀的施加到每个螺栓，最终扭矩值与设定扭矩值的偏差必须小于5%。 图6. 法兰紧固顺序 5.5. 记录与标识 螺栓紧固完成后，应及时进行记录与标识。 1) 按质量记录表格，认真填写法兰紧固的日期，人员，力矩值等信息。 2) 在每个螺栓上采用“十”字标识或“一”字标识。 3) 现场质检人员进行复核检查，在法兰面上标注检查日期，是否合格，并签名。
system: [SYSTEM]

user: 6. 常见质量问题 在法兰紧固施工中，主要有以下几种常见的质量问题： 1) 法兰面不平行，应力过大 造成该问题的重要原因是工艺管道安装的尺寸偏差较大，造成两个法兰面间隙过大或不平行。因此，在进行工艺管道安装前，应认真核对尺寸，法兰与工艺管焊接时，避免焊接变形过大。 2) 未按规定顺序进行螺栓紧固，导致法兰面整体受力不平衡 造成该问题的原因是，操作人员培训不到位。因此，在法兰紧固时，应首先进行培训，所有人员必须持证上岗，同时，也要加大过程监督的力度。 3) 未按规定涂抹润滑剂，或润滑剂不符合要求，导致螺栓的螺纹损坏 解决该问题的方法，主要是及时采购合格的润滑剂，并对现场人员进行培训，特别是超过2英寸的螺栓，必须按规定涂刷润滑剂。 4) 紧固力矩过大或过小 导致该问题的出现的主要原因是液压扳手漏油或读数器不准，需要重新校验。因此，紧固工具必须在校验周期内，及时校验，如果发现有漏油等现象，及时进行维修，严禁“带病”使用。
system: [SYSTEM]

user: 7. 总结 随着油气化工行业施工技术和工艺技术的发展，越来越多的施工和生产活动采用法兰连接形式，对法兰连接施工，最核心的施工步骤就是法兰紧固。因此，了解法兰螺栓的力矩原理，选用合适的螺栓、确定力矩以及选用合适的紧固工具，能够延长工艺寿命，降低泄漏风险，提高施工效率，并最大限度地节约成本。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 近些年来，随着国家“一带一路”倡议和沙特2030愿景的实施，许多企业进入沙特阿美石油公司(简称“沙特阿美”)油气设施建设市场。在进入沙特阿美油气设施建设市场前，是否对该市场风险有充分的认识？本文根据已实施的沙特阿美油气管道工程EPC总承包项目，从设计、采办、施工等3方面，论述了项目存在的风险，按照风险矩阵分级方法，划分了风险等级，并对高风险因素提出了防范措施，以供参考。 关键词 :沙特阿美，管道项目，EPC总承包，风险，防范 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 沙特阿美每年油气设施建设投资多，仅地面建设部分每年就超30亿美元，这对工程建设企业充满诱惑。但其市场情况特殊，不同其它地区，如不提前了解市场风险并做好应对措施，盲目进入，很难实现良好经营的项目目标。即使著名的韩国三星工程公司(迪拜塔承建单位)，初入沙特阿美建筑市场时，多个项目都出现了严重亏损。 沙特阿美管道建设市场存在何种特点？有哪些风险呢？笔者参与了沙特阿美拉斯坦努拉管道改线项目(EPC总承包)与哈拉德和哈维亚北部压气站管道项目(PC总承包)的建设，其中前者包括30至48各种规格的管线10条，共计250 km和22座阀室等；后者包括8到36各种规格管道共计900 km，以及2座站场和2座阀室等。根据实际经验，分析了沙特阿美管道项目特点和风险，并针对主要风险提出了防范措施，以供有意进入沙特阿美市场的企业参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 设计风险 俗话说：设计是龙头。设计工作不仅决定了项目投资，也对项目进度和质量具有决定性的作用。沙特阿美有严格的设计标准体系，仅有6家咨询公司具有沙特阿美项目的设计资质。这6家咨询公司由欧美企业和沙特本地企业联合组建，管理层多为欧美人，普通设计人员多为印度、巴基斯坦和菲律宾人。沙特阿美油气管道项目，如果采用EPC总承包模式，则设计工作必须由这6个咨询公司之一负责。如果采用其它方式，多采用E + PC模式，即设计由沙特阿美直接发包，剩余实行PC总承包。在以上模式下，设计风险主要有以下几点： 2.1. 独立性强 由于一直为沙特阿美服务，负责项目设计的咨询公司，固有思路是业主直接将设计工作分包给他们(无论是否与其它分包商联合投标)，由其全权负责设计的进度和质量，对EPC总承包插手设计工作极不适应，且不容易接收EPC总承包上提出的要求或建议。遇到设计问题，业主多直接与这些公司沟通，绕过EPC总包方，并且业主还建议EPC总承包方放松对设计的管理。 由于以上原因，EPC总承包商想通过优化设计，降低项目成本的做法很难实现，且设计进度不受控制。 2.2. 文件升级多 由于普通设计工程师水平有限，施工图、物资请购单(MR)等设计文件，经常出现归0后升级的情况。如某阀室基础已经施工过半，设计又升级施工图，从C版直到E版，不得不返工重做，损失较大。再如，某种法兰已经到现场，后设计又升级法兰请购单，EPC总承包商不得不重新采购。 2.3. 重大风险不易发现 在招标时，部分决定项目成败的关键因素，本应在招标文件中明确，实际招标文件中却未能体现。如某管道项目石方段超过100 km，招标文件中却未提及，如按照普通土质报价，仅管沟开挖将来就可能造成巨亏；再如某管道项目，管沟需人工开挖，但招标文件中从未说明；某市政项目，业主要求增加720延米箱涵施工的补充合同，表面上此单项工程简单易行，实际此720延米箱涵的施工复杂困难程度远超想象，面临高水位、复杂地质和大量交通导流工作等困难 [ 1 ]，这应该体现在设计图纸上，实际却没有。 2.4. 进度慢 设计分包商不受EPC总承包商控制，部分设计文件提交进度比计划滞后较多。比如某项目阀门的请购单比计划滞后近6个月，某项目阀室施工图在计划投产日期前4个月还未释放。 2.5. 索赔困难 由于采用EPC总承包模式，设计风险应由总承包方承担。出现施工图变更、请购单升级、关键文件释放滞后等设计问题时，总承包商承从法理上缺少向业主索赔的理由，尽管设计不受EPC总承包商控制。 此外，沙特的法律属于伊斯兰法，源自《古兰经》和圣训(先知默罕默德的言行)，不同与严格意义上的法律，其对本国人偏袒较多，属于人治社会。索赔在他们看来是不道德的行为，即使有充足的证据和合理的理由，索赔仍然存在较大难度(不仅是设计索赔，采办和施工索赔亦是如此)。
system: [SYSTEM]

user: 3. 采办风险 关于物资采购，沙特阿美具有完整的程序和专门的供货商管理部门。从发出招标文件、评标、签订合同到运输等各个环节，阿美都有严格规定。物资供货商则有阿美供应商检验部(即：VID，Vendor Inspection Department)专门管理，每个合格供货商必须具有唯一的供货商代码(Aramco Vendor Code)，以及供应物资的9COM (货品的分类码，如6000000250，代表2~24阀体可分开的球阀)编码，否则不具备供货资格。总体而言，采购风险如下： 3.1. 现金流风险 在管道工程EPC总承包项目中，物资采购费用占总承包费用的比例通常达到50%以上，甚至超过65%。然而，沙特阿美油气管道项目对采办付款要求苛刻，如某管道工程项目，合同规定(多为格式条款)采办付款条件如下： 1) 签订采购合同并且承包商支付第一笔款后，可向业主申请5%的采办款。这5%将被视为预付款，在提交等额的预付款保函后，才能获得；2) 厂家设计文件全部完成且提交业主，可申请10%采办进度款；3) 物资全部发货且提交支持文件，可申请50%采办进度款(部分发货不可请款)；4) 完成物资的现场安装，可申请20%采办进度款；5) 完成竣工资料移交，可申请剩余15%的采办进度款。 由3)可见，任何一种物资不发货，承包商都无法获得50%的进度款。然而如果要发货，承包商至少支付供应商85%以上的采购款。此时，承包商实际仅从业主得到了5%的物资进度款(扣除预付款保函)，在所有物资发货前，垫付资金额约为项目物资采购总额的80%，这对任何一个工程公司来说，都是巨大的资金压力。 3.2. 供应商有限 沙特阿美合格供货商主要是欧、美、日、韩等国企业，物资采购仅能从他们中间选择。实际项目执行时，在每种物资的请购文件(MR)中，设计都已经写明了3家以上供选择的合格供货商(在国内是法律不允许的)，采购方从这些推荐的供货商中询价，效率更高。如果在推荐之外选择供货商，需要花费较多时间，并且物资的价格和质量与推荐的分包商差别不大。 3.3. 检验严格、进度受限 按照采购程序，沙特阿美将物资检验级别划分为5级(包括Level 0、1、2、3、4)，从Level 3级(Level 3)的物资开始，要求必须现生产，不允许使用库存，并且沙特阿美会安排专业工程师驻厂。在物资生产阶段，专业工程师按照计划每日、每周或双周监督检查，如泄压撬、截止阀、球阀、放空火炬等均为Level 3级检验物资。Level 4级物资，从开始生产、生产完毕到装箱和发货，都需要阿美专业工程师现场监督。 按照检验程序，Level 3、4检验级别的物资不能使用库存，供货受工厂生产限制，供货进度加速可能性较小。
system: [SYSTEM]

user: 4. 施工风险 关于施工，沙特阿美项目具有严格的标准和管理制度，不设置监理，项目管理团队(PMT， Project Management Team)代表业主负责项目管理，项目检验部(PID， Project Inspection Department)负责质量管理，这2个部门相互独立，不存在隶属关系。施工风险主要如下： 4.1. 许可时间短、进度受限 项目现场施工时间，沙特阿美采用许可制度，每日安排专人签发施工许可，施工单位只能在许可规定的时间内施工，超出许可的时间范围，将不允许施工，并且施工许可的工作时间往往达不到通常的10小时。如某管道项目，按照施工许可签署的施工时间，日平均不足8小时，并且遇到下雨、30米/小时以上的大风天气，业主将停发施工许可。因此，施工时间较难保证，进度受到很大限制。 4.2. 执行资格认证 沙特阿美对参与其项目的施工资源有严格的限制，不同岗位有不同要求。如：特种设备操作手(如吊管机、吊车操作人员)，不仅需要沙特政府的证书，还要求有阿美颁发的证书；QA经理必须持有阿美质量管理系统ISO首席审计师证书且具有阿美石油项目经验；QC工程师需具有阿美项目工作经验和阿美认证的证书，能熟练用英语交流，上岗前需通过质量检验部门多对一的面试；重型设备，要求安装接近报警系统(即：PWAS，Proximity Warning Alarm System)，否则不允许在项目使用。满足条件，办理阿美资格证书，至少需要1个月的时间。 4.3. 流转资金多、资源不稳定 由于项目资源受到各种限制，多数外国企业，进行沙特阿美管道项目建设，大多采用属地雇佣和租赁的方式。然而，雇佣人力资源或租赁设备后，如果超过3个月不付款，将容易引起罢工。如果及时支付雇佣人员工资和租赁费，将需要较多流动资金，这对企业来说是极大的压力和考验。 另外，受沙特阿美项目工作经验和认证资格的限制，项目需要雇佣大量属地有经验的管理人员和劳工。他们多来自印度、巴基斯斯坦、孟加拉等国，长期在沙特阿美项目工作，对沙特阿美的归属感更强，对项目承包方的归属感差，忠诚度低，工作效率低。 4.4. 入场手续多 沙特阿美针对不同的油气设施区域，设置了不同的入场手续。未取得入场手续，施工单位不能进入施工。例如：进入管廊带，人员需要进行安全培训，设备和人员需要办理管廊通行手续(Corridor Access)； 进入沿海石油设施或油田的组织和个人，需办理海岸防卫许可(Coast Guard Permit)；进入场站或炼厂，需办理工业安全许可(ISF，Industrial Security Force；又叫FSF，Facility Security Force)等，这些手续办理时间都比较长。 4.5. 质量要求严苛 关于项目质量管理，沙特阿美具有庞大的管理体系，并专门写入总承包合同中(即：Schedule Q) [ 2 ]。Schedule Q是格式条款，主要内容是质量管理体系和程序，所有阿美项目几乎相同。阿美对质量管理不是停留在口头或书面，质量管理由专门的部门(PID， Project Inspection Department)负责，其不受阿美项目管理团队的约束，其质量管理人员也非常专业。当质量不满足要求时，即使进度已经非常滞后，他们往往要求首先满足质量规定，进度靠后。例如，阀室土建基础的回填，要求每200 mm做压实度实验，如果任何一层未做实验或实验达不到要求，都会被要求返工。
system: [SYSTEM]

user: 5. 风险等级及防范措施 5.1. 风险等级划分 沙特阿美管道项目处处都存在风险，处处都需要防范。为分清主次，在采取措施前，先根据等级矩阵法对识别的风险进行划分。等级矩阵法，就是根据风险发生的可能性和危害程度，建立矩阵，将风险分为“非常高”、“高”、“适度”、“低”和“非常低”等5个级别(该处不再详述)。通过划分，风险级别如下： 非常高：流转资金高(包括采办和施工)，进度受限制(包括设计、采办和施工)； 高：索赔困难(包括设计、采办和施工，各阶段)、重大风险不易发现； 适度：设计分包商独立性强、设计文件升级多、物资检验严格、供应商有限、质量严苛、施工入场手续多； 低：采办质量责任、施工资源资格要求严。 5.2. 防范措施 由于风险较多，按照抓重点的原则，只对“非常高”和“高”2个级别的风险，制定防范措施。 5.2.1. 科学管理 内因对事物的发展具有决定性作用，面对众多风险的沙特阿美项目，组建优秀的项目管理团队，从设计、采办、施工到投产，每个细节都不放过，针对项目特点制定科学的管理制度，有针对性的开展管理工作，并在执行过程中不断完善，这是做好沙特阿美管道项目管理的基础。 5.2.2. 资金评估和筹措 在投标前，就应该对现金流进行评估。根据拟投标项目的情况，确定采办和施工大概垫付的资金数，预估回收期，结合当前银行贷款利率，按照资金时间价值的方法进行评估。评估结论至少要包括2部分，即：是否能够垫付这些资金，垫付后项目的盈亏情况。 评估后如果项目盈利状况乐观，则可继续投标，并努力中标。同时，要考虑将来垫付资金的筹措，是企业自由资金还是银行借款或是其它途径筹资，制定好方案。 评估后如果项目盈利状况较差，则需要结合投标策略，选择放弃或者继续。如果继续，需要进一步考虑筹资途径，准备筹资方案。 5.2.3. 提高进度的措施 1) 设计进度 EPC项目部设置设计部，安排本国籍设计人员，并雇佣具有沙特阿美设计经验的工程师，专门与设计分包商对接，加强沟通。加强进度监控，发现施工图、请购单等文件滞后计划时，及时与设计沟通，督促其加快进度。如果滞后状况严重，可发正式函件给设计和业主，将来可作为证据使用。 2) 采办进度 根据施工计划，安排物资供应的优先顺序和计划，对Level 3和Level 4检验级别物资的生产进度重点关注，加强生产进度监控，如果存在滞后情况，可与生产厂家的沟通或请求业主协助，督促厂家加快生产进度。 如存在请购单滞后的情况，详细记录实际释放时间、与计划时间的偏差以及对项目整体进度的影响，形成书面材料，提交业主，最大限度争取索赔。 3) 施工进度 针对许可允许施工时间短的情况，编制工时损失日报表，将许可时间与业主批准的P6计划时间进行对比，同时统计当日对应的施工人员和设备，连同进度日报，每日发业主。作为索赔材料，提出工期和费用索赔。这一方面收集了索赔证据，同时也一定程度上督促业主给予更多的施工许可时间。 另外，项目部应制定合理的薪酬分配制度，进度与薪酬挂钩，多劳多得，鼓励员工充分发挥主观能动性，最大限度提高施工进度。 5.2.4. 关键因素的控制措施 投标前期，按照工程内容和施工工序，列出清单，对可能存在的风险点，逐个排查，发现问题，及时向业主泛函要求澄清。根据业主回复，完善投标报价。 在项目实施阶段，根据设计图纸，及时安排人员深入现场，沿管线和控制性工程点，逐段、逐项进行设计验证。提前摸底，准确掌握实际情况，发现与图纸不符的情况，及时提出，通过业主协助、邀请专家、提出合同变更等方式，恰当应对。 5.2.5. 索赔措施 索赔事件发生时，在合同规定的时间内向业主提出索赔主张。然后，认真收集索赔证据，如往来信函、会议纪要、邮件、业主指示、现场照片等，保持索赔争取充足。立即计算索赔时间对项目的影响，包括工期和损失，形成完整报告，提交业主。 与当地律师事务所签订合作协议，请求律师协助和指导，从更加符合当地法律和常规做法的角度，开展索赔工作。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结束语 通过沙特阿美油气管道项目的风险分析和防范措施，要在该市场实现良性经营和盈利目标，重点做到以下几点： 1) 结合特阿美油气管道市场的特点，从设计管理、物资采购、施工资源规划、许可办理等每个方面，有针对性地，建立最简洁有效的管理模式； 2) 在合同谈判时，向业主争取放宽采办付款条件，尽可能保持采办付款与实际进度匹配，减少采办资金垫付额和现金流过大的风险； 3) 项目实施前，认真排查现场情况，如发现招标文件中未提及或与招标文件不符的情况，及时提出变更或索赔，超前谋划； 4) 设计、采办和施工的进度控制，按照沙特阿美的程序和要求，每项工作都遵循程序逐步开展，不要寄希望于跨越步骤、延长许可时间、紧急放行等非常规措施提高进度，因为沙特阿美不会为个别企业降低要求； 5) 在项目实施前，做好资源规划，分清楚主次资源，主要资源实现项目自有，争取早日获得沙特阿美资格认证，避免资源不稳定，造成项目动荡。 结合市场特点，从点到面，在有效的管理模式下，对主要风险重点防范，是做好沙特阿美油气管道项目的基础。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 在空间折展机构性能分析中是采用的是ANSYS软件，该软件的计算能力满足大型机构仿真的需求。本次分析的对象是一种经过变形后的剪叉机构组成的可重复折展类球面天线支撑机构。作为航天机械，在其工作环境下工作状态需要保持较高的稳定性，利用有限元技术可以对机构的工作状态进行分析，过多的机械振动会影响零件的工作性能、影响机构折展运动性能和结构稳定性。本次分析主要仿真、验证了变形剪叉机构设计的折展机构的稳定性满足设计需求，在材料上选择了典型的金属材料和复合材料，在符合条件的情况下选择了更为合适的复合材料作为机构折展单元主要材料。 关键词 :ANSYS软件，可重复折展机构，类球面支撑机构，振动学特性分析 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 建模与前置处理 此次分析中使用Solid works软件对可重复折展类球面天线支撑机构进行三维建模，使用Ansys workbench软件对机构进行自由模态分析、约束模态分析、谐响应分析等振动学特性分析。 可重复折展类球面天线支撑机构，由经过变形剪叉机构设计的两级折展单元构成，其折展单元如图1所示。从机构设计组成上分析，可重复折展类球面天线支撑机构由两个部分组成，一个是经过拓扑优化设计后的变形剪叉机构杆组，一个是柔性斜拉索，是一个刚柔耦合的机械系统。整体机构在一二级完全展开后为一种稳定的弧面结构 [ 1 ]。 图1. 折展单元三维模型 使用solid works 2019软件对可重复折展类球面天线支撑机构建立三维模型，对其结构进行简化处理后导入ANSYS workbench进行相关分析 [ 2 ]。天线支撑机构完全展开后为一种稳定的弧面结构，在此次分析中采用SOLID185单元来模拟机构的杆件和铰接块，且选用SOLID185单元中增强应变的方法。此方法可消除剪切锁定和体积锁定，并提高计算精度 [ 3 ]。模型网格化处理后，共计有166，284个单元和54，216个节点。可重复折展类球面天线支撑机构采用较为常见的铝合金2A12作为杆件和铰接块的材料，采用合金钢40Cr作为斜拉索的材料，铝合金2A12和合金钢40Cr的材料属性参数如表1所示。 Table 1 Main properties of materia 材料 弹性模量(MPa) 密度(kg/mm 2 ) 泊松比 抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa) 铝合金2A12 7.5 × 10 4 2 .8 × 10 − 6 0.31 470 325 合金钢40Cr 2 .1 × 10 5 7 .8 × 10 − 6 0.30 980 785 表1. 材料主要属性
system: [SYSTEM]

user: 3. 数据分析及结论 3.1. 数据分析 从运动学角度分析，可重复折展类球面天线支撑机构的运动由一级折展单元中心铰接块控制，有无斜拉索对其折展运动没有影响，所以如果在经过分析后加斜拉索对完全展开机构的作用不明显的话应采取不加斜拉索的方案。有无斜拉索的对比如图7所示。经过第2节的数据对比我们发现，加斜拉索可以有效提升支撑机构完全展开作业下的稳定性，在天线支撑机构的真实作业情况下，采用斜拉索可以有效提升机构的稳定性，延长机构运动的可靠周期。 在材料方面，经过2.3的比对和分析，金属材料铝合金2A12和复合材料碳纤维M60J两种材料前5阶的振型图没有明显差别，但固有频率相差较大。在相同阶数下，碳纤维材料相比与铝合金材料，其固有频率有显著提高。金属材料和复合材料均可以满足天线支撑机构的力学性能要求和运动学性能要求，但是碳纤维材料在质量优化上明显效果更好，如果继续对机构整体进行优化设计，可以在复合材料方面进一步选择更为合适的材料。如果搭建原理样机在原理研究和运动学特征验证的过程中，可以采用复合材料。 3.2. 结论 1) 利用图论拓扑学在机械结构设计方面的应用，设计了该型二级折展机构并建立了其有限元模型。 图7. 有无斜拉索频率对比 2) 基于有限元模型，采用有限元模态法对有无斜拉索及两种主要材料对折展机构性能进行了分析，整体稳定性最好的为带斜拉索的复合材料构成的机构。 3) 对类球面折展天线模块化设计提供一定的基础，有利于后期更多级折展机构的设计及分析。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 全球范围内爆发的新型冠状病毒肺炎疫情对国际工程合同履行造成严重影响，可能引发一系列合同纠纷。本文深入解析了新冠肺炎疫情能否适用及如何适用合同不可抗力条款约定，为成功行使不可抗力条款项下的救济权利，承包商应在合同约定期限内及时履行通知和减损的义务。针对业主方应对措施，承包商应积极运用其它合同索赔条款，向业主开展工期与费用索赔。为切实维护好承包商利益，制定了合同索赔及救济判断流程，并据此提出了相关建议与对策。 关键词 :国际工程，新冠肺炎，不可抗力，应对措施 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 2020年1月底湖北省武汉市爆发了“新型冠状病毒肺炎”(简称：新冠疫情或COVID-19)，2020年1月23日武汉采取封城措施，随着疫情的扩散和蔓延，中国在2月初采取了全国封城措施，要求人员居家隔离，各行业停工停产，避免人员流动和聚集。中国通过两个半月的艰苦抗疫，疫情得到了有效控制。但随着疫情的传播和发展，世界各国均陆续爆发了新冠疫情，面对疫情世界各国均根据疫情的实时发展情况采取了相关措施和政策，这对于从事国际工程建设的相关企业造成了较大影响。本文以纳米比亚鲸湾油库及管道项目作为依托，通过对工程所在国所采取的相关措施及项目合同规定进行分析，旨在为新冠疫情的合同和法律应对提供参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 新冠疫情对工程项目的影响 新冠疫情的潜在影响是多方面显现的，例如： 国内劳动力和物资供应短缺造成的潜在影响。中央政府和地方政府延长了春节假期，即使假期过后由于封锁隔离的要求，也不能及时开工复产。因此，项目所需的设备物资生产周期增长，各个物资都面临延迟交货的违约情况。即使交货后，设备物资的运输效率受到交通封锁各项检查，影响了运输的效率。对于一些紧急的物资，由于疫情导致的封航封国，无法进行空运，只能采取海运的措施，从国内运输到非洲各国家的海运时间基本为30~60天，纳米比亚的海运时间通常为45~60天到达现场，这对现场的项目执行效率和项目工期产生了较大的影响。 除此之外，各国政府应对疫情的各项政策和相关举措也会造成较大的影响。例如，外国港口可能颁布禁止货物卸载的禁令、派驻项目所在国的中国工人和员工可能无法及时办理工作签证、或者针对来自中国的人员实施长时间的隔离措施等。这些政府行为将对海外承包商执行和完成合同项下工程造成严重影响。就纳米比亚来说，目前是禁止疫情所在国人员进入纳米比亚，停止了外来人员的签证办理及所在国人员的签证续签办理，目前造成大量人员签证过期，属于非法滞留状态，据了解这也是非洲国家各企业人员面临的普遍问题，相信后续项目所在国应该会有相关政策解决类似的问题。 受新冠疫情的影响，纳米比亚项目面临着项目签约供货商停工、延迟交货，设备材料无法按时生产和运输，项目所需人员无法动迁和返迁，工作签无法办理和续签以及工程所在国“封锁隔离”“封航封国”政策等问题制约。 鉴于此，承包商需考虑的主要有两个类别的影响：疫情对海外承包商供应链的直接影响和因中国和国外政府为控制疫情而采取的措施所造成的间接影响。此外，承包商还需考虑，一方面，他们如何就不可抗力提出索赔；另一方面，其应当如何应对下游供应商或分包商就不可抗力提出的索赔。
system: [SYSTEM]

user: 4. 合同索赔及救济判断流程 如下图1所示，如果项目发生了各种问题，我们可以参考以下流程图来分析和判断此类问题属于何种情形，并依据合同和法律规定采取相关的措施及时提交书面证据和记录，以保障承包商的权益。 图1. 合同索赔判断流程图 根据以上流程，我们就纳米比亚项目所遇到的问题情况来举例进行说明。受到新冠疫情的影响，纳米比亚政府颁布了lockdown的封城法令，在2020年3月27日起，实施lockdown的规定。法令部分内容如下。 通过流程图的分析，我们可以看到，此法令的相关内容符合上述流程第二种change in law的情形，并且停工对项目履行产生了较大影响，根据纳米比亚项目主合同的FIDIC银皮书第13.7款因法律改变的调整、第8.4款竣工时间的延长和第20.1款承包商的索赔，承包商是有权利获得工期及费用补偿的。
system: [SYSTEM]

user: 5. 建议与对策 新冠疫情仅仅是目前发生的事件的背景，目前的情况可能构成一连串的“触发事件”，不可抗力是基础应对策略，往往只能获得工期延长避免遭受业主的延期罚款等问题，属于比较基础的“防御动作”，但是如果承包商希望获得更好的补偿及有效的维护自身权益，那么就需要深入研究和考虑就其他触发事件可以适用的“升级的合同救济策略”相关情形，才能有效地保护承包商权益。“升级的合同救济策略”根据各个国家的政策不同，各个业主及监理的措施和要求不同，需要承包商根据具体情况具体分析和研究，找出相关适用的合同和法律依据制定相关合同救济策略。在纳米比亚项目所遇到的升级合同救济依据就是政府颁布的法令所形成的法律变更，从而及时向业主发出相关索赔变更通知及相关支持依据和报告文件。 经过多方调研了解，在疫情环境下，国际工程承包商的上级管理部门从疫情防控管理及HSE要求等角度出发，为了保证派往所在国的企业员工安全，均会采取一定的主动措施，例如“防疫保护措施”、“封闭管理”、“封闭施工”、“网格化管理及施工”、“隔离”甚至“停工”。这种措施如果采取，则需要十分谨慎，需要判断此类主动措施所带来的影响，这些措施尽量由业主或政府部门做出此类的要求，如果是承包商主动采取，这会对将来的索赔造成一定不利影响，业主会提出是由于承包商的主动措施造成的工期延误及损失，不但获得补偿较为困难，甚至会因为此原因招致延期罚款。另外需要注意的是承包商须积极采取适当的防疫措施和减损措施并且要进行完整记录，用于将来与业主进行相关疫情影响谈判时可作为有效的证据保护自身权益。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 目的：探讨生命意义感在领悟社会支持与择业焦虑间的中介效应。方法：选取呼和浩特市三所高校的675名在校大学生，采用领悟社会支持量表(PSSS)、生命意义感量表(PIL)、大学生择业焦虑量表进行测量，运用非偏差校正的非参数百分位Bootstrap法对中介效应进行检验。结果：女生领悟社会支持总分及择业焦虑总分显著高于男生(均P < 0.05)；大一大二学生领悟社会支持总分显著高于大三大四学生(P < 0.05)；大一学生生命意义感总分显著高于其他年级学生(P < 0.05)；领悟社会支持与择业焦虑呈显著负相关(r = −0.248，P < 0.01)，与生命意义感呈显著正相关(r = 0.468，P < 0.01)，生命意义感与择业焦虑呈显著负相关(r = −0.476，P < 0.01)；生命意义感在领悟社会支持与择业焦虑间起完全中介作用[95%CI为(−0.370，−0.220)]。结论：大学生的领悟社会支持通过生命意义感对择业焦虑产生影响，提升大学生生命意义感是缓解择业焦虑的重要途径。 关键词 :大学生，领悟社会支持，生命意义感，择业焦虑 Copyright © 2020 by author(s) and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 教育部数据显示，2019年普通高校毕业生人数约为834万，预计2020年毕业人数高达860万，逐年增加的大学毕业生人数、传统择业观念的限制及社会提供吸纳人才岗位数量的限制等诸多因素的影响，使得当前大学生承受着较大的就业心理压力，个体难免会产生不同程度的择业焦虑。择业焦虑是个体(尤其是初次就业的大学生)在面临职业选择时产生的一种紧张、不安、强烈、持久的情绪体验，并引起相应的生理及行为改变。择业焦虑是一种状态性焦虑，会随着择业、就业问题的凸显而逐步提高，问题一旦得到解决，焦虑状态即会解除(张玉柱，2005)。长期或过度的焦虑会对个体身心健康造成极大的损害，主要包括促使心理症状及躯体症状的产生、对个体的行为、智力及人格等产生不良影响(张兰君，李涛，2005)。因而探究择业焦虑的成因得到越来越多的学者们的关注。已有研究表明社会支持和择业焦虑存在联系(唐海波，蒲唯丹，姚树桥，2009)。 领悟社会支持属社会支持的主观范畴，即个体能够感知到的来自各方面的支持，主要用来评估个体当前主观体验到的支持，包括个体在社会文化环境中体会和领悟到的被支持、被理解、被尊重的情感体验和满意程度，并且着重考察个体对支持的感知，对于个体更具实际意义(苏畅，徐寰宇，赖诗敏，等，2019)。已有研究表明领悟社会支持对缓解压力、焦虑有着积极的作用，当个体处在高压状态下，个体领悟到的支持可以缓解在压力和焦虑情境下产生的应激反应(陈秋婷，李小青，2015)。苏畅、徐寰宇等人以四川农村的2217名初一至高一的中学生为被试进行长达三年的追踪研究发现社会支持与焦虑、自杀意念间呈负相关(苏畅，徐寰宇，赖诗敏等，2019)。 生命意义感这一概念最早由Frankl提出，他从 个人心理中心位置的角度来界定生命意义感，即生命意义感是个体发现生活的核心目标并推动个体生活的主要动力之一，总的来说是人们对于生活目标的追求(Frankl， 1969)。Crumbaugh认为生命意义感是使个体的存在具有价值感和方向感，并为此实现目标的过程，也就是说对于自己生命目的与意义的觉知和认识(Crulnbaugh & Maholiek， 1969)。严标兵、郑雪、陈秋婷等人的研究发现领悟社会支持和生命意义感呈显著相关关系，领悟社会支持可以正向预测生命意义感(严标宾，郑雪，2006)。个体感知到的支持越多，对支持的利用率就越高，促使个体对生活产生热情并主动寻求生活的意义和价值，故生命意义感相应提高。 依据马斯洛的需要层次理论，他将人的需要按等级划分为五类，其中自我实现的需要即将自我的价值、目标和潜能最大化，也就是说个体体会到自身价值的重要性以及感受到多彩的生命意义，且生命意义感与自我实现有着密不可分的联系。马斯洛认为当个体达到自我实现阶段时，需要的满足会使个体会产生超然的感受、积极体验，也就是“高峰体验”(Jordan & Scott， 2005)。当需要得不到满足时，个体会出现焦虑、紧张、挫折等消极体验。因而，本文依据前人研究和相关理论探讨领悟社会支持、生命意义感、择业焦虑之间的关系。