DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 1) 本文通过分析现场需求，明确了井口三相流连续计量是技术发展的主要方向，并分析评价了现有三相流计量技术的优缺点。 2) 结合抽油机井智能控制的需求，创新设计了适用于智能调参的井口三相流连续计量技术方案，使用简单传感器结合室内标定图版及产量计算方法，实现了井口三相流的连续实时计量。 3) 随着井口三相流连续计量技术的不断完善，该项技术可以从趋势计量逐步向精确计量方向发展，实现井口三相流连续计量的低成本普及应用。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 材料采购是EPC (Engineering， Procurement and Construction)承包商项目执行的一个核心环节，也是承接实现项目设计意图和顺利启动项目施工的基本保障。近几年许多中国企业在激烈的市场环境下不断地参与沙特阿美的EPC项目工程建设，对了解和掌握沙特阿美项目材料采购管理和控制的模式和流程要求，实现项目最后成功执行尤为重要。本文从沙特阿美项目的管理模式，材料采购模式和流程、材料质量控制等方面详细去阐述，以提升我们对阿美项目材料采购的认知，也可为中国企业对沙特阿美项目的市场开发、投标报价、项目材料管理和控制提供参考和借鉴。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 沙特阿拉伯国家石油公司(简称“沙特阿美”)，英文名称Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)，是世界最大的石油生产公司，主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务，拥有世界上最大的陆上油田和海上油田。中国石油管道局工程有限公司2017年12月中标沙特阿美48寸重油输送管道工程EPC项目，项目主要包括直径为48英寸，长度为164公里陆上管道工程的设计、采购、施工、预投运和运行等，项目总工期为37个月。作为一名主管项目设计和材料采购的负责人，全过程、全方位地参与沙特阿美石油管道EPC项目材料采购管理工作，逐步掌握了沙特阿美项目材料采购的模式和流程。
system: [SYSTEM]

user: 2. 项目材料采购体系 2.1. 建立项目材料采购组织 通常对于进入沙特阿美项目的中国公司来说，通常在EPC项目采购组织中都是从当地招聘有阿美项目经验的外籍采办经理和各专业采办工程师作为项目采办的主要力量，招聘一名PQCS (Procurement Quality Control Supervisor)工程师，全面负责材料采购质量管理和控制。这些外籍雇员非常熟悉阿美材料采购的模式和流程，经验丰富而且语言好，他们能很快，很顺利地进入角色开展工作，不但可以避免采办少走弯路，而且节约项目成本和采办的时间。同时，项目要配备一些中方人员协助外籍部门经理或作为采办工程师，一方面可以协调和处理企业内部关系，另一方面还可以向他们学习阿美项目材料采购要求和流程。 2.2. 项目材料采购流程 沙特阿美项目的材料采购有一套完整，严密的管理程序和流程，EPC承包商从MR (Material Requisition)报批，RVL (Regulated Vendor List)中选择供货商，PO (Purchase Order)签订、TBE (Technical Bid Evaluation)批准、以及NMR (Non Material Requirements)提交和最后的FAT (Factory Acceptance Test) [ 1 ] 等等，所有EPC承包商必须严格遵守如下图1的沙特阿美材料采购流程。 图1. 沙特阿美材料采购流程 2.3. MR批准 MR由设计分包商根据设计文件和标准规范对带有检验等级材料而准备的采购基本文件。MR文件首先要经过EPC项目PQCS审核，项目QAQC (Quality Assurance & Quality Control)经理和项目经理签字后，再通过EPM (Enterprise Performance Management)系统提交给SAVID审批。MR材料清单都必须包括如下表1的15项主要文件： 但当一些非关键材料不需要带有检验等级时，设计分包商仅需提供该材料的BOQ (Bill Of Quantity)，EPC承包商根据这个BOQ进行采购工作，见表1。 Table 1 List for M 序号 文件名称 序号 文件名称 1 MR Check List 9 Technical Bid Compliance Sheet 2 Line Items 10 QA/QC Requirement 3 Regulated Vendor List 11 General Requirement 4 Data Sheet 12 Note to Vendor 5 Project Drawings 13 Vendor Quotation Checklist 6 Applicable Standards 14 General Packing Specification 7 SA-175 Inspection Requirement 15 Spare Part Data Package 8 NMR Form 表1. MR材料清单 2.4. 供货商选择 沙特阿美公司拥有完整的供货商资源库和管理体系，每项材料均有对应的9 Com编码，EPC承包商在报批MR文件时，应向SAVID (SA Vendor Inspection Division)的材料专业工程师索取该MR文件中包含的所有材料9 Com码各自对应的供货商名单，以生成该MR文件的RVL，材料采购必须严格从RVL选择。但是作为中国企业，考虑到各种因素有时总想推荐中国供应商入围RVL，不但供应商认证程序繁杂，困难重重，而且认证时间非常长。因此在实际的项目执行阶段，要慎重考虑推荐中国供应商入围RVL。 2.5. TBE确认 TBE是EPC承包商的设计分包商对多家供货商提供的技术标书进行技术评估，如果供货商技术标完全符合技术标准和规范要求的，EPC承包商可以直接将TBE报告提交给阿美批准。如果有一些供货商不能满足技术标准和规范要求的，而且EPC承包商又有想从中选择时，这时需要EPC承包商向沙特阿美申请技术偏离和让步。一般情况下沙特阿美不会同意技术偏离和让步。 2.6. PO签订 PO签订是项目每个采办包材料采购里程碑事件。PO必须是在TBE经SAVID批准无意见，EPC承包商经商务谈判后签订。根据合同要求所有签订的PO (除商务部分外)也都必须提交给SAVID备案。 2.7. PIM会议 PIM (Pre-Inspection Meeting)是在PO之后，供货商正式生产前的一次由供货商发起，EPC承包商和沙特阿美代表共同参与的一次会议。主要对PO，ITP (Inspection and Testing Plan)以及供货周期等问题进一步澄清和确认。PIM会议的召开，可以避免生产制造过程中可能出现的问题，也是保证产品符合相关标准或规范的前提下，保质保量地顺利地交货得一次重要会议。 2.8. NMR批复 [ 2 ] NMR (Non Material Requirements)包括NMR601，NMR602和NMR603，这些都是产品在制造过程中形成组织过程资产。NMR601是供应商提交的初步生产制造的图纸和数据；NMR602是供应商经过详细设计而确认的图纸、尺寸，规格以及焊接规程等等；NMR603是供应商在交付材料时一起提交的各种试验记录，证明文件以及运行维护手册等等。这些NMR材料都要先经过EPC项目设计分包商审核确认后再提交给沙特阿美审批和留存。 2.9. FAT验收 FAT是产品出厂前的最后一次检查验收，EPC承包商代表，沙特阿美代表一起共同检查验收产品的质量、数量和各类文件材料等，甚至一些必要的试验。当全部符合规范和标准要求后，供货商方可进行产品包装运输。
system: [SYSTEM]

user: 3. 材料采购质量控制 3.1. 质量控制组织保障 根据阿美质量管理要求，EPC承包商质量部门要设置专职人员PQCS负责材料采购全过程的质量管理和控制。PQCS 人选必须通过沙特阿美面试，其职责在采办过程中非常关键，不但参与审查MR，TBE和NMR等文件，而且协调和解决SAVID、SAPID，供货商以及第三方检验机构等各种关系和问题。为了满足和加强对产品在制造过程中质量控制，承包商都会与TUV，BV，SGS等世界知名的第三方独立检验机构签订服务协议代表EPC承包商到供货商进行检查和验证等。 3.2. 材料的检验等级 根据阿美Inspection Requirements for Procured Materials and Equipment (SAEP-1151)要求，对主要的材料制造过程中的质量控制共分为5级：0级(文件检验)、1级(出厂检验)、2级(关键点见证)、3级(定期督办检验)和4级(驻场监造)共五个检验等级 [ 3 ]。检验级别的确定是根据业主批准的MR文件确定，在制造过程中，EPC承包商根据不同的检验等级进行产品质量控制。 3.3. ITP报批 ITP (Inspection and Testing Plan)是质量检查计划，该计划中明确规定了材料制造过程中关键工序的质量控制点，最主要包括“H”(Hold Point)和“W”(Witness Point ) [ 3 ]。这些控制点都需要承包商和业主的专业人员到供货商产品制造点检查和见证。
system: [SYSTEM]

user: 4. 材料采购进度控制 根据合同要求，EPC承包商要提交LEVEL-I/LEVEL-II/LEVEL-III/LEVEL-IV及90 days Look ahead 计划，其中LEVEL-IV计划中更详细地规定每个采办包每一步的具体完成日期。特别是LLI (Long Lead Item)材料，SAPMT特别关注，因为这些材料将直接影响了项目后续的施工进展和完工日期。在项目合同中都会有明确时间节点和关键里程碑，是SAPMT测量承包商进度和付款的重要依据。因此，SAPMT为了掌握每一个采办包的状态和进展情况，承包商每天都要更新PSR (Procurement Status Report)，每周上报给SAPMT，并附有滞后说明以及下一步措施和计划。 在沙特阿美48寸重油输送管道工程EPC项目实际执行过程中，项目一旦与供货商签订了合同，除了要求供货商提交一些技术文件外，还必须要求供货商提交材料的制造计划LEVEL-IV，根据这个计划，设置各个节点的付款里程碑和付款百分比。同时，在合同中要明确规定延迟交付的罚款。 主动加强与供货商的沟通，每个采办包的采办工程师必须每周跟踪材料的生产进度和状态。如果当制造进度严重滞后时，承包商要及时汇报给沙特阿美。由于这些供货商是阿美认证的供货商，沙特阿美出面协调力度会非常大，供货商将制定赶工计划，避免因为材料交付滞后影响整个项目工期。
system: [SYSTEM]

user: 5. 属地采购优先 IKTVA (In-Kingdom Total Value Add)是“属地价值提升计划”，是沙特阿美相应政府“2030愿景”推出的一项配套改革计划，其目的在于通过建立国内产业链、创造就业岗位、培养人才，创造社会经济价值，实现国家经济转型。最近几年在沙特境内承揽的工程项目对IKTVA都有明确的要求，每年达不到目标值的阿美将扣除进度款。为了实现这个目标值，属地分包及属地采购是完成IKTVA值最关键部分。 沙特阿美EPC合同对属地采购优先在合同中进行了明确要求，若存在三家或三家以上技术合格的沙特制造商，承包商必须选择其中一家沙特制造商下达订单，且业主不向承包商补偿；若存在两家或一家技术合格沙特制造商，沙特阿美在对比承包商提交的沙特境内、外制造商目的地到货价后，可指示承包商与沙特制造商签订订单，并向承包商补偿差价。 在实际项目采购过程中，EPC承包商应尽量从RVL中寻找当地的供货商清单。在当地供货商能够满足技术标准或规范要求的情况下，且商务报价与其他供货商相当或相同时，我们要选择从当地供货商采购。根据如下的IKTVA计算公式1： % IKTVA = { A + B + C + D E } × 100 Where: A = Localized goods and services ($)， B = Salaries paid to Saudis ($)， C = Training and Development spend ($)， D = Vendor/Manufacture development spend ($)， E = Revenue generated during the year from goods and services provided to Saudi Aramco as a customer (spend from Saudi Aramco) ($)， Formula-1Form for IKTVA. 从上图的计算公式来看，当分母E一定时，作为分子之一的A越大，IKTVA的值越大。因此说属地采购是完成沙特阿美项目IKTVA的非常重要的要素之一。在沙特阿美48寸重油输送管道工程EPC项目采购过程中，大部分材料从当地供货商或代理商处实施采购。
system: [SYSTEM]

user: 6. 积极加强沟通 加强并主动与SAVID/SAPMT等相关职能部门、供货商、设计分包商及我们内部的日常沟通是非常非常重要的。在阿美项目合同中对PO签订的时间有明确时间节点，特别是LLI长周期材料，从MR报批、询价直至签订合同时间都非常非常紧张。考虑到阿美文件报批流程复杂，要求严格，审批时间长，以及阿拉伯人的办事效率低，公共假日多等特点，EPC承包商要积极主动加强与SAVID/SAPMT等相关职能部门、供货商和设计分包商及时高效的沟通，主动推动各类文件的技术澄清和审批。否则，可以肯定的是每个采办包的实际进度都不能满足采办关键时间节点，也将会对项目的整体工期造成影响。 在EPC项目执行过程中，与沙特阿美各部门沟通的方式有很多种，除了平常的周会、月会，以及日常的电话、邮件、信函或whatsApp等，还可以牵头组织和邀请沙特阿美各方的干系人参加各类的PARTY等。通过这些方式或活动来加强与阿美各部门的联系，建立感情，有利于推动各类文件的快速批复。 通过以上对沙特阿美项目材料采购的管理与控制介绍，可以看出沙特阿美项目的文件批复流程复杂，文件质量要求高，审批时间长，过程质量和进度控制严格等特点，对项目的实施有利亦有弊。但是我们作为其EPC承包方必须去适应和遵守。同时，通过掌握沙特阿美项目材料采购的管理与控制的方式方法，也可为后续的中国企业对沙特阿美项目的市场开发、投标报价、项目材料管理和控制提供参考和借鉴。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 本文通过分析油气管道混凝土套管的处理方式，阐述了红砖、沥青麻丝封堵和封堵后套管内吹沙或者注水泥砂浆这两种方式的适用性以及缺陷。提出了新型复合泥浆充填技术及方案，从流动性、导电性、体积收缩率以及强度等方面分析了新型复合泥浆充填技术的适用性和注意事项。本文的研究为石油天然气长输管道套管内充填技术大规模应用提供参考。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 石油天然气长输管道穿越铁路、公路时一般采用了套管保护，使主管不受外部动荷载或土层压力的影响。套管一般采用钢管或钢筋混凝土管，在套管与主管之间设置绝缘支撑，并将套管两端密封，防止水或泥土进入。这种内部中空的结构会影响管道的阴极保护。因为管道阴极保护的充分条件是：沿着管道有连续的导电介质，管道与其它埋地金属构筑物之间保持良好的电性隔离。而套管与主管之间的环形空隙破坏了这种连续性，使干线上的阴极保护电流对套管内的主管不起作用，故套管段主管道易发生腐蚀问题 [ 1 ]。 为避免套管内管道腐蚀，一种方法是在套管内主管道上安装牺牲阳极，形成一个防腐层与阴极保护相结合的小系统，提供额外的保护电流以避免管道腐蚀。另一种方法是在套管内填充密封(或导电)性的材料，利用这些材料隔离腐蚀介质(或允许阴极保护电流通过)以缓解腐蚀 [ 2 ]。本文主要介绍套管内注入填充介质的技术研究。
system: [SYSTEM]

user: 2. 现有充填技术与缺陷 国内穿越公路铁路普遍采用钢筋混凝土套管作为保护。按《油气主管穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)第7.1.11条规定“采用套管穿越公路、铁路时，套管内径应大于主管外径300 mm以上。套管采用人工顶管施工方法时，套管内直径不宜小于1 m”。这项规定要求套管与主管之间要留有较大的间隙，因此，套管内充填是非常有意义的。 按照《油气输送管道与铁路交汇工程技术与管理规定》要求：顶进套管穿越铁路应采用填充套管方式，填充物可采用砂或泥浆等材料，不需设置两侧封堵和检测管。防护涵宜采用填充方式，填充后不设检查井。涵洞内空间未填充时应在涵洞两端设检查井，检查井应有封闭设施。 按照《输油气管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)要求：当套管或者涵洞内空间充填细土将穿越管段埋入时，可不设检漏管及两端的封堵。 图1. 混凝套管封堵详图 目前现行项目对于混凝土套管的处理有两种办法：第一是采用红砖、沥青麻丝封堵，增加排气管，适用于防水密封性要求高的部位；第二是封堵后套管内吹沙或者注水泥砂浆，适用于上部承载力较大的部位，混凝土套管封堵图见图1。 第一种采用沥青麻丝封堵，增加φ75的排气管的方法在2013年以前，几乎属于常规设计，该方法除了封堵存在不严密等问题以外，还需要对两端的排气管设计铁丝网围栏和大门，防止第三方对排气管进行破坏。 第二种方法顶进套管穿越公路采用封堵后填充套管方式，混凝土套管两侧封堵充填方案见图2，填充物可采用砂或砂浆等材料，不需设置检漏管 [ 3 ]。施工前在现场进行砂浆配比试验，以选择合适的配比和用料。注浆采用胶管或硬塑管，注浆前套管两端先用砖砌封堵(管端封堵采用砖Mu10、水泥砂浆M7.5砌筑)，注浆管放置在套管顶部(可采用管卡固定)，伸入套管中部或远端；待泥浆搅拌完成后，用注浆泵打入胶管内，输送至管中心位置，进行注浆，浆液溢出套管端的灌浆口时即停止，待砂浆固结后，观察套管内空间充填度，若达到85%以上，注浆完成，否则需二次注浆，直到满足要求，现场套管注水泥砂浆充填见图3。 混凝土套管适用于主干道和路面承载力承受较大压力的部位，目前混凝套管已经有逐渐趋于成熟的充填方案，但是也存在诸多问题： 1) 规范对充填物要求，现场难以实现 《输油气管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)中要求，套管或者涵洞内空间仅要求充填细土，要求太单一，也与现在常用的吹砂和注水泥砂浆相悖，下一步规范修编中进行修改。 图2. 混凝土套管两侧封堵充填方案 图3. 现场套管注水泥砂浆充填 2) 规范对充填度要求不清晰 《输油气管道穿越工程设计规范》(GB 50423-2013)中要求，当套管或者涵洞内空间充填细土将穿越管段埋入时，可不设检漏管及两端的封堵。在字面理解就是对于充填度不做严格要求只要将管道埋上就行。 3) 吹砂施工难度大，质量不好保证 吹砂工艺对于长度在20 m以内的短距离套管充填具有一定的可行性。距离过长后吹砂难度太大，且质量不好控制，应用的项目不多，吹砂现场图见图4。 4) 砂浆流动性差，充填率无法保障 套管内一般都会安装支撑块以及光缆保护套管，这都会在一定程度阻碍充填介质的流动。砂浆充填设计方案一般是将注浆管布置在套管的中部，这样无法保证顺畅的充满套管。目前，还没有现场砂浆充填的案例 [ 4 ]。 图4. 吹砂现场
system: [SYSTEM]

user: 3. 新型复合泥浆充填技术及方案 国外的公路、铁路穿越一般采用钢套管，套管与主管之间环隙较小，故防蚀填充剂注入量少，成本低。在国内，穿越中普遍采用钢筋混凝土套管，套管一般都比较大 [ 5 ]。新型复合泥浆充填技术是在研究反井钻斜井充填技术的基础上提出的 [ 2 ]。 对于混凝土套管内充填物需要解决几个技术问题：流动性、导电性、体积收缩率以及强度。新型复合充填料主要以水泥、膨润土和廉价粉煤灰为主要材料，通过一定的配比来实现以下技术参数和性能： 1) 流动性 对于公路铁路穿越套管几乎是水平的，充填介质必须具有非常 [ 6 ] [ 7 ]。顶管穿越长度一般在150 m以内，应保证在管道充填过程中，充填物具有很好的流动性，可利用玛氏漏斗测量，流动时间不得大于120秒。 通过在充填物中添加膨润土来增强复合泥浆的流动性，可以满足在不同工况下具有良好的流动性。 2) 导电性 膨润土本身是以层状结构的蒙脱石为主的粘土类物质，具有电阻率低、保水性和稳定性好等特点。添加的膨润土主要以价格便宜的钙基膨润土为主，通过调整配比，实现充填物固结后的土壤电阻率在大于100 Ω∙cm，且小于200 Ω∙cm。 3) 体积收缩率 体积收缩率最直接的体现就是析水率，它是反映浆液稳定性的一种指标。为保证泥浆的流动，应当使水的加入量比完全水化所用的水量要多出很多。现场用水量一般达到水泥重量的50%左右，才能使泥浆的流动性良好。泥浆在凝固之后，多余的水就析出，向浆液顶面上升。析出的水为高矿化度自由水，可以渗入地层，对生产层造成严重污染。因此泥浆的失水量应当通过加入处理剂的方法尽量使之降低。 在泥浆中添加膨润土可以提高泥浆的分散性、水化絮凝程度，使颗粒不易沉淀，从而降低故浆液的析水率，减小干缩率。单液水泥浆的析水率通常为15%左右，而添加膨润土的水泥浆的析水率可降至5%以下。 4) 强度 一定强度的充填介质可以有效的约束埋设在其内管道，但是充填介质的强度过高也是不利的，因此，要求充填的复合泥浆的抗压强度不得大于0.5 MPa (28 d)。对于强度试验，可将从新生产的新填充材料来制作试件，测量试件的单轴压缩强度。 新型复合泥浆充填技术与以往的技术不同之处在于注浆时套管两段不再进行封堵作业，充分利用顶管作业坑，用土工布袋(内填砂或土)在套管两端围出注浆口。土工袋呈台阶状堆砌至混凝土套管顶面以上，台背后的作业坑回填土应分层夯实，夯实度不低于0.85。注浆时宜在高点位注浆口注浆，若距离较长时，可预留注浆管至套管中部即可，见图5。 图5. 新型套管充填技术示意图 注浆两侧液面至少要高出套管顶部0.3 m，液面距离地面间距不得小于1 m。待24 h后，若出现液位低于套管顶部的情况，需要进行补浆处理。浆液基本凝固后，将土工布反包覆盖住注浆面，回填原装土即可。 在充填中，若地下水丰富导致操作坑内存有积水的，在两侧留有集水坑采用水泵及时的抽水，保证注浆过程中不带水施工 [ 8 ]。
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 注浆充填现已在管道穿越铁路和公路以及山体作业中得到广泛应用，其施工技术在套管与主管之间间隙的实施作业是首选方案。但在充填注浆作业过程中，由于注浆材料、作业条件及凝固时间等多方面因素的影响，均可能会发生充填不理想而对工程质量造成影响。因此，在施工过程中应细化施工步骤、规范水灰配比、以及提高作业效率和保证施工质量。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 建筑媒材与建造流程息息相关，如果以传统媒材进行设计，例如标尺，则设计的成果将多为直线与弧线构成之几何造型的排列组合；相对于传统媒材则是数字媒材，如果用数字媒材进行设计，则造型的可能性从直线到自由曲线都有可能。无论是怎样的设计，都需要被建造才得以实现，而建造的流程需要大量图面参考，且由于需要与多人合作，因此需要有共同图面的规范，以确保所需的图面内容无误。本研究的目标是将前述的符合台湾省规范的图面透过程序自动化产生。本研究有两种研究方法，第一步是分析数字建筑案例，归纳数字建筑建造流程所需的图面以及规范；第二步是撰写一个自动化产生符合规范的程序。最后本研究撰写之程序成功地自动化生成数字建筑建造流程中的建筑图说。今日台湾省的数字建筑已经越来越普遍，本研究的贡献是提供一个可能性，让数字工具可以协助设计师完成所有建筑流程所需之图面。唯研究限制是案例数量有限，未来研究将收集及分析更多台湾省数字建筑案例数据来进行再验证。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 在台湾省，因为数字建筑设计者必须多绘制数倍于非数字建筑图说的图量，进而导致数字建筑设计到建造的流程相较于非数字而言耗费大量人力及时间。为解决此问题，本研究将撰写一套参数化程序来自动衍生符合数字建筑图说新规范，并将这个规范落实在实务上。所谓落实在实务上，就是指设计师能够独立绘制出符合新规范的建筑图说，将其应用在设计案上。本研究将透过目前数字建筑设计者常用的软件，以撰写程序代码的方式设计一个自动参数化产生新媒材的程序，未来只需要提供建筑设计的数字模型以及给定相关数值，则此程序将会自动参数化产生新建筑图说。
system: [SYSTEM]

user: 2. 研究背景 设计媒材是指在设计者的抽象概念与实际设计结果间的辅助角色，一方面为了辅助设计师自我概念的整理与厘清；另一方面，建筑师也利用设计媒材表达心中所想要表达的概念 [ 1 ]。设计媒材的选择将对设计者的思维带来限制同时也带来启发，进而影响设计者的思考模式 [ 2 ]，从最早的设计媒材之于建筑师只是单纯作为一种纪录工具 [ 3 ]；然后开始制作建筑模型，但此时并非有助于建筑设计 [ 4 ]；之后实体模型作为设计媒材，以弥补二度空间平面媒材之不足；之后，新的建筑媒材透视图出现，开始有助于辅助设计思考 [ 5 ]。二十世纪，建筑师为了要达到建筑设计的突破，开始尝试自制新的设计媒材 [ 6 ]，因而成就数字建筑的出现。但数字建筑设计者必须多绘制数倍于非数字建筑图说的图量 [ 7 ]，进而导致数字建筑设计到建造的流程相较于非数字而言耗费大量人力及时间 [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]。为解决此问题，本步骤将撰写一套参数化程序来自动衍生符合前一章所得到的数字建筑图说新规范。开始程序撰写以前，必须先了解目前数字建筑的设计到建造主要的软件有哪些。本研究所撰写的程序将为这些主要的建筑软件之一所产生的数字模型，转为符合规范的建筑结构剖面图说。
system: [SYSTEM]

user: 3. 研究问题与目标 倘若每一张数字结构剖面图说都由人工绘制(每一点都是由人力确认坐标后再注明在图上)，将花费大量时间与人力成本，本研究将透过目前数字建筑设计者常用的软件，以撰写程序代码的方式设计一个自动参数化产生符合数字结构剖面图的程序，未来只需要提供建筑设计的数字模型以及给定相关数值，则此程序将会自动参数化产生数字结构剖面图说。
system: [SYSTEM]

user: 4. 研究方法与步骤 程序撰写流程分析步骤如下：第一步，研究当今数字建筑设计师主要的建模软件；第二步，分析设计师原先绘制数字结构剖面图之绘图习惯；第三步，分析数字结构剖面图的规范，将数字结构剖面图规范写成条列式，以方便之后改写成程序；第四步，以尽量符合设计师绘图习惯的方式，撰写一套能够自动绘制数字结构剖面图之图面的程序；第五步，增加程序功能，在数字结构剖面图上标注文字及建筑信息；第六步，输出完整数字结构剖面图文件。
system: [SYSTEM]

user: 5. 建筑图说自动化程序 开始程序撰写以前，必须先了解目前数字建筑的设计到建造主要的软件有哪些。本研究所撰写的程序将为这些主要的建筑软件之一所产生的数字模型，转为符合规范的建筑结构剖面图说。 5.1. 软件选择 台湾省常用的建筑建模常用的软件包括：3DS MAX、Bonzai 3D、CATIA、FormZ、Maya、Rhinoceros 3D (简称Rhino3D)、Sketch Up等，其中现在数字建筑建模最常用的软件为Rhinoceros 3D，主要原因是因为Rhinoceros 3D本身与AutoCAD的兼容性高，且Rhinoceros有内建辅助程序Grasshopper方便数字建筑进行程序撰写、参数化设计以及建模，是最适合本研究撰写程序之用。Rhinoceros 3D由位于美国西雅图的Robert McNeel and Associates (McNeel)公司于1992年开始开发，1998年发售1.0版，目前最新版为Rhino 7。本研究将以Rhino 6做为平台，加上内建程序Grasshopper进行数字结构剖面图的程序撰写 5.2. 程序撰写目标 程序可以分为两个部份，第一部分是关于数字结构剖面图的图面；第二部分是着重在数字结构剖面图的文字。关于图面部分：步骤一，将设计完成后的建筑结构模型，输入进Rhino 5.0；步骤二，经由绘制图面的数位建筑设计师给的条件：(1) 在顶视图上标出剖面线位置、(2) 标示剖面线要投影的方向；步骤三，程序将自动化输出一张剖面图(图上没有任何文字)。 文字部份详细步骤如下，步骤一：输入/开启第一部分的剖面图；步骤二：选取要标示坐标的重要建筑结构；步骤三：程序将自动化将建筑相关信息输出于图上，包括编号、X坐标、Y坐标；步骤四，将数字结构剖面图完整输出(包括图以及文字)。 5.3. 设计师绘图习惯 在撰写数字结构剖面图程序以前，本研究藉由专家访谈的机会，先了解设计师透过数字软件绘制数字结构剖面图的习惯。再分析这些绘图习惯，将其拆解成数个步骤。本研究希望数字结构剖面图程序会是设计师容易学习、容易使用的工具，因此，将在尽量少改变设计师习惯的情形之下，撰写设定程序的使用方式。设计师绘图习惯分解步骤如下： · 绘制一个参考点(建议参考平面图的放样点)，以作为标示坐标之用。以剖面线为基准，旋转所有数字档案内容，使剖面线最后平行于X轴。 · 以剖面线为基准，垂直于XY轴延伸成一道平面。 · 以前一步骤的平面为基准，往剖面线的相反方向延伸成立方体，深度需覆盖剖面线的相反方向的所有模型。 · 将前一步骤的立方体与数字模型做差集(Solid difference)，消去立方体中，所有和立方体中有交集的模型部分。 · 标出圆管中心线，用以标示坐标。 · 将前视图(Front view)使用“Make2D”投影在顶视图(Top view)。此图即为数字结构剖面图的图面部份。 · 如果习惯用AutoCAD标示坐标，则选取投影图(包括参考点)，以“导出选取对象”指令，导出成AutoCAD文件格式。如果习惯用Rhino 5.0标示坐标，则不需汇出，直接标示。 · 清除图面及参考点以外的对象，将参考点设置在原点。将每根需标示的结构一一标示代号，以及坐标，完成后即完成数字结构剖面图的文字部分。下图以AutoCAD档案为例。 · 视需要输出成图文件，完成数字结构剖面图。 5.4. 程序撰写步骤之数字模型部分 程序撰写步骤分成两部分，第一部分为数字模型，第二部分为标注与文字。以下就第一部份说明。 5.4.1. 输入模型 在Rhino 6.0中，开启设计完成后的建筑结构模型。为了将模型汇入程序写作平台Grasshopper，在程序内建立“Geometry”(图标显示为“GEO”)，再将所有的几何模型，选择“Set Multiple Geometries”，对应到程序内的“GEO”。 5.4.2. 输入剖面线以生产剖面 参考设计师的绘图习惯，模型输入之后，也要将剖面线输入进Grasshopper。程序之中。为了要将指定剖面线输入至程序之中，本研究的方式是透过｢输入两点连成一线｣的方式，输入两个“Point”(程序显示为Pt)，程序用户只需要在剖面线上任选两点，选择“Set one Point”，对应到前述的两个Pt图示，就可以将剖面线输入至Grasshopper。由于剖面线有方向性，本研究设定依照剖面线方向，上面的Pt图标输入点的位置，要在下面的Pt图标输入点的位置的左侧。再输入“Line”(程序显示Ln)，以建立程序内的剖面线。将两个Pt图标链接Ln图标左边的两个输入端，即成程序内的剖面线。接着将指定剖面线生成剖面。生成面的图标是Construct Plane (程序显示为Pl)。形成面的要素包括一点、跟指定的X轴和Y轴，选前述任一的Pt图示链接点的输入端，再以前述的Pl图示作为X轴。建立一个Z轴向量单位(程序显示为Z)为Y轴，即形成剖面。 5.4.3. 确认投影边界 确认投影范围前，要先确认所有要投影的对象的最大边界，程序内是用Bounding Box (程序显示为BBox)。 5.4.4. 确认投影面及投影范围 确认投影面及投影范围，程序内是用Plane Through Shape (程序显示为PxS)。 5.4.5. 消去非剖面线方向之所有对象 用程序指令Box Rectangle (程序显示RoxRec)将前一个步骤的投影范围生成矩形性，再以程序指令Solid Difference (程序显示SDiff)将矩形与模型做差集。 5.4.6. 将剖面线方向之所有对象投影在投影面上 用程序指令Project，将前一个步骤剩下的模型投影在步骤四的投影面上。 5.4.7. 给定投影原点，显示结构剖面图在顶视图上 顶视图同平面图方向，投影在顶视图上即等同显示平面图效果。用程序指令Point (Pt，本研究更改名称为OrintedPt)，将前一个步骤的投影面上的所有线条，显示在顶视图上。 5.5. 程序撰写步骤之标注与文字部分 前一小节提到，程序撰写步骤分成两部分，第一部分为数字模型，第二部分为标注与文字。以下就第二部份说明。 5.5.1. 分别框选模型与剖面交集的部分(剖面线) 将剖面与模型作交集的部分(剖面线)，以程序Bounding Box (程序显示为BBox)框选起来，再将这些范围以程序Rectangle (程序显示为Rec)，形成一个个矩形。 5.5.2. 记录剖面线中心点坐标 将前一步骤的剖面线外框，透过指令Area找出每一个外框的中心点坐标，此坐标就是数字结构剖面图的结构坐标。 5.5.3. 剖面线编号 将第一步骤的剖面线外框，透过指令List Length (Lng)确认一共有几个剖到的结构，再将每一个结构透流程式Series给予编号，并显示在Rhino 6.0平台上。 5.5.4. 设置坐标显示位置及文字相关参数 在Rhino 6.0平台内新增一个点，此点为结构剖面图文字希望出现的参考点。新增一个程序Point (Pt)对应前述的点，再设定文字的大小，以及每一行文字之间的间距之后，坐标将会一一显示在Rhino 6.0平台上。 5.5.5. 数字结构剖面图输出(含图及文字) 以“Bake”指令将数字结构剖面图的图及文字一一具象化在Rhino 5.0平台中，选取结构剖面图的图及文字，在Rhino 5.0的｢档案｣内，找到｢导出选取的对象｣并点选之。再输入文件名以及存盘格式，即可得到数字结构剖面图。
system: [SYSTEM]

user: 6. 结论 因为台湾省数字建筑设计者必须多绘制数倍于非数字建筑图说的图量，进而导致数字建筑设计到建造的流程相较于非数字而言耗费大量人力及时间。为解决此问题，本研究以数字结构剖面图作为第一次实做，透流程式来自动衍生符合本研究新制定规范的数字结构剖面图。另外，本研究所撰写的数字结构剖面图程序，程序撰写的重点在于，将重复性的人力工作，交由计算机(程序)取代之。本研究希望此程序能够落实在实务上。所谓落实在实务上，就是指设计师能够独立绘制出符合新规范的建筑图说，将其应用在设计案上。更重要的是，程序本身必须要比原先人工绘制图面来的优越，包括了程序的易用性(Usability)、以及图面的实用性(Utility)。最后，数字结构剖面图程序无论在易用性还是实用性上皆优于非使用数字结构剖面图程序的绘图方式。不但内容正确无误，且容易操作。 图1. 建筑图说自动化程序的完整程序代码 图2. 建筑图说自动化程序的部分细节程序代码(第一部分) 图3. 建筑图说自动化程序的部分细节程序代码(第二部分) 图4. 建筑图说自动化程序的部分细节程序代码(第三部分) 图5. 建筑图说自动化程序的剩余细节程序代码(第四部分) 本研究认为，实验的结果说明在数字媒材不只是停留在｢数字化图说｣，而是能够有机会将规范程序化，有效地发挥数字工具的运算能力。详细的程序内容如下，图1是完整的程序代码于计算机屏幕的截图。接下来的四张局部程序代码(图2~5)，将由左至右详细呈现程序代码内容。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 目的：介绍一种采用新入路的腔镜甲状腺手术——“经颏下单孔免充气腔镜甲状腺切除术”，初步探讨该手术方式的可行性及安全性。方法：回顾分析我科2020年6月~2021年7月期间，完成“经颏下单孔免充气腔镜甲状腺切除术”的4例甲状腺乳头状癌患者资料，分析患者一般情况、术后病理、术后并发症等。结果：4例患者术后常规病理诊断均为甲状腺微小乳头状癌，手术方式均为单侧甲状腺癌根治术(单侧甲状腺腺叶 + 峡部切除 + 患侧中央区淋巴结清扫术)。手术平均时间2.1 h，平均住院时间6.75 d；术后并发症：术后无声音嘶哑，无低钙性手足麻木等；4例患者均对切口满意。结论：“经颏下入路单孔免充气腔镜甲状腺切除”具有较好的安全行和可行性，该手术入路可作为腔镜甲状腺切除术的可选择的入路之一。
system: [SYSTEM]

user: 1. 前言 腔镜下甲状腺手术的发展日新月异，目前开展较多的腔镜甲状腺手术包括：经胸乳入路、经腋窝入路和经口腔前庭入路、颏下前庭联合入路等，不同的术式各有优缺点。我们探索了一种新的手术入路：经颏下单孔免充气腔镜下甲状腺切除术，它具有创伤小、并发症少及切口隐匿的优势。现介绍如下。
system: [SYSTEM]

user: 2. 资料与方法 2.1. 临床资料 选择我科2021.6月~2021.7月期间该术式手术的4名患者，年龄29~42岁，平均年龄35岁。入组患者的适应证与禁忌证遵循2018版经口前庭入路腔镜甲状腺手术的专家共识 [ 1 ]。纳入标准：单侧甲状腺乳头状癌(肿瘤直径小于2 cm)，术前超声及CT评估无侧颈部及远处转移，无颈部放射史及手术史，能耐受全麻手术，患者自愿同意该术式。相关技术已获得伦理批准。 2.2. 手术方法 2.2.1. 麻醉及手术体位 采用气管内联合静脉全麻，患者取仰卧头颈过伸位。 2.2.2. 手术步骤 患者麻醉后常规消毒铺无菌手术巾，于颏下距下颌骨正中联合一到两横指处作一长约3.0 cm的横行切口(图1)，切开皮下组织及颈浅筋膜至颈阔肌深面，继续向胸骨侧游离下皮瓣至胸骨上窝一横指处，向两侧游离外侧皮瓣至胸锁乳突肌内侧，分别采用免充气皮肤外悬吊(克氏针 + 甲状腺拉钩)或可悬吊拉钩 [ 2 ]，切口内可同时置入腔镜(直径5 mm或者10 mm)及两把操作器械(图2)。电钩切开颈白线，超声刀分离两侧带状肌显露甲状腺，游离甲状腺侧方，凝闭甲状腺中静脉，显露颈总动脉及迷走神经，使用喉返神经电生理监护仪探针探测V1信号。牵开并向下游离甲状腺锥状叶，分离气管前间隙，超声刀离断甲状腺峡部，扩大环甲间隙，离断部分带状肌，将游离甲状腺上极上提牵拉，紧贴甲状腺上极凝闭甲状腺上极血管的分支。于喉返神经入喉处探测喉返神经走行，获得R1信号，离断Berry韧带。凝闭甲状腺周围血管，解剖喉返神经、游离甲状腺腺体，并同时清扫中央区淋巴结，取出标本。操作中注意保护喉返神经、喉上神经及上、下甲状旁腺。检查创面有无活动性出血后，蒸馏水冲洗创面，缝合颈白线，置负压引流管一根，经颏下切口引出并固定，间断皮下美容缝合颏下切口后予以包扎。检查标本，如有被误切的甲状旁腺则切碎后种植于皮下。 图1. 手术切口位于颏下长约3 cm 图2. 术中操作器械的位置 2.3. 术后处理 围术期不用抗生素，术后6 h即可清淡低脂饮食，留置引流管(引流量少于10 ml/天时拔除引流管)。 2.4. 观察指标 观察记录患者手术时间、甲状腺及中央区淋巴结病理、住院时间、术后并发症及术后美容效果。 2.5. 统计方法 用SPSS20.0软件进行数据分析，计量数据以(Y ± s)表示。
system: [SYSTEM]

user: 3. 结果 手术情况：所有手术均是由同一高年资主任医师完成，手术方式为单侧甲状腺+峡部切除+同侧中央区淋巴结清扫，术后病理均为甲状腺微小乳头状癌，中央区淋巴结转移情况：1例患者中央区淋巴结0/2，2例患者中央区淋巴结转移0/3，1例患者中央区淋巴结转移1/4。 观察指标情况：平均手术时间2.1 h，平均住院时间6.75 d，术后并发症：无近期并发症，术后声音无异常，无低钙性手足麻木。切口美容效果良好。 随访结果：随访近期无特殊并发症，无复发及转移病例。
system: [SYSTEM]

user: 4. 讨论 近年来，经口前庭入路腔镜甲状腺手术蓬勃发展，取得了较好的临床效果 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]。然而，经口前庭入路在颏神经损伤及术后口唇麻木方面仍有较高的发生率，据报道，前庭入路手术术后会并发下颌部皮肤感觉麻木，不适症状可持续3~12个月 [ 6 ]；另外，经口前庭入路在无菌操作，创伤等方面仍是临床讨论的热点。2002年Yamashita等 [ 7 ] 报告经病灶同侧下颌下小切口腔镜辅助甲状腺切除术。2013年Ding Z [ 8 ] 及樊友本教授 [ 9 ] 报道经颏下两个小切口切开，充气建腔，腔镜下甲状腺切除术，取得满意的效果，并提出腔镜手术的多元化选择与个体化方案。2020年吴国洋教授团队 [ 10 ] 报道了经颏下前庭联合入路腔镜甲状腺手术，将口腔前庭的观察孔移至颏下区域近自然皮纹处，另于两侧口腔前庭第一尖牙黏膜外侧各做一个长5 mm纵行切口作为操作孔，充气及丝线悬吊皮肤相结维持操作空间；据报道，该方法减少了口腔前庭的创伤，减少了术后并发症。 图3. 术后平视不易发现疤痕 我们将经颏下单孔免充气(悬吊)甲状腺手术(Trans-submental single foramen suspended thyroid surgery)简称为SSS-Miccoli手术，该术式进一步免除了第一尖牙黏膜外侧的两个切口及chacor操作隧道，完全避免了口腔的创伤，避免了术后口腔细菌的污染以及甲状腺癌种植转移到口腔的风险。同时，该术式操作路径相较于经腋窝和经口前庭入路更短，游离面积更小，创伤更小。免充气建腔腔镜甲状腺手术，可以避免高碳酸血症，避免出血时发生气栓，且视野清晰 [ 11 ]。本文4例患者均顺利在腔镜下完成手术，无中转开放病例，围手术期无需使用抗生素，患者在术后3天拔除引流管，观察无特殊顺利出院。术后1周随访，患者无下颌区麻木等不适；切口位于颏下隐藏于颈皮纹中，患者在正常站立时手术疤痕不易被发现(图3)，4例患者均对美容效果满意。 近几十年来，腔镜甲状腺的发展迅速，手术方式的不断更新和改进，“无菌、无瘤、微创、美观”是甲状腺外科医生努力的方向。我们认为SSS-Miccoli术式具有创伤小、恢复快、并发症少等优势，可作为腔镜甲状腺切除术的可选择的术式；由于随访时间尚短，需要更大样本量来进一步研究。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 进入新发展阶段我国农业转移劳动力返乡创业有了新的特征和转变，对于推进宜居乡村建设和乡村振兴战略具有重要意义。使用2018中国劳动力动态调查数据(CLDS)数据，利用二元Logistic模型进行逐步回归，探究人力资本、社会资本、金融资本对农业转移劳动力支持差异。研究发现，人力资本、社会资本和金融资本对农业转移劳动力返乡创业支持的影响均显著，进一步构建新发展阶段农业转移劳动力返乡创业的支持路径，从而提高返乡创业的质量和数量。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 在“大众创业、万种创新”的国家战略背景下，新发展阶段返乡创业的农业转移劳动力也在逐年增加，其创业动机也随着我国社会矛盾的转变而发生改变。农业转移劳动力基于对美好生活的向往和追求，由生存型创业转变为自我实现和自我发展型创业。但是在这一返乡浪潮中，并不是所有农业转移劳动力都会创业成功甚至会失败，因此学界展开了对返乡创业的结果绩效评估研究。外出务工或者外出创业经历是考察返乡创业绩效评估指标之一，拥有创业经验的农业转移劳动力能够再次挖掘人力资本，更易获得较高创业绩效 [ 1 ]。但也有学者认为外出务工经历明显阻碍了农业转移劳动力返乡创业，虽然外出务工经历有助于农业转移劳动力拓展视野、提升人力资本以及获取外部资源，但由于长期在外，其在家乡的个人声誉、人缘关系及社会评价等本地社会资源有所丧失，不利于返乡创业 [ 2 ]。而创业支持政策落实困难以及资金、技术、人才、土地等要素整合不到位，则是创业过程中出现融资难、用工难、土地流转难、基础设施依然薄弱和创新意识缺乏等问题的主要原因 [ 3 ]。在创业过程中周围的舆论压力、个人的创业能力、融资渠道狭窄、人才引进困难、配套行政服务缺乏则是导致返乡创业失败的重要因素 [ 4 ]。因此本研究，将上述影响因素总结为农业转移劳动力的人力资本、社会资本和金融资本三个方面，利用二元Logistic回归模型，探究对返乡创业过程支持的差异和影响，从而构建新发展阶段农业转移劳动力的返乡创业支持路径。
system: [SYSTEM]

user: 2. 变量说明及模型设定 2.1. 数据来源 中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey，简称CLDS)通过对中国城市和农村的村居进行两年一次的追踪调查，建立了以劳动力为调查对象的综合性数据库，包含了劳动力个体、家庭和社区三个层次的追踪和横截面数据，可为实证导向的理论研究和政策研究提供高质量的基础数据。因此，本文选取2018年的CLDS数据中个体层面的调查数据，相较于以往的调查数据，2018年的数据更具有时效性，它以15~64岁的劳动年龄人口为对象，以劳动力的教育、就业、务工经历、社会参与等的现状和变迁为核心开展调查，为本研究提供了各个变量的数据支持。2018年CLDS样本覆盖中国29个省市，样本规模为401个村居，14，226户家庭，21，086个个体，本研究通过对样本数据进行筛选，最终共得到1420个有效数据。 2.2. 模型设定 根据CLDS2018问卷受访者问卷调查情况，对数据进行筛选时，去除了户籍为城市的个体变量，将受访者回答为“曾经有外出务工经历”、“不再外出务工”且“职业类型为自雇和雇主”看作是返乡创业者，赋值为1，定义为“y = 1”；反之，则赋值为0，定义为“y = 0”。被解释变量“城市农业转移劳动力是否返乡创业”则可以看作为一个二分类变量，因此利用二元Logistic回归模型进行分析。其模型基本形式为： ln p ( y = 1 ) 1 − p ( y = 1 ) = α + ∑ i = 1 k β i x i x i 表示影响城市农业转移劳动力返乡创业的第i个解释变量，k为解释变量个数，α为截距项，β i 为解释变量x i 的系数，反映该变量对城市农业转移劳动力返乡创业影响的方向及程度，通常用最大似然估计法求得。城市农业转移劳动力返乡创业的概率与未创业的概率的比值 p ( y = 1 ) / 1 − ( y = 1 ) 为事件发生比，即OR值。 2.3. 变量选取 结合新发展阶段城市农业转移劳动力返乡创业的现状，解释变量主要划分为人力资本、社会资本、金融资本和自然资本等，其中人力资本以受访者的受教育程度、是否接受过政府补贴提供的职业培训和使用社交网络的能力作为衡量指标；社会本以兄弟姐妹个数、对他人的信任程度、邻里熟悉程度、在村里的熟人个数和亲戚喜事送礼的情况作为衡量指标；金融资本以年收入和在家乡是否有经营投资作为衡量指标；自然资本以是否在家乡拥有土地作为衡量指标。受访者的年龄、性别、婚姻状况、健康状况作为研究的控制变量。对上述变量的描述统计见表1。 Table 1 Descriptive statistics of variable 变量名称 变量定义 均值 标准差 农业转移劳动力返乡创业 1 = 工作类型为雇主或自雇；0 = 其他工作类型。 0.1286 0.3348 年龄 1 = 30岁以下；2 = 31~50岁之间；3 = 大于51岁。 2.2831 0.6789 婚姻状况 1 = 已婚；0 = 未婚。 0.8853 0.3187 性别 1 = 男；0 = 女。 0.6249 0.4843 兄弟姐妹数量 1 = 1个；2 = 2个；3 = 3个…… 3.30 1.907 受教育程度 1 = 小学及以下；2 = 初中；3 = 高中及中专； 4 = 大专及以上。 1.7993 0.7610 健康情况 1 = 非常健康；2 = 健康；3 = 一般；4 = 比较不健康； 5 = 非常不健康。 2.54 1.025 熟人个数 1 = 1个；2 = 2个；3 = 3个…… 3.4427 2.2443 对他人信任程度 1 = 非常不信任；2 = 不太信任；3 = 一般；4 = 比较信任；5 = 非常信任。 2.6974 1.6180 邻里熟悉程度 1 = 非常不熟悉；2 = 不太熟悉；3 = 一般；4 = 比较熟悉；5 = 非常熟悉。 3.4307 1.9784 年收入 1 = 两万以下；2 = 两万到五万；3 = 五万到十万； 4 = 十万以上。 1.7710 0.8764 政府提供职业培训 1 = 是；0 = 否。 0.0746 0.2628 亲戚喜事送礼情况 1 = 全部都去；2 = 大部分会去；3 = 少部分会去； 4 = 极少会去。 1.72 0.804 使用网络社交情况 1 = 经常使；2 = 偶尔使用；3 = 很少使用；4 = 不使用。 2.36 1.344 是否在家乡拥有土地 1 = 是；0 = 否。 0.7797 0.4145 是否在家乡有经营投资 1 = 是；0 = 否。 0.0584 0.2346 表1. 变量的描述统计 由表1可知在返乡的农业转移劳动力群体中，选择进行创业的并不多，其均值只有0.1286，大多数还是从事务农等工作，主要集中在31~60岁之间的年龄段。返乡的农业转移劳动力的婚姻状况大多数为已婚，其均值达到了0.8853，其中男性偏多，且每人平均拥有3个兄弟姐妹。现阶段农业转移劳动力的文化水平有了一定的提高，但还是学历为初高中的居多。对于政府提供的职业培训，参与意识较低，均值只有0.0746，说明大部分的人都没有参与过培训，政府的培训政策并没有很好的落实到基层。常年在外工作在一定程度上降低了农业转移劳动力在家乡的社会资本，其对邻里的信任程度不高，熟人较少，只有平均不到4人，但是经常参与村里的亲戚喜事还是居多，对邻里相对熟悉。农业转移劳动力的年收入集中在2万左右一年，其中大部分人还保留着家乡土地，驱动其返乡务农。
system: [SYSTEM]

user: 3. 实证结果分析与讨论 本文利用SPSS26.0统计软件对新发展阶段城市农业转移劳动力返乡创业情况进行二元Logistic逐步回归分析，结果见表2，其中模型一是将所有的解释变量都引入回归模型得到的统计结果，将在模型一中对农业转移劳动力返乡创业影响不显著的解释变量剔除。此时，模型二只包含解释变量中对农业转移劳动力返乡创业影响显著的变量。模型一与模型二的拟合优度分别为0.753和0.755，说明模型的拟合优度较好，且模型二经过逐步回归拟合优度得到了改善。 Table 2 Binary Logistic regression results of influencing factors of rural migrant labor returning to their hometowns to start their own businesse 解释变量 模型一 模型二 B 瓦尔德 OR值 B 瓦尔德 OR值 年龄 0.037 0.030 1.038 - - - 婚姻状况 1.302*** 7.411 3.676 1.279*** 9.141 3.591 性别 0.185* 3.298 1.203 0.195** 3.680 1.215 兄弟姐妹数量 −0.032 0.230 0.968 - - - 受教育程度 0.044* 0.080 1.045 0.306** 33.516 1.358 健康情况 0.055 0.203 1.056 - - - 熟人个数 −0.005 0.056 0.995 - - - 对他人的信任程度 −0.103 0.252 0.902 - - - 邻里熟悉程度 −0.071 1.413 0.931 - - - 年收入 0.685*** 24.314 1.984 0.711*** 32.143 2.036 政府提供职业培训 −1.445*** 7.080 0.770 −1.768*** 11.280 0.706 亲戚喜事送礼情况 0.105* 3.208 4.242 0.115** 4.034 1.122 使用网络社交情况 −0.342*** 10.130 0.710 −0.343*** 11.794 0.710 是否在家乡拥有土地 −0.340** 1.609 0.711 −0.496** 4.093 0.609 是否在家乡有经营投资 1.914*** 33.702 6.782 1.952*** 43.066 7.044 常量 −3.302*** 10.761 0.037 −3.384*** 106.441 0.034 拟合优度 0.052 0.075 表2. 农业转移劳动力返乡创业的影响因素的二元Logistic回归结果 注：*表示P < 0.1，**表示P < 0.05，***表示P < 0.01。 根据表2的回归结果，年龄、兄弟姐妹数量、健康情况、熟人个数、对他人的信任程度未通过显著性检验。从个体层面来看，婚姻和性别对城市农业转移劳动力返乡创业影响显著，已婚的相较于未婚的城市农业转移劳动力进行创业的概率更大，约是未婚者的3.6倍，其中男性返乡创业的可能性是女性的1.2倍。 从人力资本的角度，城市农业转移劳动力的受教育程度呈现出倒U型的变化，受教育程度太低或者太高的返乡创业情况都呈现出一个下降的趋势，选择返乡创业的城市农业转移劳动力大多集中在初高中学历，因此也导致其返乡创业的质量难以保障。接受过国家提供的职业培训者，选择返乡创业者的是未接受培训的0.706倍，他们通过职业培训拥有了一技之长，从而可以相对轻松的找到安稳一点工作，从而不愿意去选择危险较大的创业，这也在一定程度上导致了返乡创业过程中缺乏专业人才的支持。 从社会资本的角度，经常参加村里亲戚的喜事并送礼的城市农业转移劳动力，选择返乡创业概率是不太经常与亲戚走动的农业转移劳动力的1.12倍，说明其还保留着以地缘和亲缘为纽带的社会支持网络，更容易再次融入家乡，在创业过程中也更容易得到乡亲们的支持和帮助，避免一些不必要的麻烦。与亲戚来往构成了返乡创业者的现实社会资本，网络社交则构成了其虚拟社会资本，网络社交突破了地域的限制，可以获得更多创业支持资源和人脉，不太使用网络社交的城市农业转移劳动力返乡创业的概率是经常使用者的0.7倍，证明了网络社交对返乡创业行为具有一定的正面影响，能够拓宽获得创业信息的渠道。 从金融资本的角度，在城市工作多年拥有了一定的积蓄时，城市农业转移劳动力返乡创业的动机发生了改变，由以往的生存型返乡创业转变为发展型返乡创业，他们创业的目的不再是为了改善物质生活，更多的是为了满足精神生活和追求理想目标，他们创业的概率是经济状况较差的2.03倍。并且，在长期在家乡有经营投资行为的更倾向于返乡创业，是未有经营投资经历者的7.04倍，多年经营投资的经历让他们能够更加明确家乡的经济发展特色，相较于其他创业者更容易找到适合创业的契机。是否拥有在家乡土地则是城市农业转移劳动返乡后是否进行创业的重要影响因素，拥有土地的返乡者返乡后就会再次选择务农，是选择返乡创业概率的0.609倍，没有土地的促使返乡者在家乡谋求新的发展机会，从而推动其创业行为。