system: [SYSTEM]

user: 5. 案例应用 5.1. 工程概况 淮阴卫校1号实训楼，为五层框架结构，总建筑面积28，448 m 2 ，基础为钢筋混凝土独立基础，主体工程为现浇框架结构，砌体工程采用加气混凝土砌块。屋面防水主要为屋面刚性层和卷材防水，装饰装修工程主要为包括水磨石、花岗石楼地面、石材踢脚线、内墙抹灰、外墙贴面砖装饰等过程。 由于学校开学，实训楼必须投入使用，开工时间为2014年12月1号，施工合同工期仅为200天，远远低于定额工期330天，本工程为工期紧迫型单位工程，进度计划安排难度大，现采用流水施工原理组织施工(表2)。 5.2. 工期紧迫型单位工程进度计划 本单位工程各分部的劳动量差异大，因此先分别组织各分部工程的流水施工，然后再考虑各分部工程之间的搭接问题。在这里只具体介绍一些主要施工过程的计算和安排，施工准备和零星工程根据主要施工过程的工期和劳动力调整，在这里不做叙述。 本工程施工工期不能超过200天，在这种情况下，初步估算，基础工程工期约为25天，主体工程工期约为70天，屋面工程工期约为20天。并在此基础上，确定流水节拍和施工班组。为了加快进度，本工程进度安排多采用二班制施工。 5.2.1. 基础工程 考虑到施工现场运输和施工方便，根据施工缝将基础工程平面上划分为4个施工段(m = 4)，每个施工段工程量基本相等。基础工程的主要施工过程为大开挖(支挡土板)→混凝土垫层→绑扎基础钢筋→支基础模板→浇筑混凝土→基础梁施工→回填土。其中大开挖(支挡土板)和回填土采用机械开挖和回填，考虑 Table 1 The frequency of continuous construction for a projec 施工段 施工过程 a b c d I 4 1 3 2 II 4 2 1 3 III 1 3 2 4 表1. 某工程流水节拍 Table 2 Labor and quantities of the main construction proces 项目名称 工程量 工日/台班 备注 挖土方 25，286 m³ 24 机械挖土 27，960 m 2 116 支挡土板 回填土 11，769 m³ 62 机械 垫层 400.1 m³ 64 人工 独立基础 1388.15 m 2 290 模板 110.73 t 292 钢筋 2913.09 m³ 320 混凝土 基础梁 415.05 m³ 540 总工日 柱、梁、板、梯 61，468 m 2 10，685 模板 1534.6 t 4247 钢筋 8173 m 2 2234 混凝土 砌体工程 4525 m³ 1935 总工日 屋面刚性层 6551 m 2 240 总工日 屋面保温隔热 6262 m 2 500 总工日 卷材防水 6550.98 m 2 159 总工日 天棚吊顶 25，182 m 2 2518 总工日 内墙装饰 34，876 m 2 2704 总工日 楼地面、梯面 23，105 m 2 8334 总工日 踢脚线 12，415 m 840 总工日 外墙装饰 8704 m 2 1648 总工日 表2. 主要施工过程劳动量、工程量 到工作面及土方运输上的需要，不纳入流水施工过程，垫层劳动量小，为了不打乱流水节拍影响其他施工过程的流水施工，垫层施工不纳入流水。在以上施工过程中，参与流水施工的施工过程有4个，即n = 4，组织全等节拍的流水施工。 基础绑扎钢筋劳动量为292个工日，施工班组人数为20人，采用二班制施工，其流水节拍为： ，其他施工过程的流水节拍均取2天。每个技工工作面约30 m 3 > 8 m 3 。 基础支模板290个工日，采用二班制施工施工班组人数为： 混凝土劳动量为320个工日，采用二班制施工施工班组人数为： 同理计算基础梁施工，共需要劳动量为540个工日，两班制施工，施工班组人数为 人流水工期计算： 土方开挖施工过程，夜间进行土方开挖和余土外运，白天支挡土板施工。土方开挖24个工日，用4台挖土机二班制施工，支挡土板116个工日，一班制作业，则流水节拍为： ， 混凝土垫层64个工日，32人二班制施工，其流水节拍为： 回填土62个台班，采用3台推土机和5台蛙式打夯机（配合人工）二班制施工3天。 考虑混凝土浇筑和基础回填土的间隔时间为7天，则基础工程的工期为： 5.2.2. 主体工程 主体工程施工包括柱、梁、板、梯的钢筋、模板、混凝土，砌加气混凝土砌块等施工过程，其中搭脚手架、拆模板、砌加气混凝土砌块属于平行穿插施工过程，只根据施工工艺要求尽量搭接施工即可，不纳入流水施工。 在编制进度计划时，根据施工工期和具体气候条件，考虑在无其他条件限制情况下的最短施工工期。混凝土强度达到标准的养护时间受温度影响大，本工程主体结构混凝土浇筑多在秋冬季，受到气温影响很大，根据相关资料计算，完成以上施工过程的最短施工时间为10天，因此框架结构主体施工时间T = 50天。 在无资源条件限制时，考虑二次结构施工，根据混凝土养护时间要求，完成单位面积下的二次结构施工工期为5天 [ 6 ] 。由于加气混凝土砌块的施工可以在各个施工段同时展开，所以不需要单独考虑加气混凝土砌块施工时间。 二次结构施工时间很大程度上受到主体结构顶层拆模时间的影响，因此考虑顶层混凝土的养护和拆模时间，淮安地区秋冬季节气温较低，综合考虑秋冬季节混凝土要在12天达到可以拆模强度。所以二次结构施工时间为 天。 主体工程的工期为 天。 5.2.3. 屋面工程 屋面工程包括屋面保温隔热，屋面刚性层和卷材防水层三个施工过程。考虑防水要求高，屋面施工过程不划分施工段，采用依次施工的组织方式。 屋面保温隔热层劳动量为500个工日，施工班组人数为30，二班制施工，其施工持续时间为： 屋面刚性层劳动量为240个工日，30个人二班制，其施工持续时间为： 屋面刚性层完成后，安排7天的养护和干燥时间，再进行屋面防水层的施工，防水层所需159个工日，安排30个人二班制，其施工持续时间为： 5.2.4. 装饰工程 装饰工程主要包括天棚吊顶、内墙涂料、外墙贴面砖、楼地面、楼梯面层等施工过程。考虑到装饰工程本身特点，同时减少清理和重复工作，本施工计划总体采用自上而下、由内到外的施工流向，天棚抹灰→内墙面装饰→楼地面、梯面→踢脚线→外墙贴面。 考虑施工工期紧迫，吊顶施工工程量大，安排龙骨吊顶施工穿插进行，不占用总工期。把每层房屋看做一个施工段，共有5个施工段，根据劳动量大小，将墙面涂料作为主导施工过程，组织异节拍流水施工。 天棚抹灰劳动量为93个工日，和整个施工劳动量相比太小，因此把天棚抹灰和内墙装饰合为一个施工过程。内墙面装饰劳动量为2704个工日，施工班组人数为55人，二班制施工，其流水节拍为： 楼地面、梯面的劳动量为8334个工日，施工班组人数为75，二班制施工，其流水节拍为： 踢脚线的劳动量为840个工日，施工班组人数为30人，二班制施工，流水节拍为： 外墙贴面装饰施工劳动量为1648个工日，施工班组人数为40人，二班制施工，其流水节拍为： 天棚吊顶属于穿插施工，不占用总工期。计算施工过程流水步距为： 考虑到施工工艺上的要求，抹灰砂浆需要养护时间，腻子涂料等施工有遍数要求，且每次施工后均需要大概一天的干燥时间，所以考虑施工技术组织间歇时间为6天。 此时计算工期： 改进：装饰工程的施工顺序可以有所调整，考虑到地面和踢脚线之间流水步距较大，将踢脚线和外墙贴面的顺序调换。 工期缩短8天。 装饰过程一般要等主体工程施工结束、屋面工程做好防水后才开始，本工程为工期紧迫型单位过程，为了缩短工期，装饰工程安排在在主体工程五层施工完成时进行，这样装饰工程和主体工程有25天的搭接时间。 5.2.5. 总工期 本工程主要施工过程的施工工期为： 。距总工期还剩42天，其他测量放线场地平整时间、管线预埋时间、零星工程施工时间、竣工验收资料准备时间根据工程施工实际情况合理安排。