DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论和讨论 “瞿塘嘈嘈十二滩，人言道路古来难。长恨人心不如水，等闲平地起波澜”(唐·刘禹锡《竹枝词九首》其七)。水生昆虫的种群空间格局、群落结构特征受到水体质量的直接影响，襀翅目、毛翅目、蜉蝣目、蜻蜓目的丰富度是地表水质评价的关键指标 [ 25 ]。19世纪末叶以来，席卷全球的工业文明引发了严峻的环境问题，珍贵的饮用水资源日趋枯竭，脆弱的淡水生态系统岌岌可危，水生动物的自然栖息地支离破碎，内陆水系的生物群落面临着史无前例的浩劫 [ 26 ] [ 27 ]。传统工业、粗放农业以浪费资源、牺牲环境为代价换取分配失衡的社会财富，只求索取不愿投入，只顾掠夺不讲修复，“先污染后治理”的老路难以为继，环境公害事件的后果极其恶劣。“昔日伊人耳边话，已和潮声向东流。再回首，往事也随枫叶一片片落”(陈宇任《逍遥叹》)。即使在环境治理经验丰富的欧美诸国，水生昆虫的生物多样性也已急剧衰退，瓦尔登湖畔缥缈的背影渐行渐远。21世纪初，捷克共和国175条河流的襀翅虫出现频率较50年前显著降低，向欧洲生态学界敲响了警钟 [ 28 ]；在美国中西部的农业大州、机械制造业基地——伊利诺伊州，博物馆档案记载的21种襀翅虫已至少40年未采到标本，其中特有种罗氏异绿襀(Alloperla roberti)、彰灼同网襀(Isoperla conspicua)完全灭绝 [ 29 ]。鸸翅带襀属(Oemopteryx)是典型的西古北界–新北界间断分布类群，该属在欧洲唯一的孑遗种洛伊鸸翅带襀(Oemopteryx loewii)疑似灭绝 [ 30 ]。亚洲的襀翅目研究起步较晚，区系调查工作依然处于攻坚阶段，一系列历史遗留问题亟待解决。例如被美国昆虫学家Richard W. Baumann [ 31 ] 列为存疑种的杭州叉襀(Nemoura hangchowensis)，自从1928年朱元鼎先生描述之后，将近一个世纪仍无更多采集纪录发表，或许已经在其模式产地周边绝迹。 “百年勋业镜中看。叹行路、古来难。风雨换朱颜。更谁管、安仁鬓斑？”(元·彭致中集《鸣鹤馀音》卷四《太常引》)水生动物的濒危机制非常复杂，学界提出的拯救措施屡遭挫折，自然保护区并未阻挡“长江女神”白鱀豚(Lipotes vexillifer)走上不归之路的步伐，人工繁殖放流也丝毫没有扭转中华鲟(Acipenser sinensis)野生种群衰落的趋势 [ 27 ]。叉襀总科稚虫对水质污染敏感，生境适应范围狭窄，成虫难以远途迁徙，因此颇多狭域分布的种类。环境温度不超过25℃，也是叉襀总科昆虫生长发育的必要条件，酷暑来临时稚虫有滞育现象 [ 7 ]。在“华中屋脊”神农架南麓的九冲河，四川叉襀(Nemoura sichuanensis)栖息的水域温度介于3.9℃~18.5℃之间 [ 8 ]。“风雨送春归，飞雪迎春到”(毛泽东《卜算子·咏梅》)，黑襀科(Capniidae)、带襀科(Taeniopterygidae)零星分布于北半球的高纬度、高海拔地区，稚虫发育成熟后经常在早春的冰雪中羽化。我国横断山脉的特有种扁突黑襀(Capnia oblata)，模式标本采于1987年2月23日，迪庆州德钦县白马雪山海拔4750 m处，采集标签记录的气温为−26.4℃ [ 32 ]。挪威生命科学大学Sigmund Hågvar教授在布斯克吕郡(Buskerud County)海拔约800 m的针叶林中观测到，雪云带襀(Taeniopteryx nebulosa)成虫以1~2.2 m/min速度在厚达0.5~2 m的积雪上爬行，当时彤云密布，天色阴暗；然而夜晚霜冻降临，它们便从雪面消失。Hågvar长期关注芬诺斯堪迪亚(Fennoscandian)地区玄圃雪蝎蛉(Boreus westwoodi)、蛛蝥雪大蚊(Chionea araneoides)、执中平腹蛛(Gnaphosa intermedia)、里闾球角跳虫(Hypogastrura socialis)等耐寒生物的物候特性，他推测这些节肢动物夜间隐匿于雪下土壤、植物根系、枯枝落叶之际温度、湿度相对稳定的空隙 [ 33 ]。气候变暖会扰乱昆虫正常的生长节律，迫使喜寒物种向更高的纬度或海拔迁移，对安旎沼石蛾属(Annitella)、四节蜉属(Baetis)、短翅带襀属(Brachyptera)、等网襀属(Isogenus)、同网襀属(Isoperla)等扩散能力偏弱的类群造成负面影响 [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ]。 “博闻强识吾儒事，笺疏草木虫鱼细。致知格物久垂训，一物不知真所耻”(胡先骕《水杉歌》)。一物不知，君子所耻；博学详说，将以反约。究盈虚之理数，正天地之纪纲，观其古始，则知其终。“‘格物’者，谓穷致事物之理；‘致知’者，谓推极吾之所知”(明·张介宾《景岳全书》卷六《诸家脉义》)。天文学家需要清查宇宙涵括的各种物质运动形态，分类学家则致力于阐释所有生命模式之间的关联，他们以深邃的历史底蕴、渊博的知识储备、坚定的职业信念承担起时代赋予的庄严使命，理应得到同等的信任和尊崇 [ 37 ] [ 38 ]。碧海蓝天是最公平的公共产品，锦绣河山是最普惠的民生福祉，自然环境对人类的生存至关重要，善待珍稀物种就是守卫我们的家园。尽管自然界的生态平衡正在遭受前所未有的冲击，但成千上万种无脊椎动物仍然未被科学文献载录，阻碍了国际自然保育联盟(IUCN， International Union for Conservation of Nature)评估物种濒危等级的进程 [ 39 ]。印度农业研究理事会曾经资助11家单位开展昆虫分类研究，可是2017年4月，这项政策戛然而止。在基础设施有待完善的第三世界国家，重数量轻质量、重成绩轻教育的评价机制亵渎了科学精神的灵魂，极端功利主义的顽瘴痼疾、形式大于内容的学术风气成为束缚科技发展的桎梏，生物系统学向来缺乏充足的社会支持，公众很难知晓哪些物种已经永远消逝 [ 40 ] [ 41 ]。分类学的细致工作为生态学家提供必要的基本信息，生态学的数据分析方法也给系统分类带来极大便利，惟有双方竭诚合作，精准掌控资源家底，才能灵活应对环境恶化的挑战 [ 42 ] - [ 50 ]。作为防范生态风险的战略环节、守护自然遗产的题中之义，物种多样性的编目任务繁重艰巨，水生昆虫资源的全面梳理刻不容缓。本文在汇总叉襀科分类学资料的基础上，严格遵守《国际动物命名规约》相关条例，如实报道了甘孜藏族自治州叉襀属第3个新种，考察成果对四川省的饮用水源保护具有参考价值。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文介绍了沙特阿美石油公司对油气管道施工项目中的设备及操作人员准入的强制要求和应对措施。阿美公司以其规范、标准严格著称，相对于国内的工程项目管理有一定的特殊性和严苛性，施工设备作为施工单位投入项目建设的重要硬件资源，势必要在项目启动前期了解相关工作要点和应对措施以先行谋划，做到弓调马服。 关键词 :沙特阿美，设备保障，自有设备，属地租赁，应对措施 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 施工设备是项目组织施工生产的重要基础资源，其保障效率如何、效果如何，对项目施工生产过程的安全、效率、质量起着至关重要的作用。面对阿美油气管道施工市场，中方施工企业往往受制于此，而缺乏经验总结且没有形成系统的指导方法愈加成为了限制了中方企业发挥生产效能的主要原因，本文尝试性解说了针对阿美施工项目中中方企业应该着重落实的设备保障工作要点和应对措施，以供参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 施工设备进入阿美项目的准入要点与应对措施 施工设备资源分为施工企业自有动迁和属地租赁两个来源，通过价格对比分析，国内施工企业自有设备使用成本大幅低于在沙特的属地租赁成本，从这个角度说动迁国内施工设备至沙特现场具有较大的经济价值。而将自有设备出口至沙特国并投入到项目现场使用还需要达到以下准入控制条件： 1) 发电或者用电设备频率不能是50 HZ否则会在到岸清关时被拒绝或者被收缴。 2) 良好整洁的外观，便于顺利清关。 3) 报关信息要准确完善，如每台设备的出场编号、发动机号、底盘号、制造商、生产日期，原值等信息要准确填写，若发生与设备实体不一致情况，会导致不能清关通过或者导致设备今后不能返回。 4) 自有设备进场后不能直接投入使用，需要获得阿美公司认可的第三方检测机构的检测通过标签及检测报告：目前阿美公司指定了十家检测机构，其中包括必维国际BV、德国莱茵TUV等国际知名检测公司以及一些本土检测公司，检测标签的作用非常关键，没有通过他们的检查，即便是一台全新的设备也会被拒绝使用。阿美施工现场有着严格的作业许可制度，在作业许可证上要包含下一步施工所用到的所有设备，因为一个没有贴签的设备能让整个施工机组甚至区片施工队伍停工！解决办法就是提前签约检测公司，在计划施工前就完成检测工作，获得标签和检测报告，经验判断，这个过程最快要7天左右 [ 1 ]。 5) 需要将要检测的大型行走设备安装PWAS：Proximity Warning & Alert Systems，即接近警报和警报系统，其功能可实现360度人员靠近报警，包括多组感应元件组合和实现驾驶室内的可视系统，该套设备的购买及安装费用均价大约为8千沙币，价格不菲，因此，短工期项目不建议动迁自有设备。 6) 每台大型设备配备美国UL-8KG灭火器(美国UL安全试验所认证、阿美指定)。 7) 警灯，在大型设备的顶部要安装具有闪烁功能的警灯，以警示勿靠近。 8) 倒车嗡鸣器，设备倒行时，发出提示音。 9) 要具有设备行驶证：也叫注册登记证，证明设备的来源是正规途径。异常来源的设备也就无法获得注册。 10) 设备保险：这个保险是意外伤害险，属于安全管理要求的必须项。一台没有注册的设备是无法提供保险的。
system: [SYSTEM]

user: 3. 沙特现场属地租赁工作的要点与应对措施 沙特油气资源丰富，是油气工程施工的大市场，施工设备租赁资源丰富，与自有设备相比，属地租赁会减少很多准备工作和设备安全部件加装费用。因为属地租赁商都很熟悉阿美的准入要求，但也并非完全满足要求，在实施租赁过程中要有专业人员进行动迁前的验收。完全满足阿美配置要求需要一笔不小的花费，这也需要承租方去推动租赁方执行，可以在查验设备状况满足要求之后，签署租赁协议，推动出租方尽快完成各项加装，以便可以及时进场使用。而在推动自有设备在当地注册备案及保险投保问题上需要委托具有一定资历的本地人代理办理，因为沙特的公务机构工作时间、节奏、方式等原因限制，如果想中方人员自行完成此项工作尚需进一步调查研究。
system: [SYSTEM]

user: 4. 沙特阿美对施工设备操作人员的准入要求及应对措施 通过以上可知阿美对施工设备的准入要求颇为严苛，然而，只具备符合准入要求的设备并没有完成我们的需求，在阿美现场对设备操作人员的准入依然有着层层关卡，一个合格的操作人员应当具备以下条件： 1) 操作人员当地居住证： 沙特设备操作人员待遇很高，但土生土长的本地人一般是不会从事这项工作的，一个外籍来到沙特想要获得居住证会有一定的难度。 2) 操作人员保险：当地的医疗保险，只有获得居住证之后才可以获得保险。 3) 操作人员重型设备驾照：因为它们的设备都有行驶证，所以操作人员就应当有相应的驾照，当地称为：“重型设备驾照”。 4) 操作人员操作证：只有驾照还不能上岗，还要取得相应的“操作证”，目前被认可的操作证只有两种：阿美公司颁发的操作证和SPSP操作证，阿美证是沙特阿美体系内的认证，是他们认可度最高的一种，但是颁发数量少、持证操作人员费用高。SPSP是沙特石油服务工艺培训学校颁发的操作证，是本土知名培训学校。一般培训取证时间需要3~6个月。长期在沙特的施工企业培养自己的设备操作人员非常重要，要在项目启动前超前谋划此项工作。 最严重的一点是，操作证要人机匹配，这个匹配跟我们在国内常讲的类别匹配有很大的区别：例如国内你是一个吊管机操作手，那么你可以开卡特、可以开岱峰、可以开波兰吊等品牌设备，并且可以从40T型号到90T全部适用，可是在阿美的要求是：你的操作证上注明的是什么品牌型号，你就必须只能开什么品牌、什么型号，例如：你的证件是挖机DOOSAN 220，你就不能操作DOOSAN 360，也不能操作HYUNDAI 220，就是要求品牌 + 型号的完全对应。这一要求给易发生的更换设备或者更换操作手工作带来了极大的困难，一般只要发生设备故障或者操作手问题需要更换，很难实现匹配，经常将人机一起退场。应对此问题的方法就是平时要花费大量精力去搜集市场资源，丰富资源台账，建立动态联系，以便不时之需。 5) 参加阿美组织的Safety Orientation：阿美安全部门会不定期组织开展一次，所有进入施工现场的操作和管理人员都需要参加，参加完这个培训会颁发一张有签名的培训证，没有这个证不得进入施工现场，这个证又是按施工区域不同而不同的，所以要全员、全面参与此项培训，新到场人员要紧盯培训通知，及时参加，否则无法参与现场工作，此要求的应对措施就是将可见的拟参建人员全部安排参加培训取证，以备不时之需。证件长期有效。 6) 国籍限制：受国际政治因素影响，阿美项目拒绝使用叙利亚、也门、黎巴嫩国籍人员，这是近年来的国家关系所致，可据了解，当地设备操作手也门、叙利亚国籍占比不低且素质较高，因此，如前面所述，计划长期在沙特的施工企业培养自己的设备操作人员非常重要，一定要超前谋划此项工作。同时，相信政治因素影响是一时的，总会过去。 以上分别解说了阿美公司对设备和操作人员的准入要求，这项工作的难点在于：市场上人力、设备资源是流动的，操作人员的证件是有有效期的、设备的保险、检测标签等都是有有效期的，加之外籍员工重视私人时间、休假观念强，流动性非常大，在推动这些准入要求组合实现的过程中需要设备管理人员紧跟我方现场需求，高效协调出租方、施工机组、合同管理部门、阿美培训方等多方同步互动推进。如果拖的时间长了，前面的第N条状态就可能已经发生了改变 [ 2 ]。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结束语 在沙特文化里，工作节奏缓慢，重视私人时间，因阿美对设备及操作人员严苛的准入要求，致使设备资源进场手续繁多冗长，资源到位缓慢，结合此种情况，中方施工企业应充分调研市场，搜集优质供应商、加强进场前的准入条件沟通及进场过程验收环节把控，同时加强与各干系人的个人友谊建立，同时制定科学的奖惩机制，提高供应商对外租设备的维修保障服务意识和外籍操作人员的工作积极性，逐步提高中外员工工作节奏和方式的融合程度，以做好设备资源的保障和管理工作，助力项目施工高效、稳步推进，实现经营效益目标。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 松辽盆地三肇凹陷东部榆东地区扶杨油层具有较大资源潜力，为了对该区扶杨油层砂体发育展布特征进行研究，采用地质统计学反演基本原理，按照子波提取及井震标定、建立低频背景模型、约束稀疏脉冲反演和地质统计学反演参数测试的步骤，实现了对扶杨油层砂体分布特征的预测。通过趋势分析和符合率验证均表明地质统计学反演方法对榆东地区扶杨油层砂体预测具有较高的适用性，对于指导该区下一步勘探提供重要的支持作用。 关键词 :岩石物理，地质统计学反演，砂体预测，扶杨油层 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着松辽盆地中浅层勘探进程的不断推进，勘探开发对象日趋复杂，预测目标区的评价难度也逐渐增大。三肇地区的扶杨油层分布范围广，资源潜力大，成为较现实的勘探突破目标区，其中榆东地区便是重点目标区之一。榆东地区陆续发现多个含油区块，并提交石油预测储量，使榆东地区含油面积进一步扩大。研究区扶杨油层分属下白垩统泉头组三、四段地层，主要目的层为扶一、扶二、扶三、杨一、杨二、杨三6个油层组。受北部物源控制，自下而上表现为水进特征，发育浅水三角洲平原、前缘和河流相沉积，砂体宽度一般在400~600 m。砂体平面总体上近南北向条带状展布，砂岩纵向上层数多、单层厚度薄，一般在1~5 m之间，层间差异大、层间连续性差及层内非均质性强，注水开发效果不明显，单井产量低，有效开发动用难度大，这一储层特征将限制了研究区下一步勘探和开发方案的制定 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]。因此，有必要利用三维连片地震资料，通过地震反演对扶杨油层砂体分布特征进行精细研究，从而为研究区下一步有利区块优选和评价井部署奠定基础。 地震反演是由地震反射剖面得到地层波阻抗剖面的过程，目前主要分为三类：连续反演、递推反演和基于模型反演。虽然各方法均存在其优点和不足之处，但叠后地震反演仍然是目前储层预测技术中较为有效的方法之一。
system: [SYSTEM]

user: 2. 地质统计学反演基本原理 地质统计学地震反演就是根据地质统计学原理，充分利用测井、试井、地质、地震资料，由数据自身和相互之间的空间相关程度以及自身空间位置的联系建立油藏属性概率模型和随机函数模型，得到受地质统计模型约束的、高分辨率的多个等概率实现，这些实现不仅忠实井资料和地质统计规律，也明确地忠实地震资料，从而推断油藏属性空间分布特征 [ 5 ] - [ 11 ]。地质统计学反演的优势是在井点忠实于井，可以得到较高的垂向分辨率。不足之处是井间估值容易陷入局部极大，造成反演结果不确定性较多。本次研究在充分利用其井点高分辨率特点的同时，引入相对低垂向分辨率、高横向分辨率的稀疏脉冲反演结果作为约束，以降低井间反演的不确定性。
system: [SYSTEM]

user: 3. 地质统计学反演技术流程及关键步骤 地质统计学反演的流程主要包括：地质统计学、地质统计学模拟、地质统计学反演、地质统计学协模拟以及地质统计学反演结果解释 [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]。地质统计学参数测试主要包含了属性的PDF函数、岩性比例、变差函数以及地震权重(流程见图1)。除变差函数横向变程外其余岩性比例等参数均有实际测量数据用于参数测试，横向变程的测试主要可参考常规约束稀疏脉冲反演对砂体的刻画。 图1. 地质统计学反演基本流程图 完成叠后地质统计学反演流程，主要进行子波提取与井震标定、背景模型建立、确定性反演、参数测试等工作。 3.1. 子波提取及井震标定 本次研究以褶积模型为基础，由声波和密度测井资料求出的反射系数和井旁地震记录，用最小二乘法求出地震子波。经过测试，子波长度选为95 ms，提取子波时窗为目的层上下各扩展150 ms，长度约350~400 ms之间。通过对获得的各井最为合理的井旁道子波进行分析发现(图2)，各井子波具有很好的一致性，平均子波主峰在零附近，旁瓣较小，有类似雷克子波的形态，验证了提取子波的可靠性。 图2. 松辽盆地榆东地区子波振幅谱和地震匹配关系图 利用提取的子波开展井震标定工作，从标定结果统计来看，多数井标定的相关系数都在0.7以上，个别井可达到0.8以上(图3)，说明子波提取合理，井震标定效果较好，为后续地震反演打下坚实的基础。 图3. 合成记录标定图 3.2. 建立低频背景模型 地质统计学反演参数测试需要以确定性反演结果为基础，而确定性反演是基于波阻抗模型的反演，因此建立尽可能接近实际地层的波阻抗模型，是减少反演结果多解性的根本途径。初始地质模型的建立主要是通过将井数据沿着构造解释层位进行插值，其中最重要的是空间某点处各井的权值贡献，以及各井曲线的垂直分量，另外还要根据沉积定义地层的合理接触关系。 由于本区井分布不均匀，用Jason低频模型插值方法出来，牛眼现象较严重(图4)，结合Paleoscan软件进行低频模型优化，该算法根据本区井分布的特点，在测井曲线标准化处理的基础上，井附近采用井曲线资料，无井区域参考地震相对组抗的均方根振幅体趋势，通过对比可以看出(图4)，低频模型自然平缓变化，无牛眼现象，说明模型相对比较合理。 图4. Jaosn与Paleoscan初始模型平面对比 3.3. 约束稀疏脉冲反演 约束稀疏脉冲反演是基于反褶积的一种传统反演方法，虽然该方法有垂向分辨率不高的缺点，难以识别地震分辨率以下的地质体，但是具有较高的横向分辨率。约束稀疏脉冲反演参数包含子波刻度因子、合并频率等，测试主要通过信噪比、井数据相关性、标准偏差、稀疏性以及综合误差变换曲线来选择参数。 从反演前原始地震记录与反演后合成地震记录信噪比对比，信噪比达到了30左右(图5)，说明地震数据信息得到了充分的挖掘。从残差剖面(图6)上也可以看出，反演后地震残差较小，说明了地震信息得到充分利用，反演波阻抗模型合理。 图5. 松辽盆地榆东地区三维反演前后目的层信噪比对比图 图6. 松辽盆地榆东地区过shu3-1-shu38井连井残差剖面图 3.4. 地质统计学反演参数测试 地质统计学反演过程中关键参数主要有：概率密度函数、变差函数以及云变换。 反演过程中需要从构造模型中提取油层相关的砂层组，通过对层组之间的变差函数分析来确定参数。针对扶余顶部–扶一段、扶一段–杨大城子顶部、杨大城子顶部–杨一段、杨一段–杨大城子底部四个砂组，通过其波阻抗直方图(图7)可以看出，除扶余顶部砂组砂泥岩阻抗依然重叠较多外，其他三个砂组砂泥岩均有较好的区分效果，这说明了多井一致性处理后的阻抗较为合理。对各砂组泥岩段和岩性的变差函数进行研究得到，扶余顶部砂组明显纵向变程小于其它三个砂组，与四个砂组砂岩厚度统计分析的结论一致，砂组为典型的薄互层特征，纵向变化快，变程短。 纵向变程、岩性比例以及概率密度函数这些参数均可通过实际数据直接或者间接得到，而横向变程则十分灵活，可以视为地质统计学反演中最灵活的参数，这一参数通常有两种确定方式：一是在了解工区大致沉积模式的基础上，确定一个大致的横向变程，二是通过地震属性分析确定地质体的规模和展布趋势，来得到大致的横向变程。 图7. 松辽盆地榆东地区扶杨油层各砂组波阻抗直方图
system: [SYSTEM]

user: 4. 地质统计学反演结果评价 1) 砂岩厚度预测 砂岩厚度的提取和分析是储层预测的一个重要的成果，通常通过测井分析得到砂岩和泥岩的阻抗界限，以此来确定提取砂岩厚度的门槛值。研究区由于地层倾角较大，构造高部位与低部位压实差异较大，造成不同构造部位砂岩阻抗差异较大，因此不同区域位置采取不同的阙值提取砂岩厚度，如A井区三维的砂泥岩阻抗界限在8700左右，B井区三维的砂泥岩阻抗界限在9000左右。以反演结果为基础，根据适当的砂岩波阻抗阙值，对榆东地区扶杨油层FI4、FII1、YI6和YI7主力砂体厚度平面分布预测，如图所示，可以看出扶杨油层储层主力砂组储层厚度相对较薄，4米以下储层比例超过50%，且砂体纵向叠置、横向变化快(图8)。 2) 反演结果趋势分析 通过本次研究获得的反演结果与地震叠合关系可以看出，反演结果与地震同相轴趋势一致，井点处与井上砂体吻合较好，说明框架模型、子波选择较为合理，地震数据也起到了很好的约束作用。 图8. 松辽盆地榆东地区扶杨油层主力砂体厚度平面分布预测图 3) 符合率验证 基于获得的岩性反演结果数据(图9)，首先发现已钻井实际钻遇砂体与预测砂体误差较小，比如统计砂层共359个，其中误差在2米以上的样点有11个，误差在2米之内的样点有315个，符合率为87.8% (图10)。然后选择了shu25-96-62、shu27、shu29-xie6和shu29-3四口井作为盲井验证反演结果，预测符合率均在85%以上。 图9. 三维过shu29-2-shu25井近东西向地质统计学反演剖面图 图10. 松辽盆地榆东地区已钻井实钻厚度与预测厚度交汇图
system: [SYSTEM]

user: 5. 结论 1) 本次研究在充分利用地质统计学反演井点高分辨率特点的同时，引入相对低垂向分辨率、高横向分辨率的系数脉冲反演结果作为约束，以降低井间反演的不确定性。 2) 榆东地区扶杨油层FI4、FII1和Y16等主力砂组储层厚度相对较薄，4米以下储层比例超过50%，且砂体纵向叠置、横向变化快。 3) 趋势分析和符合率验证均表明，通过地质统计学反演方法对砂体的预测与目前钻井实际钻遇砂体具有较好的一致性，表明该反演方法对榆东地区扶杨油层砂体预测具有较高的适用性。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文分析了油气管道施工企业目标成本管理的内容和意义，针对当前管道施工企业经营管理中普遍存在的问题，提出优化实施方案，通过强化对外分包管控、降低对外分包成本、优化项目物资采购、严控材料消耗成本、科学配置设备资源、降低设备外租外修费用、优化现场施工组织、多角度降低施工成本，对工程项目成本实施全面目标管理，提升企业经营管理水平。 关键词 :管道施工，目标成本，管理模式，改进措施 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 油气管道施工企业在激烈的市场竞争环境下，仅仅依靠质量参与战略竞争，很难取得胜利并发展壮大，还需要在成本管理上取得突破，降低成本，增加利润值，才能提升企业的核心竞争力，进而打造一流的油气管道施工企业。面对当前市场环境，油气管道施工企业普遍对目标成本管理缺乏经验总结且没有形成系统的指导方法，这成为导致企业市场竞争力不足的主要原因之一。本文尝试性解说了当前油气管道施工企业目标成本管理实施中的不足、建议管理模式和应对措施，以供参考。
system: [SYSTEM]

user: 2. 管道施工企业目标成本管理的内容和意义 2.1. 管道施工企业目标成本管理的内容 管道工程项目施工是油气管道施工企业的主营业务。一个管道施工企业可能会同时施工多个工程项目，但企业对项目的管理内容是大致相同的：按照项目目标成本管理体系，将工程项目成本进行目标分解，对工程项目单独进行核算、考核和奖惩。从时间上说，全面目标成本管理与控制既包括对施工生产过程中成本的管理与控制，也包括对项目前期筹备的投入和后期的完善竣工验收的投入，它贯穿于企业管理工程项目的全过程；从内容上说，既包括项目人力、物资和机械成本的管理与控制，也包括资金筹集占用成本、材料采购成本、现场管理费用、财务费用、质量成本、人力资源成本以及战略成本的管理与控制 [ 1 ]。 2.2. 加强项目成本管理的意义 首先，实现成本管控目标是企业实现和提高盈利的根本途径。因为，“利润 = 收入 − 成本”，所以降低成本是增加利润的重要路径。在收入不变的情况下，降低成本可使利润增加；在收入增加的情况下，降低成本可使利润更快增长；在收入下降的情况下，降低成本可抑制利润的下降。即使是不完全以盈利为目的的国有公益事业部门，如果成本很高，不断亏损，其生存受到威胁，也难以在改善公益事业方面发挥作用，失去其存在的价值。 其次，成本管理与控制是企业抵御内外压力，实现良性生存的主要保障。企业在经营过程中，外有同业竞争、经济环境变化等不利因素，内有职工改善待遇、股东要求权益等压力。企业用以抵御内外压力的武器，主要是降低成本、提高施工质量、创新工艺方法。其中降低成本可以提高企业投标的竞争能力，可以提高经营安全边际率，使企业在经济萎靡时能够生存下去；成本降低了，才有力量进一步提高质量、创新优化、提高职工福利待遇等，实现良性循环 [ 2 ]。
system: [SYSTEM]

user: 3. 当前目标成本管理中存在的问题 3.1. 项目管理重进度轻效益，目标成本重编制轻执行 部分项目管理团队成本控制意识不强，重工期重资源投入，忽视项目经营效益，致使企业目标成本管理停留在编制层面，没有真正有效地落实到项目实施全过程当中，成本控制挂空档、走过场。 3.2. 激励约束机制不恰当，全员成本控制意识不强 缺乏科学的、完善的成本管控激励约束机制，激励方式单一、力度不大，难以有效调动广大员工特别是一线员工控制成本的主动性。 3.3. 施工现场管理不够精细，浪费现象普遍存在 受施工组织不科学、工序衔接不紧凑、沟通协调不同步等因素影响，部分项目停窝工损失时有发生；存在现场自购物资管理不规范、领用控制不严格、剩余物资处置不规范等现象。
system: [SYSTEM]

user: 4. 企业目标成本管理模式的改进措施及应用 4.1. 强化对外分包管控，降低对外分包成本 一是在工程量不饱满的情况下，优先考虑企业内部资源自行施工，对企业自身具备施工能力的工程不得分包。对于必要分包的工程项目由企业经营管理部门对工程是否需要外包以及外包计划时严格审核把关。经营管理部门要站在企业的立场牵头组织深入分析工程外包与自建的成本差异，找出差异内容及原因，为工程自营降低成本提供有力指导。 二是在分包商的选择上，严格选择管道施工行业准入范围内的分包商，应招标工程按规定程序组织招标，确保公开透明。杜绝超资质或超准入范围分包等违规现象发生，招标工程严格实行资格预审、交纳投标保证金制度，大力筛弃资质挂靠分包商，发现挂靠行为的，报管道施工行业备案，列入黑名单。 三是企业各相关职能部门肩负起分包管控的责任，使分包管控无死角。企业各相关职能部门根据各自的职责范围负责对分包过程实施监督。项目经理部负责对分包行为的全面管理、监督和检查。企业各相关职能部门对各项目进行不定期的检查或抽查，并形成检查记录。 四是分包价格的确定。招标前工程项目部应组织项目技术人员、造价人员、安全及质量人员、分包商对施工现场进行详细踏勘，依据图纸和现场实际情况，测算工程量以最大程度准确分包工程综合单价。为了减少施工中签证及变更工作量的发生给公司后期结算增加大量的工程成本，管道线路安装工程的土石方工程单价可以针对不同地质、不同施工条件分别确定单价。对工程较复杂、价格难确定的项目，如河流穿越工程的工程量及综合单价，企业要派专家组与项目共同确定施工方案，最大程度准确造价。 4.2. 优化项目物资采购，严控材料消耗成本 一是加强计划管理，提高物资采购计划的准确性，严格审批物资采购计划，调剂平衡库存后执行采购。 二是严格应用管道施工企业集中采购目录；对批量的低值易耗品等物资进行集中采购，充分发挥规模优势，有效提高物资采购议价能力，降低物资采购成本。 三是大宗物资招标采购，规范招标采购行为，确保物资采购程序透明、过程可控、结果可溯，达到降低成本的目的。 四是建立良好的供应商体系，充分利用供应商储备，减少企业资金占用。 五是加强施工现场各类材料、工器具领用和回收管理的监督检查。 六是追踪完工项目剩余物资，建立工程剩余物资动态台帐，完善内部调剂使用机制，盘活工程剩余物资，提高利用率，减少采购行为。 七是加强废旧物资管理，严格执行企业废旧物资处理程序，规范处置行为，处置收入及时入账。 八是加强现场出入库管理，做到实际库存与财务数据相符，职责部门要不定期进行抽查盘点。 4.3. 科学配置设备资源，降低设备外租外修费用 一是科学配置设备资源，企业工程资源调度部门根据项目施工计划和施工资源配置，优先从企业内部调配设备，在企业自有设备不能满足施工要求情况下，严格审批外租设备配置计划(包括新租和续租)，项目部根据施工进度需要逐一租赁进场，按照管道施工企业内租赁、外部租赁的顺序满足设备需求。工程资源调度部门对在场外租设备实行动态管理，实现项目内、项目间的合理调动和及时清退。 二是提高自有设备的自修比例，控制外委维修成本。企业设备管理单位要制定维修人员培养计划，鼓励维修人员提高技能水平，提高维修人员的待遇，调动维修人员的积极性，以提高设备自修比例，同时，各项目部要重视设备现场管理，严格执行管道企业设备现场管理制度，降低设备故障率，从源头上控制维修和零部件的更换费用。 4.4. 优化现场施工组织，持续降低现场成本 一是强化施工组织设计在工程施工中的主导作用。开工之前，由项目部编制经过充分调研、反复论证的施工组织设计，优化资源配置，保证施工有序、高效、科学。企业施工或者项目管理部门负责组织审核施工组织设计的科学性和合理性，为项目有序、高效、科学施工提供保障。 二是强化安全质量管理，树立“安全出效率、质量出效益”的思想，深入排查处理安全质量风险/隐患，降低事故损失和返修成本。 三是科学编制目标成本。由经营管理部门牵头组织审核，各相关部门根据项目施工计划审核项目目标成本编制是否合理，并指导修正。项目部要根据定编的目标成本计划加强过程控制，细化结果考核，将员工个人收入同施工成本挂钩，鼓励员工提高效率、节约成本，推动成本管理由被动向主动转变，由成本管理人员专责向全员有责转变。 四是组建和谐精干的项目管理团队，尤其是项目经理作为整个项目管理核心，是项目成本控制的第一责任人，尽可能做到懂技术、善管理、会经营。项目团队组建后企业人力资源部门要组织审核项目团队组建的科学性。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结束语 管道施工企业的目标成本控制主要是在对工程项目的经营管控中操作和实现，具体是在对每类项目成本的形成过程中，对施工生产所消耗的人力、物资、机械资源费以及现场组织管理费用等进行指导、监督、调节和限制，及时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，促进成本目标的实现。同时，由于项目具有临时性、独特性、和渐进性的特点，各项目间不具备绝对的可比性，因此，需要企业自身不断汲取经验，优化过程资产使用，提高经营管理水平，实现企业持久良好发展。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文通过研究索赔的定义和特点，分析索赔产生的原因及分类，并对索赔的一般程序进行了介绍，对于索赔的工期延长和费用索赔等计算方法进行了介绍，并对工期索赔涉及到的任意工期和建设性赶工也进行了基本介绍，最后提出了索赔成功的几点基本原则和建议。 关键词 :国际工程，索赔，原因，计算，方法 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 随着我国不断实施“走出去战略”，越来越多的企业参与国际项目。国际项目与国内项目相比，在遵守相似的基本工作原理之外，国际项目还要受国际惯例、所在国家法律等多方面因素制约，因此其复杂性、风险性等都更大，承包商稍有疏忽就有可能遭受重大损失，对承包商的整体项目管理水平提出更高的要求。而国际项目的索赔管理是项目合同管理的重要工作，索赔工作的正确开展，有助于保障合同的履行、维护承包商的合法权利、提高承包商管理水平和竞争力，同时是项目获利的重要手段之一。而索赔管理的水平，直接制约着国际项目的索赔工作的开展和效率及成果，因此有必要对于索赔管理进行研究。
system: [SYSTEM]

user: 2. 索赔的定义 2.1. 定义 关于索赔的定义，国内和国际上不同的学者和著作均提出了不同解释，如在《Longman辞典》中将索赔定义为“作为合法的所有者，根据自己的权利提出的有关某一资格、财产、金钱等方面的要求”。 “要求承认其所有权或某种权利，或根据保险合约所要求的赔款，如因损失、损坏等。”(牛津辞典) 大卫·查贝尔在《建筑合同索赔》一书中将索赔定义为“在建筑行业，可将索赔定义为通常是承包商提出的一项要求延长合同期限，和根据建筑合同的明示或者默示条款提出付款要求的权利主张。在施工行业，‘索赔’一词一般用于描述承包商提出的除按正常合同规定的付款之外的付款请求，这个词也用来描述根据建筑合同承包商要求延期工期的申请。” [ 1 ] 总体而言，索赔可以理解为合同签订双方在履行工程合同的过程中，其中一方没有履行，或者没有正确的履行合同所规定的义务等等各种原因，因此导致合同的另一方利益受到损失时，按照合同约定或者法律规定，利益损失一方应该在规定的时间内，根据利益损失的事实，而向违约方提出权利主张，包括经济补偿和时间补偿等等。 2.2. 索赔的特点 权责双向性决定索赔可以是双向的，不但承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。合同是工程建设当事人双方有关权责利约定一致的协议，在合同履行过程中无论任何一方出现违约事项，对方都有权利向其提出主张要求索赔。只是在实践中，业主经常处于优势地位，其索赔目的可以通过多种方式实现，如没收履约保证金或者履约保函、从应付工程款中直接扣除等，故业主向承包商索赔的频率较低，但并不是业主没有索赔权。与业主对承包商的索赔相比，承包商对业主索赔范围更广、工程实践中大量发生、处理和解决困难，因此一般对于承包商对业主的索赔是众多索赔研究的重点。本文主要讨论从承包商角度对业主的索赔，业主的反索赔不在本文讨论范围。 索赔一方只有发生了实际经济损失或权利损害，才产生索赔权。损失预测或权利损害的推断，均不构成索赔的前提条件。所谓损失，既可以是经济损失，因对方愿意造成的合同规定外的额外支出，主要是人工费、材料费、机械费、管理费等额外费用；也可以是权利上的损失，如因恶劣的气候条件或者不可见的地质条件使承包商的工作进度受到影响，从而引起的工期延长等。只有在发生各种对于合同规定的承包商具有索赔权利的事件，给承包商带来实际的经济损失或者权利损失，承包商按照合同约定内容进行必要的通知和遵守相关程序后，才有可能获得索赔权。 索赔是一种未经确认的单方行为。它对对方尚未产生约束力，其能否实现，必须通过协商、谈判、调解或仲裁、诉讼进行确认方能实现。索赔与工程执行过程中的签证不同，业主和承包商直接就额外的费用或者工期延长等达成一致的签证材料，可以作为工程款结算的依据，而索赔在未通过如协商、谈判、仲裁、诉讼等方式与对方达成一致之前，无有效约束力。 工程索赔是通过工程承包合同条款的规定，对合同价款进行适当的公正调整，以弥补承包商不应承担的损失，使工程承包合同的风险分担程度趋于合理。 索赔不同于“罚金”、“赔偿”，其属于经济补偿行为，而不是惩罚行为。索赔的重点是为了补偿无过错方所遭受的损失，而不是针对过错方的做出惩罚，实质上是对合同价款进行适当公正的调整，是业主和承包商双方的一种合作的方式，而不是双方的对立。 2.3. 索赔的构成 一般而言，建筑和土木工程施工合同中，构成索赔的条件为需要满足以下几个条件：造成工期延长和额外费用不属于承包商的行为责任；造成工期延长和额外费用不是承包商应当承担的风险；与合同的工作范围相比较，已造成了实际的损失和额外费用，或者工期损失和额外费用；在索赔事件发生后，承包商在合同规定的期限内递交了索赔意向通知和索赔详情。 同时，对于意向工作是否构成索赔，通常也可以参考以下情形进一步判断事件是不是可能构成索赔。 ➢ 任何要求延长竣工时间的主张均属于索赔范畴。 ➢ 正常付款。在工程量表中在规定数量内的计量和付款均属于正常付款，不属于索赔。 ➢ 超出工程量表之外的付款，仍属于正常付款，不属于索赔。(前提是规定工作量是一个估计值)。 ➢ 变更。如果承包商按业主指示进行的正常变更，不构成索赔。 ➢ 利息。因业主延迟付款，承包商提出利息要求，属于非正常付款，构成承包商索赔。 ➢ 利润。承包商对因发生费用，根据合同条款对费用孳生的利润而提出的要求，构成承包商索赔。 ➢ 融资费用，承包商根据合同规定对于融资费用提出付款要求，构成承包商索赔。 ➢ 因承包商认为有权得到工期延长，在工程延长期内的承包商认为有权得到的费用付款要求，属于承包商索赔。 ➢ 不是根据合同规定，而是根据法律规定，或侵权法提出的付款要求，属于索赔。 当然，除了上述情况外还可能有很多可能构成索赔的情况，需要根据索赔的特点等进行分析确定。
system: [SYSTEM]

user: 3. 索赔发生起因及分类 源于建设工程项目自身特点工程项目周期长，计算性强的特点，在项目执行过程中可能发生各类事件，均有可能对于合同的履行造成影响和变化，使双方承担的风险发生偏移，导致索赔的产生。 人们无法在事前预测到将来可能会出现的情况并在合同中做出准确和详尽的规定，也无法将所有可能涉及的事项全部写进合同，导致合同本身的不完备性 [ 2 ]。同时，由于双方所处的地位、外部环境等多方面因素，合同双方在交易中存在这信息不对称的情况，导致合同条款有漏洞或者遗漏的情况。同时，因为合同签订过程中，双方可能为了节约时间和成本，未对所有事项均在合同中规定或者保持模糊性。因此，需要索赔来对合同中涉及到的风险进行调节和再谈判。 工程项目的参与方众多、涉及面广泛，包括发包方(业主)，设计方，施工方，供货商，分包商等等，各个参与者直接界面多，发生经济方面、技术方面、工作方面的联系，相互影响，相互制约，在管理过程中失误在所难免，任何一方的失误或者违约均可能会影响整体项目的进度，从而产生索赔。 3.1. 索赔的分类 3.1.1. 按索赔的发生原因分类 当事人一方的违约行为。发包方违约常见的包括未及时提供许可，未按规定时间提供图纸，未及时提供施工场，拖延竣工验收，未能及时下达开工通知，拖延支付预付款，材料设备款，进度款，结算款等。 合同变更索赔。双方签订新的变更协议，备忘录等，工程师指令修改设计增加或者减少或者删除工作量，变更实施计划和方案，指令工程暂停等。 合同缺陷。如合同条文不完整，错误，矛盾，图纸和技术规范错误等等。工程环境与合同订立之时不一致。如发现有经验的承包商不能预见的外界障碍，地质条件或者设计条件，地下情况，市场物价变化，法律变化等 [ 3 ]。 不可抗力因素。如恶劣的气候，地震，洪水，战争，禁运，流行病等。 3.1.2. 按索赔的合同依据分类 合同规定的索赔：承包商所提出的索赔要求，在该工程项目的合同文件中有文字依据，承包商可以据此提出索赔要求，并取得经济补偿。 非合同规定的索赔：也称为超越合同规定的索赔，即承包商所提出的索赔要求，虽然在该工程项目的合同文件中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同条件的某些条款的含义，推论出承包商拥有索赔权。 道义索赔：通情达理的业主目睹承包商为完成某项困难的施工，承受了额外费用损失，虽然在合同条款中此项索赔的规定，却出于善良意愿，同意给承包商以适当的经济补偿。这是一种比较罕见的、属于经济索赔范畴内的索赔形式。 3.1.3. 按索赔的处理方式分类 单项索赔：采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编制索赔报告，单项解决，不与其它索赔事项相混。 综合索赔：也称总索赔/一揽子索赔，即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。 综合索赔是特定情况下被迫采取的一种索赔方法。有时施工受到严重干扰，承包商的全部施工活动与原来计划大不相同，原工作与变更后的工作相互混淆，承包商无法为索赔保持精确而详细的纪录，以便分清哪些费用是原定的，哪些是新增的。此时，无法提出单项索赔。 3.1.4. 按索赔的目的分类 在建设工程合同中，承包商对业主提出的合同项下的索赔主要是工期索赔和费用索赔两大类。 工期索赔：承包商向业主要求延长施工的时间，使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。 经济索赔：也称费用索赔，是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支。 3.1.5. 按照索赔事件分类 工期延误索赔。导致工期延误的索赔事件包括：发包人未按合同约定提供施工条件，发包人指令停止施工，其他部不可抗力因素作用等，造成工程的中断或者进程缓慢，使工程拖延等。 工程变更索赔。由于发包人指令增减工作量，变更工作内容变更工序等造成工期拖延和费用增加。 工程终止索赔。由于发包人违约或者发生了不可抗力事件造成工程非正常终止。 工程加速索赔。由于发包人指令承包商加快施工速度，缩短工期。 意外风险和不可预见因素索赔。因不可抗力、特殊风险及不可预见因素或者外界障碍引起的索赔。 其他索赔。如法律变化，货币贬值，物价工资上涨等原因引起的索赔。 3.2. 开展索赔工作的意义 在国际项目中，索赔是许多承包商的经营策略之一。在激烈的承包商市场竞争中，承包商为了获得项目，不得不压低价格，使承包商处于不利地位。而承包商的一个重要策略就说通过索赔来转移风险，营地利润，改善经营情况。 索赔实质是在合同执行阶段对于双方权力和义务及风险分担的再调整，有利于达成交易，有助于调整合同双方的经济责任权利关系。保证工程合同的实施。索赔是合同法律效力的体现，是法律赋予承包双方保护正当权益的手段。索赔对违约一方具有震慑和影响，使其考虑违约后果和风险，从而保证合同的履行。 索赔工作涉及到工程管理的各个方面，加强索赔管理，有助于加强承包商的滋味保护意识，提高自我保护能力，提高履约自觉性，自觉防止侵害他人利益，进而能带动施工起因管理水平。有助于提高承包商的管理水平。改善承包商的经营成果 [ 4 ]。
system: [SYSTEM]

user: 4. 索赔的一般程序 4.1. 提出索赔要求 在发生索赔事件之后，损失方应该在合同规定的索赔事件通知期限内以书面的索赔通知书向责任方提出索赔通知，声明对某项目的索赔要求。在施工合同履约过程中，如发生索赔事件，逾期报告的，工程师有权拒绝。 4.2. 报送索赔材料 递交报告。在发出索赔通知期间内，损失方要递交全面细致的索赔报告，对索赔事件进行详细的叙述，并提供索赔依据和资料，计算出索赔费用。在正式提出索赔要求以后，承包商应抓紧准备索赔资料，计算索赔款额或工期延长天数，编写索赔报告书，并在索赔事件发生后合同规定的期限内，承包商要向工程师提交正式的索赔书。如果索赔事项的影响还在发展时，可以认为相应的日期内提交的索赔书是期中性质的，之后每月承包商根据情况的发展提交进一步的索赔书，事件影响结束后28天或工程师同意的时间内提交最终的索赔书，附上最终帐单和全部证据资料，提出具体的索赔款额或工期延长天数，要求工程师审定。 如果对索赔的程序、方式、时限、索赔证据的管理上还不太清楚，索赔工作即使开展起来，也没有条理性。只注重索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和及时做出最终索赔报告，成功的几率会比较小。 4.3. 审查报告 对索赔报告进行审查的工作通常由监理工程师完成，监理工程师应该按照损失方提供的索赔报告进行准确的调查与核对，评价报告的合法性与合理性，在合同规定的期限内给予审批答复。工程师在接到承包商的索赔报告后应在合同规定的时间内应答复承包商，或要求承包商提供进一步的索赔证明文件，并详细说明自己的意见。 4.4. 批准报告 监理工程师在对损失方提供的报告进行审查批准之后，业主应该根据处理意见，对损失方提供补偿。对于根据承包商的索赔书已能够证明的部分索赔款，工程师应按照FIDIC相关条款规定来决定承包商索赔的工期和款项，应加人每月的支付证书中。如果承包商接受此决定，那么此事件结束。如果不同意，经友好解决无效，进人仲裁程序。
system: [SYSTEM]

user: 6. 影响索赔成功的因素 6.1. 正确的索赔观念 长久以来，对索赔概念存在错误的意识，认为索赔必将经历仲裁、诉讼或合同双方激励的对抗，有悖“和气生财”的意识观念，从而抗拒索赔。很多公司面临索赔问题的时候，害怕发生索赔会影响双方的关系或影响后续的合作，不敢索赔或不愿索赔。很多公司非在面临经营状况不良或亏损的时候，才会提出索赔要求，但这种索赔要求获得对方认可的可能性较小。建筑企业应加强对各层次的管理人员进行合同、合同管理以及索赔的宣传、培训和教育，从企业法人代表、业务部门到全体员工都应加强合同管理和索赔意识。 6.2. 强烈的索赔意识 在工程建设中，每一个索赔机会都是稍瞬即逝的。索赔意识的培养除了熟练掌握合同条款外，还需要准确及时的做出成本分析，进度分析和事件分析。 成本分析有利于从计划成本和实际成本动态比较中发现潜在的索赔机会，并为费用索赔提供各种计算数据和其他信息。 进度分析通过对于计划工期和实际工期的比较研究，发现影响工期的各项因素，理清各方责任，及时提出工期延长和费用相关索赔，并未工期索赔提供计算支持和基础数据。 事件分析。是指对于施工过程中出现的事件和不稳定因素进行分析，归纳事件产生的原因并确定事件后顾哦，最终明确合同责任和损失数额。 6.3. 积极筹划索赔 成功的索赔，要求承包商在在合同签订前，整体筹划索赔安排。要通过对合同的审查和分析预测和发现潜在的索赔机会，尤其对工程量、价格、工期等条件索赔补偿的可能性和先后程序等。对于整个合同周期有总体的索赔安排、对每项索赔有具体的时间安排。同时，承包商在工程建成时要坚持自己的索赔主张对于索赔成功也有着重要的意义。 项目具体索赔目标开始实施之前，应充分进行风险分析，合理确定索赔策略。项目实施工程中承包商的索赔和业主的索赔往往相伴而行，承包商需要反复验证索赔合理性及引起业主反索赔的可能性。还要考虑索赔成本，如索赔可能造成后续施工难度增加和成本的增加，可能会影响业主和承包商的关系等，因此承包商需要从与业主的长期合作，企业的发展战略等多方面统筹考虑，指定和实施索赔策略。 在具体的索赔处理过程中要有灵活性，索赔解决中常常出现大的争议，要准备并能够作让步，力求使索赔的解决双方能达成共识。在实际索赔解决中，对方对索赔解决的实际期望是很难暴露出来的。通常双方都将合同违约责任推给对方，表现出对索赔有很高的期望，而将真实情况隐蔽着，这是常用的一种策略。尽可能多地取得利益，又是双方的共同愿望，所以索赔谈判常常是双方索赔资料准备，索赔策略等的全面较量。因此，在索赔工作中要尽量着眼重大索赔，对于索赔额高，影响面广的事件作为索赔重点，某项小额的则可以适当放弃。同时在索赔工作中也要合理让步，即在解决过程中可能会出现争执，而让步可能是解决争执的策略之一。 6.4. 良好的合同管理 合同是整个项目最重要的依据和基础，熟练掌握合同文件是成功索赔的基础。索赔的成败、索赔额的多少取决于合同本身的完善程度和合同中的表达方式。合同有利则处于有利地位，在工程施工中无论进行索赔或反索赔都能有理有利。对于工程施工中不符合或违反合同的事件，要以合同条文作为判定的依据和标准，做到有条款依据。同时索赔的提出，也要按照合同约定的期限提出，无论是施工过程中的索赔还是工程竣工后的索赔，其处理过程，处理方法，索赔金额和工期延长的计算都要依据合同约定进行。作为一个承包商从项目招投标阶段就需要咨询研读招标文件投标文件及施工合同等文本，并就其中可能涉及的索赔条款开展分析，特别是对于工程索赔直接相关的条款及其他的如工期质量工程变更结算程序的约定等条款进行研究，寻找索赔机会。 合同中会对索赔的程序和内容做出严格要求，包括事由、权利、时效、因果关系、影响分析等，增加了承包变更索赔的困难，因此，遵守合同索赔程序是成功索赔的前提。例如合同中索赔的早期通知要求，即要求承包商在争议事件发生或发现争议事件发生，或者某些情况下承包商知道或应该知道的期间内，应书面通知业主此事件可能造成费用的增加或工期的延长。承包商如不能在约定通知期限内提交索赔通知和索赔细节，则有可能将意味放弃所有工期、费用的索赔权利。承包商一定要严格按照合同约定的内容和程序进行索赔。 合同条款中对索赔的证据要求，提出了五性，即正式性、全面性、关联性、及时性以及具有法律效力性 [ 8 ]。所以，以事实为依据，以合同协议为准绳的索赔工作，就必须收集归纳一整套的原始资料和数据，作为索赔证据。这就要求，在项目合同实施过程中应建立完善资料管理的记录制度，全面系统的收集和积累如下资料进行索赔权的论证和处理。在合同执行过程中注重收集现场包括招标文件，投标书，施工协议书及其附属文件，来往信函，会议记录，施工现场记录，工程财务记录，现场签证材料，工地交接材料，现场气象记录，市场信息资料，政策法令文件等，为索赔提供必要的材料支撑。 6.5. 高素质的索赔人员 未来竞争取胜的关键是人的因素，而项目管理五要素中，首要是人的管理。科技兴建，以人为本，不断学习，不断总结经验，不断优化人才资源，才能更好地开展索赔工作。提高经营管理队伍的素质，培养一批成熟的索赔人员，使其拥有强烈的索赔观念，丰富的专业技术知识，熟悉合同知识和公关经验，熟悉国际项目惯例，掌握索赔工作的各项要求，特别是能够熟练运用相应的外语尤其是英语，对于企业在国际工程市场做好索赔工作，提供经营管理水平，有着重要意义。
system: [SYSTEM]

user: 7. 结语 索赔管理是一门涉及面广，应用领域多，融项目管理、谈判技术、法律为一体，将社会科学和自然科学联系在一起的综合学科。建立完善的索赔组织机构，日常工作中对索赔资料的收集和整理，根据项目实际情况建立合理高效的索赔流程及索赔管理体系，这些都是索赔成功的基础。索赔项目重点难点分析、正确的索赔战略、机动灵活的索赔技巧以及严肃的法律依据是索赔成功的要素。以合同为准绳，以积极主动的态度了解实际情况，做好索赔记录，本着公正、科学的原则，及时、迅速处理索赔事件，做好索赔管理工作，可以提高施工企业核心竞争力。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 存储式LWF测井条件下，根据井径曲线附加水泥浆量常出现较大偏差，影响固井质量。本文通过对多口实验井应用情况，对比了LWF测井与常规电缆测井中井径测井仪器的差异，分析了该测井方式下对井径曲线的影响因素，提出了固井水泥浆附加量经验值，在2口井中实验应用，收到良好的效果，对今后固井水泥浆量计算有一定指导意义。 关键词 :水泥返高，井径数据，固井，附加量，误差 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 水泥返高是固井质量的重要指标，国内外关于固井水泥浆量计算大多以完井测井井径为计算基础，以完井测井井径曲线为依据，所以井径曲线的准确性直接影响到水泥返高。随着勘探开发的不断深入，冀东油田部署的大斜度大位移定向井以及水平井的数量越来越多，给电缆测井施工带来了困难。冀东油田自2011年开始应用存储式 [ 1 ] LWF测井系统，解决了电缆测井风险大、成功率低的难题，但由于LWF测井方式中井径测量比常规电缆井径测井相比数据值偏小，水泥浆附加量受多种因素影响，所以需要分析LWF存储式测井井径误差原因，提出合理的水泥浆量附加值，保证水泥返高，确保固井质量。
system: [SYSTEM]

user: 2. 问题的出现 自2011年以来冀东油田应用存储式LWF测井施工，已有10余口井，在按照常规水泥浆量附加(在设计值基础上增加15%~20%的浆量)固井后，发现多数井实际水泥浆返高与设计要求相差较大，例如在NP4-39井中，实际水泥返高高于设计1293 m，在T30X2井中，高于设计1310 m，而G42X1井中实际水泥返高低于设计305 m尤其在出现复杂事故井中多出现水泥返高不够的严重现象，具体情况见表1。 Table 1 Cement return height of wells with storage loggin 序号 井号 设计水泥返高/m 施工情况 井径情况 实际水泥返高/m 差值/m 1 T7X2 2840 施工正常 井径较规则 2529 311 4 NP4-39 3579 施工正常 井径较规则 2286 1293 2 NP12-160 3200 井漏 井径较规则 2262 938 3 G131X1 2322 溢流、测井复杂 井径较规则 1840 482 5 NP12-X168 4102 施工正常 井径不规则 3175 927 7 T30X2 4030 施工正常 井径不规则 2720 1310 9 G42X1 2800 施工正常 井径不规则 3105 −305 8 NP43-P4002 3400 垮塌、掉牙轮 井径不规则 3260 140 6 NP3-20 3800 垮塌井漏、气侵 井径不规则 3875 −75 10 NP3-27 2800 多次井漏 井径不规则 2956 −156 11 G37X3 2625 卡钻等事故 井径不规则 2850 −225 表1. 应用存储式测井的井固井水泥返高情况