DreamBlooms/HansPub-15000-to-45000 huggingface dataset:
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 沙特哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目(以下简称NGCP项目)位于沙特哈拉德–哈维亚天然气田区域，隶属于沙特阿美公司，是哈拉德–哈维亚能源增产提效工程的重要组成部分。项目主要包括井口仪表改造，气田的支线和干线管道，管汇的改造与新建以及对哈拉德和哈维亚气站的改造等。其中各类管道总长约940 km，其中：Flow line (8、10)线路长度约401 km；Trunk line (12、16、20、24)线路长度约250 km；Transmission line (24、30、36)线路长度约61 km；RTP、RTR管道(6、8、12)线路长度约200 km。另有站场改扩建2处、阀室2座；收发球筒68个；连接井口设施与线路的OPTFs190处；井口整修施工476处；主要道路穿越78处(大开挖29处，非开挖49处)；13.8 KV电线安装20处，合同工期为38个月。 沙特NGCP项目属于特大型石油管道项目，管道口径、类型众多，站场工艺纷繁复杂，针对此特大型项目，如何制定计划，合理统筹部署施工资源开展施工作业，并按合同工期交付业主成为项目实施的重中之重。
system: [SYSTEM]

user: 2. 项目整体计划编制 2.1. Primavera 6.0软件 Primavera 6.0软件(以下简称P6)，作为国际先进的进度管理软件之一，目前广泛应用在国内外各大型工程项目 [ 1 ]，它可以将施工过程和施工目标进行量化，通过工作分解结构(WBS)对整个项目进行自上而下的剖析(项目-WBS-作业)，并对每一条单元作业制定施工计划，包括人员、材料、机具的配置、所需工时以及费用设置，利用逻辑关系将单元作业进行连接，使其满足施工生产的流程和工期要求，再自下而上进行汇总，从而对项目整体施工进度、资源以及费用等信息进行动态管理与控制 [ 2 ]。对于施工工序复杂庞大的管道工程项目，P6软件强大的进度计划管理与资源费用管理的优势，为施工生产的管理起到了很好的辅助效果 [ 3 ] [ 4 ]。 2.2. Primavera 6.0软件在国际项目中的应用 以NGCP项目为例，在项目启动初期，计划工程师联合施工部及各专业公司负责人利用3周时间，共同完成了超过1100万工时的基准计划，该计划包括9000多项作业活动，涉及15，000多个逻辑关系，见图1。工作量之大、完成速度之快得到了阿美公司的高度赞誉，2018年10月10日，项目整体计划获得业主阿美公司的批准，并作为模板在该地区其他项目中进行推广，成为哈拉德及哈维亚地区最为详细、最为专业的进度计划。 任何软件所发挥出来的作用都是依靠人来执行的，为了使P6软件在项目施工生产管理过程中发挥真正效力，整个操作过程都要与施工生产进度计划相一致，因此，计划管理人员必须随时跟踪每一个目标工序的进展，及时发现问题、及时处理、及时采取正确的补救措施，确保施工目标方向正确、施工活动进展顺利。 图1. 沙特NGCP项目WBS计划编制图例
system: [SYSTEM]

user: 3. 项目实施过程中的控制方法 3.1. 项目3D模型和Dashboard高级报表的应用 由于P6软件制定的项目计划中只有单纯的数据和图表，无法显示整体工程量及区域信息，因此，项目团队制作了整体项目3D模型，便于更直观地反映项目整体工程情况和线路走向，以及所有涉及到的OPTF及Remote Header位置信息，见图2。同时，将此模型与P6计划相链接，及时反映项目各区域施工进展情况。 图2. 沙特NGCP项目3D图例及模型 Dashboard是一种以项目日报为基础的更高级的Excel报表形式，改变了原有报表单一的进度数据罗列，将折线图、直方图、饼图、圆环图等一系列图表应用到进度数据的展示中去，增强了报表的直观性和可阅读性。由于P6软件的专业性，想利用软件了解项目进度情况必须经过专业的学习和培训，这对于大部分初学者或者从未接触过P6软件的项目管理人员来说并非易事，Dashboard的出现极大地简化了操作流程，更便于理解和掌握项目进度信息。 图3. 沙特NGCP项目Dashboard图例 在Dashboard界面中，操作者可以通过筛选施工日期、施工工序、参建单位等数据项，查看施工日计划、周计划、月计划以及相对应的完成工程量，从而了解项目滞后项情况，并采取相应赶工措施，实现项目进度的动态管理与控制，见图3。 3.2. 项目日报、周报、月报及月度目标值 项目日报是每日施工工程量的汇总，是施工进度的基础数据，由此产生的周报及月报组成了整个项目的进度控制数据库，同时也是P6软件数据更新的来源。因此，确保日报数据的及时性和准确性是做好进度控制管理的必要前提。 沙特NGCP项目根据P6进度系统导出了9000多条作业项作为日报模板，并每日按此作业项进行工程量统计，进而得到当日进度数据。同时，日报模板也可直接导入P6软件，便于计划管理人员跟踪进度并进行纠偏工作。 图4. 沙特NGCP项目日报及月度目标表 为了让施工单位更好的掌握施工进度信息，项目计划管理人员每月底会同参建单位根据现场施工情况确定下个月进度目标，并每周汇报完成工程量，跟踪月度计划落实情况，确保项目施工生产活动按正确方向向前推进，见图4。
system: [SYSTEM]

user: 4. 其他进度计划编制软件的探索与前景展望 4.1. Tilos软件初探 Time Location Solution，简称Tilos，是一款基于时间-位置的线性工程项目管理软件，它的主要特点是可以在一个计划中将时间特性与位置特性可视化地展示出来，包括项目的工程量、所在地的地质条件、气候等客观因素。与P6软件比较，Tilos具有以下优势： 首先，Tilos软件具有P6相同的计划编制功能，通过逻辑关系将单元作业连接起来，输入资源和费用形成整体项目计划，并进行跟踪与监控。与传统的P6线性甘特图相比，Tilos可以利用时间-里程图将所有作业汇集在一张视图里，见图5。 由图5可以看出，Tilos以里程为横轴，时间为纵轴绘制施工任务，任务线的斜率代表施工机组在现场的工作效率，任务线重叠表明可能存在冲突并表明该任务计划不可行；非线性工作，即工作组的工作位置是固定的，它代表区块类型任务，例如阀室、站场及道路穿越等施工；在图中还可以看到河流的位置、宽度，以及施工区域的高程、地貌等信息，也可以设置因许可问题导致的不允许进入的受限区域；雨季、风季及其他的季节性因素亦可以在视图中显示出来，并相应地做出降效施工计划(线性斜率变小)。同时，在Tilos里可以直接导入现有路线图并自动按比例调节尺寸，做到了一个图表就可以提供所有施工信息，极大增强了可视性效果。 图5. Tilos编制计划图例 其次，Tilos支持在模板库中创建作业模板，包括其显示格式及资源属性。在Tilos中，可以为每一项作业任务设置特定的图形并添加相应的资源费用，成为该任务模板，在绘制项目整体任务时，直接导入模板即可实现相关工效、资源分配及费用计算。同时，还可以将多个任务作业组成任务组模板，如管道的开挖、焊接、防腐、下沟、回填等，直接生成机组整体作业任务，大大减少额外的工作量。 4.2. Tilos软件前景展望 目前，Tilos软件已在上海磁悬浮轨道交通工程建设运营中得到应用 [ 5 ]，中德双方管理团队选择了Tilos软件对项目总进度进行全局控制管理，并取得了非常好的应用成果。但是此软件尚未在管道工程领域进行推广，鉴于其强大的可视效果和较强的可操作性，将其应用于管道工程也将会取得良好效果。相信在未来的国际项目或国内施工中，计划控制管理人员能够根据项目具体情况，选择更加适合的项目管理软件，突出重点以满足项目施工监督控制要求。
system: [SYSTEM]

user: 5. 项目计划编制与进度控制中存在的问题 首先，项目能够熟悉运用管理软件的计划控制人员不足。项目计划的制定需要项目各部门共同配合才能完成，在计划实施过程中，相关部门也需要定期跟踪、纠偏，这就要求相关人员具备计划进度管理软件的操作能力。然而，目前项目上熟悉掌握此类软件的人员有限，造成相关部门无法及时掌握施工实际进度与计划的偏差情况。由此可见，加强P6等项目管理软件的推广与学习势在必行。 其次，加强项目各部门之间的协作是实现项目进度管控的重要前提。进度计划人员需要准确地掌握所有涉及项目设计、采办、施工的数据信息，并协调各部门负责人收集整理数据，完成项目整体进度的更新。但是我们发现，在项目进度数据汇总与更新过程中经常会出现误报、漏报、数据信息滞后等多种影响进度计算的情况发生，因此，加强各部门及参建单位之间的沟通及协作也是做好项目管理的重点要务。
system: [SYSTEM]

user: 6. 总结 沙特阿美公司对其所属项目有着极其严格的管理要求，其专业化、制度化的管理模式，一方面能为项目的开展提供有力保障，另一方面，也是对承包商管理能力的极大考验。随着项目计划控制工作越来越受到国内外业主的重视，进度监控手段和计划编制软件逐步多元化、专业化，在项目的整个执行过程中，为了更好地对项目实施监督和控制，项目各方资源必须得到充分利用，团队内部的有效沟通也将有益于项目整体计划目标的实现。面对沙特NGCP这个超大型管道项目，从项目计划的制定到实施都得到了业主的充分肯定，这也有力地证明了中国企业海外项目的管理水平，相信在未来的沙特市场，项目会始终以高标准、高要求，高质量、高效率地完成业主下达的目标任务，把企业品牌在沙特持续做大、做强。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 本文主要对沙特NGCP项目二公司分部管道施工中常见且主要安全隐患的起因进行分析，然后找出消除、替代、隔离、工程措施、管理等的解决方法，以确保项目施工的安全运行。 关键词 :安全隐患，超速行驶，硫化氢泄露，起重伤害，高处坠落，高温中暑 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 在石油管道国际工程施工中，因所在国风俗习惯、法律法规、社会依托、气候环境、地质状况、施工工期、管理水平等因素的单独或叠加影响，会出现各种各样的安全隐患 [ 1 ]，这些安全隐患如不能及时消除或处理不当，轻则会发生未遂事件，重则会导致重大财产损失或人员伤亡事故，进而会对项目施工进度和公司的国际声誉造成不良影响，因此需要根据安全隐患的特点采取不同的处置方法。 中国石油管道局沙特哈拉德与哈维亚北部压气站管道工程(NGCP)位于沙特阿美公司哈拉德–哈维亚天然气田区域，项目主要包括井口仪表改造、气田的支线和干线管道、管汇的改造和新建，以及对哈拉德和哈维亚气站的改造等。该区域为荒漠、丘陵地形，地势起伏较大，沙土下以石方为主，施工区域点多面广，社会依托差，道路状况一般，很多地方无手机信号，因此在工程施工中安全管理难度较大。在沙特NGCP项目施工中，常见且危害较大的安全隐患有车辆的超速行驶、施工现场的硫化氢泄露、重型设备的碰撞和挤压、起重伤害 [ 2 ]、高处坠落、高温中暑 [ 3 ] 等。
system: [SYSTEM]

user: 2. 危害较大的安全隐患发生的原因分析 什么原因会导致上述危害较大的安全隐患发生？现以NGCP项目二公司分部为例进行原因分析： 2.1. 车辆的超速行驶 [ 4 ] 主要原因是与驾驶员的驾驶习惯有关，NGCP项目雇佣的印巴、孟加拉等外籍驾驶员普遍驾驶速度较快，即使路边有限速标志、路况不佳，也不妨碍其见车即超；次要原因是带车人员监督不力，甚至为了尽快到达目的地会默许或催促司机加速行驶。2019年上半年就曾发生了油罐车因超速和爆胎而翻车、皮卡车因超速和爆胎从坡上翻车、霸道车因超速刹车不及掉进管沟里等3起交通事故，造成了人员受伤和一定的财产损失。根据观察和统计，交通事故是NGCP项目最大的安全隐患。 2.2. 施工现场的硫化氢泄露 [ 5 ] 主要原因是在NGCP项目哈维亚施工区域，有时阿美在役的石油管道、泵站、计量撬、油井井口等会出现泄漏，泄漏的气体或液体中可能会含有硫化氢；次要原因是有时新油井在洗井时也会人为排放一些气体，其中也可能含有硫化氢。因硫化氢是剧毒气体，浓度达到0~10 PPM，硫化氢气体检测仪就会报警，一旦超过一定标准会使人在短时间内死亡。上半年在哈维亚区域就曾发生过4次硫化氢泄露事件，幸好我们每次提前接到业主通知而安全撤离了。 2.3. 重型设备的碰撞和挤压 [ 6 ] 主要原因是重型设备(吊管机、焊车、挖掘机、吊车等)操作手有时作业前没有对周围状况进行检查，没有与前后设备保持安全的距离；次要原因是操作手全是外籍人员，与中方带班人员及其它指挥人员之间存在一定的语言沟通障碍而导致不明白指令而胡乱操作；再次是因为现场部分人员没有意识到危险而频繁穿梭于重型设备之间。 2.4. 起重伤害 主要原因是起重工、吊管机或吊车操作手、力工全是外籍人员，有时配合不当，站位不对，一些起重工和操作手持假证上岗没有相应的资质；次要原因是吊带、钢丝绳、卡环等有破损或使用方法不正确，有时起吊重物时配重没有打开，有时复杂吊装时没有配备足够的起重设备和编制专门的吊装方案。 2.5. 高处坠落 [ 7 ] NGCP项目二公司分部暂没有高处作业，但地下障碍物开挖、道路顶管穿越所开挖的深基坑较多，因此人员和车辆易坠落其中，主要原因是施工机组没有在深基坑周围做硬围挡，基坑坡度较大，安全警示图标不足，夜间警示灯和反光条配备不足；次要原因是行人或司机疏于观察路况条件，注意力不集中。 2.6. 高温中暑 因NGCP哈维亚区域属于热带沙漠气候，从每年4月份开始，空气温度即超过40摄氏度，最高气温可达50摄氏度以上，一直持续到10月份，且每年拉马丹 [ 8 ] 期间所有穆斯林须斋戒一个月，拉马丹时日出之后和日落之前穆斯林不能吃喝，因此高温中暑的主要原因是沙特气候炎热和宗教风俗习惯，次要原因是夏季施工现场没有提供适当的福利设施，员工休息不足。在2019年拉马丹期间，NGCP项目哈维亚区域几乎每天都会发生人员中暑事件，个别严重者送医院进行治疗了。
system: [SYSTEM]

user: 3. 针对危害较大的安全隐患所采取的安全防护措施 [ 9 ] 针对NGCP项目二公司分部施工中发现的以上安全隐患，项目部和施工机组根据其不同特点分别采取了以下安全防护措施： 3.1. 针对车辆超速行驶采取的措施 1) 制定了中、英、阿、乌尔都语版的“沙特NGCP项目车辆交通安全管理办法”，开会时对中外籍员工 [ 10 ] 进行了宣贯并进行了张贴和公示，管理办法中规定了高速公路、一般柏油路和作业带内道路分别限速为120 Km/H、60 Km/H、40 Km/H，同时规定所有乘车人员必须系安全带，实行带车人负责监督的制度，要求司机出车前对车辆进行检查、每驾驶4小时必须休息30分钟、驾车时不准接打电话等，违者项目部将按梯级进行罚款直至开除； 2) 邀请专业培训师定期给所有司机进行防卫性驾驶培训； 3) EPC项目部给每辆车安装了GPS定位系统，实时对车辆进行监控，定期对超速驾驶员进行通报批评和罚款，超过3次者予以开除，永不再用； 4) 项目部不定期在Tamimi营地大门处对所属车辆进行抽检，一旦发现违规立即进行处罚。 3.2. 针对施工现场硫化氢泄露采取的措施 1) 编制了“硫化氢的危害及防范措施”课件，不定期对所有中外籍人员进行知识培训 [ 11 ]； 2) 不定期在现场施工机组轮流进行硫化氢泄露的应急演练，使所有员工熟练掌握应急防护措施； 3) 给每个现场施工机组至少配备1台硫化氢气体检测仪和1台四合一气体检测仪，并保持检测设备一直处于开机状态，每隔2小时进行气体检测和记录，对设备定期进行校验；给每个机组也配备了风筒，以便时刻观察风向，万一出现硫化氢等气体泄漏将立即撤离至上风向区域；同时也给每个施工机组配备了1台皮卡车作为机组的应急车辆。 3.3. 针对重型设备碰撞和挤压采取的措施 1) 项目部为每辆重型设备安装了阿美标准的PWAS (靠近警示和报警)系统 [ 1 ]，操作手在驾驶室内便能对设备周围状况一目了然； 2) 项目部为每台重型设备都配备了专职的旗手，由旗手负责监督、提醒和引领操作手进行操作和移动； 3) 项目部邀请了专职培训师不定期对操作手、旗手进行旗语培训，确保双方配合默契； 4) 在设备上张贴了一些中英阿语的安全警示标识，对现场所有人员起到了安全警示教育的目的。 3.4. 针对起重伤害采取的措施 1) 不定期由培训师对起重工、操作手及配合力工进行安全培训，告知可能存在的风险和危害；对新入场操作手和起重工证件进行严格的网上验证和审查，一经发现假证或无资质人员立即开除； 2) 吊装前由起重工仔细检查吊装工器具和设备是否完好，操作手应根据起吊物重量适当打开设备的配重，当需要2台或以上吊车吊装时、或夜间吊装时、或位于在役管道设施等上方吊装时由一级起重工提前做好吊装方案并根据方案实施； 3) 吊装作业周围设置了警示标识，由专人进行现场监督，禁止无关人员进入。 3.5. 针对高处坠落采取的措施 [ 12 ] 1) 机组施工前对所开挖的深基坑周围用厚重的路障或注满水的大油桶进行了硬围挡，张贴了醒目的安全警示标识，周围悬挂了太阳能警示灯和反光条，即使夜间也能及时发现； 2) 对深基坑进行合理放缓坡度，在距离深基坑500米处由远及近分别安放一些对司机和行人的警示标语和标志； 3) 施工完成的深基坑立即进行了回填和恢复原貌，彻底消除安全隐患。 3.6. 针对高温中暑采取的措施 1) 高温期间每天早晨和中午分2次为各机组提供充足的食用冰、饮用水、保温桶、水杯、防暑药品以及生理盐； 2) 为每个机组提供移动厕所、休息所、遮阳伞或中巴车以便临时休息使用； 3) 为每个机组提供阿美要求的热应力警示旗 [ 1 ]、温湿度计，并根据温湿度变化而悬挂代表相应热应力的旗帜，为每位员工制作、发放了热应力注意事项和安全提示卡，并邀请专业医生不定期对所有员工进行防中暑安全培训； 4) 采取早晚温度相对稍低时工作、中午温度相对较高时休息的制度，以避开高温时段的作业； 5) 为每个机组配备了1辆皮卡车作为应急车辆，同时安排了1辆救护车停在指定的公共区域待命，或安排救护车在各个施工点之间进行巡逻。
system: [SYSTEM]

user: 4. 采取安全防护措施后的应用效果 针对以上不同的安全隐患采取相应的安全防护措施之后，NGCP项目二公司分部从2019年7月初至2020年6月底，仅发生了1起无责交通事故(我方正常行驶的皮卡车被迎面驶来却违规弯道超车的大巴车撞翻，事故造成我方一名员工右手上臂骨折和皮卡车发动机损毁严重)和6起施工现场的未遂事件，有效地管控了施工中的各种安全隐患。
system: [SYSTEM]

user: 5. 结束语 以上即是NGCP项目二公司分部针对6种常见且危害较大的安全隐患所采取的安全措施，通过以上这些措施的实施，NGCP项目有效消除和控制了安全隐患，确保了人员和财产的安全，为项目施工的安全运行提供了有力的保障。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 磁镊作为一种单分子操纵技术被广泛地应用于蛋白质和DNA等生物大分子的物理、化学性质和生物功能的探究。通常，磁镊使用反向平行的双磁铁对连接着生物大分子的超顺磁球施加拉力，从而实现对单分子的拉伸。当拉力小于3皮牛且分子构象转变引起的伸长变化小于10 nm时，由磁球热运动引起的在拉力方向上的噪音会使分子伸长的变化难以准确测量。为了提高磁镊在小力下对分子伸长的测量精度，我们使用了单根圆柱状磁铁，以减小磁球转动在拉力方向上引入的噪音。我们使用了双磁铁和单磁铁分别对517 bp的DNA的进行了拉伸实验。通过比较两者的拉力–伸长曲线，我们发现当拉力小于3皮牛的时候，使用柱状单磁铁的实验组在拉力方向上的背景噪音显著小于双磁铁实验组。
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 单分子操纵技术被用来研究蛋白质和DNA等生物大分子的物理、化学性质和生物功能已经超过20年 [ 1 ] [ 2 ]。其中，光镊和原子力显微镜较早的被应用于蛋白质分子的去折叠和折叠的实验，磁镊早期被应用于较长的DNA分子的拉伸实验。近年来，得益于纵向磁镊在较大拉力下精确测力问题的解决，磁镊被广泛的应用于蛋白质分子去折叠和折叠的研究 [ 3 ]。由于磁镊的测力系统和加力系统的分离，长时间的恒定力实验和蛋白质折叠和去折叠平衡态的测量成为了磁镊研究蛋白质折叠与去折叠动力学的优势。磁镊不需要考虑光镊实验中由于激光照射导致的样品温度上升和样品性质变化的问题 [ 4 ]，也避免了原子力显微镜长时间对蛋白质分子拉伸时的机械漂移 [ 5 ]。近年来，由于磁镊设备的搭建难度相对较低，扩展性较强，已经被广泛的应用于检测蛋白质、核酸性质以及生物大分子之间的相互作用 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]。 我们利用磁镊技术的优势，测量了多种蛋白质在100皮牛以下的机械稳定性和DNA的配对碱基之间的结合能 [ 3 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]。但是，这些蛋白发生折叠和去折叠所需要的力超过10皮牛，它们在构象发生转变时伸长变化经常大于5 nm [ 14 ]。因此，小球在溶液中的布朗运动带来的背景噪音对实验蛋白的信号影响很小。但是当我们测量一种小尺寸，可以很容易在较小拉力下发生折叠和去折叠转变的蛋白时 [ 15 ]，背景噪音对收集到的蛋白发生折叠和去折叠的信号影响就会很大，甚至会掩盖真实的折叠信号。 传统的双磁铁磁镊体系中。理想情况下反向双条形磁体磁镊测力的示意简图如图1(a)。黄球是连接目的蛋白的顺磁球，两块条形永磁铁产生从N极出发回到S极的磁场磁化顺磁球，磁球在磁场的作用下受到了竖直向上的拉力，力的方向被定为Z方向，我们将平行于焦平面的磁场方向定义为X方向。垂直于X-Z平面的方向被定义为Y方向。磁球在溶液中做布朗运动，在X和Y方向上会有不同的扰动 [ 16 ]，在X方向上，磁球的系绳端沿着X轴做平移运动；但是在Y方向上，磁球在系绳端平动的同时，磁球还会围绕其磁矩方向X轴转动，使得磁球在Y方向上拥有较大的幅度的热运动。通常蛋白质的长度很短，所以系绳末端的平动很小，磁球的转动是测量噪音的一个主要来源。传统磁镊的磁场由两条形磁铁提供，磁球围绕Y轴的转动自由度会被限制 [ 1 ] [ 17 ]，而磁球绕X轴的旋转是自由的 [ 18 ]。这个特性被用来做磁镊拉力的 图1. 单双磁铁磁场对磁球不同的影响的示意图。B标出磁球位置处的磁场方向。(a) 双磁铁磁镊的侧视图。蓝色线条表示被拉伸的分子，磁球围绕磁矩方向X轴转动，当磁铁距离磁球较远时，磁球在Y轴方向上有较大的热运动δ y ，当磁铁靠近磁球时，由于磁场强度和拉力都增大，磁球在Y轴方向上的热运动减小。(b) 单磁铁磁镊的侧视图。对于单根磁铁，磁球位置处磁场和磁矩的方向都沿竖直的拉力方向(Z轴)。磁球围绕Z轴转动，这样的转动不会引入伸长方向的噪音 校准，特别是拉伸蛋白质等较短的分子时，较大的延Y方向的热运动使得拉力可以被更准确地校准 [ 3 ]。在 这种情况下，拉力 F = k B T ( z + R ) δ y 2 ，其中 δ y 2 为小球在Y轴上的热运动方差， k B 是玻尔兹曼常数，T是绝 对温度，z是系链沿力的方向的伸长，R是磁球的半径 [ 17 ]，只要高分子链或磁球与表面没有相互作用，不必考虑链是刚体还是柔性链，这个方程都适用 [ 19 ]。 较大的 δ y 2 虽然为拉力校准提供了方便，但是磁球的转动也会引入较大沿拉力方向的伸长的测量误差。我们推测在较小拉力时，实验中的噪音主要来源于磁球的转动。所以我们重新设计磁场与磁铁，只使用一根磁铁，它的磁场从N极出发(图1(b))。在理想状态下，当磁球位于磁铁正下方时，磁球处的磁场沿Z轴。磁球的自由转动也是围绕Z轴。这样的转动不会引入伸长方向的噪音。 本文中我们考虑到磁球的磁化方向对于磁球转动的影响，对比了传统的反平行双根永久磁铁与单根磁铁在DNA拉伸实验中的结果，发现由于单根磁铁的磁场方向与拉力方向相同，磁球转动所引入的测量噪音在拉力小于3皮牛时比双根反平行磁铁更小。单根磁铁更加适用于拉力较小时的单分子测量。
system: [SYSTEM]

user: 2. 材料与方法 2.1. 甘油样品样品槽的制备 将22 * 22 mm和22 * 32 mm两种规格的玻璃载玻片放置在染色皿中，使用体积分数5%的活性剂超声清洗20分钟，然后使用去离子水冲洗干净，接着使用去离子水超声10分钟。将玻璃烘干，等离子清洗十五分钟，接着在含1%的APTES (3-氨丙基三乙氧基硅烷)的甲醇溶液中浸泡一小时。然后分别使用甲醇，去离子水和无水乙醇冲洗干净，烘干备用。将两种规格的玻璃居中对齐，在两玻璃间使用封口膜粘贴。分别在左右两端沿着玻璃边缘使用点胶棒点胶形成矩形凹槽。将溶解在1X PBS中的直径3微米的聚乙烯球加入样品槽，并静置20分钟，等待聚乙烯球沉积在玻璃表面，样品槽制备完成。向质量分数为95%的甘油中加入M280小球并混合均匀，将混合物充满制备好的样品槽，在样品槽的两端使用硅脂密封，避免由于长时间的实验，样品缓冲液浓度由于蒸发而改变。 2.2. DNA样品的制备 我们准备了一段517 bp的DNA，DNA的一端被氨基修饰，另一端标记有生物素。向制备好的样品槽中加入50 ul 25%戊二醛。放置一小时，1 X PBS冲洗样品槽，去掉未连接在玻璃表面的戊二醛。加入溶解在1X PBS溶液中的DNA样品，放置30分钟。使用1 X PBS冲洗样品槽，加入200微升含1% BSA溶液在四摄氏度冰箱过夜。 2.3. 单分子磁镊实验 基于一个倒置的光学显微镜(IX73， Olympus)，我们搭建了单分子力学磁镊系统。我们使用了压电陶瓷调节控制100X的油浸物镜的焦平面。带有步进电机的电动载物台(LS-110， PI)通过设置好的程序调节永久磁铁和样品台之间的距离。通过CMOS摄像头(XIMEA MQ022MG-CM)捕获磁球的衍射图像。在实验前，我们将磁铁放置在离样品台较远的位置，找到合适的磁球，然后在磁球周边确定参考白球。通过摄像头在磁球和参考球之间记录一系列的聚焦面衍射图像存入数据库。在测量开始后，使磁铁靠近样品台对磁球施加拉力，高速相机会记录磁球的实时位置图像，将获得的图像和之前建立的数据库进行比对来判别磁球的位移，通过这种方法我们的实验空间分辨率可达2 nm。
system: [SYSTEM]

user: 3. 实验结果 3.1. 单磁铁校力实验 为了探究单磁铁的磁场分布，我们准备了三种相同材料不同直径的磁铁，直径分别为1 mm，1.62 mm，3 mm，和一个由两根直径为3 mm磁铁反平行捆绑形成的双磁铁。在校力实验中，我们主要依靠斯托克斯方程。当物体在连续的流体中运动时，所受到的阻力可以写为：F = 6 πηrv。我们将磁铁固定在到样品表面合适距离的位置，顺磁球在磁场的作用下，在流体中做匀速运动。我们通过测量得到小球做匀速运动的速度，据此推导出磁力的大小。在多个不同距离处测量磁铁给予磁球的力的大小后，将磁力与距离的关系用指数方程进行拟合。 实验开始，将条形磁铁固定于离样品表面5 mm的位置，此时磁球所受磁场施加的拉力几乎为零。推动物镜，找到白色聚乙烯球所在的平面作为基准面，然后寻找居于甘油中部的黄色磁球。确定磁球后，调节磁铁的位置，记录小球在Z轴上的位移曲线。当曲线开始稳定在单一斜率时，磁球处于匀速运动阶段，此时直线的斜率为小球的速度，结合前面的斯托克方程可以计算出小球在该磁铁位置下所受到的磁力。如图2，上图是小球在甘油中沿Z轴的位移，下图为3 mm单磁铁距离样品的距离。为了使开始时小球不受到磁铁的影响，我们将磁铁距离样品10 mm，然后让磁铁匀速接近样品，当磁铁距离样品4 mm时，磁球开始运动。磁铁距样品2 mm时停留2.5 s，我们可以观察到后面一段磁球在Z轴上的位移为一条直线，磁球此时做匀速运动。调整磁铁位置，重复之前的操作。对于同一磁铁，至少使用不同的小球重复实验三次。图3展示了不同直径的单磁铁和双磁铁距离样品表面的高度和磁球受到的磁力之间的曲线。 图2. 当磁铁接近样品时，磁球在95%甘油中的移动过程。上图为M280磁球在磁铁的影响下在95%甘油溶液中的位移曲线，下图为与之对应的3 mm直径的单根磁铁到样品的距离 对于同一根单根磁铁，不同的磁球测得的曲线在对数坐标下是一系列的平行线，这是由于不同磁球的异质性导致的 [ 3 ]。对于单磁铁我们使用单指数方程进行拟合： F = C [ exp ( − d / γ ) + y ] (式1) F为单磁铁给予磁球的拉力，C表示磁球的异质性，d为磁铁距离样品台的距离，γ，y为两个参数。不同的磁铁γ，y不同。不同于单磁铁，双磁铁磁镊获得的曲线使用双指数方程拟合的更好： F = C [ exp ( − d / 0.82 ) + 1.82 exp ( − d / 0.29 ) ] (式2) 图3. 四种不同类型的磁铁对Dynabead M270磁球施加的磁力与磁铁到样品距离的函数依赖关系。(a) 1毫米直径单根磁铁。(b) 1.62毫米直径单根磁铁。(c) 3毫米直径单根磁铁。(d) 反平行的两根3毫米直径的磁铁 对比几根单磁铁力与距离的曲线，我们发现直径为1 mm磁铁在距离样品表面2.5 mm时磁球开始在甘油中运动。其余两种单磁铁都在距离样品5 mm左右产生让磁球运动的力。为了保护样品，我们设置磁铁距离样品的最短距离为0.5 mm。而此时1 mm直径的单磁铁只能提供十几皮牛的力，由此可见1 mm直径的单磁铁磁场强度较低，不能达到DNA发生过拉伸转变的65皮牛。对比剩下的两种单磁铁，可以发现直径更大的磁场强度更强，在距离样品相同距离时，3 mm磁铁提供的力比1.62 mm的更大，提供相同的力，3 mm磁铁距离样品更远，因此这三种不同直径的单磁铁中，3 mm磁铁表现出的性质最为优异。所以在下面的探究实验中，我们选择了直径最大的3 mm单磁铁和两条3 mm双磁铁来进行比较。 3.2. 小力下的验证实验 考虑到适用性的影响，我们选择了拥有更大的力学区间的直径为3 mm的单磁铁和两条反向平行的3mm磁铁进行小力下背景噪音的探究实验。实验样品为一条长度517 bp的双链DNA，较长的长度可以保证小球远离玻璃表面，减轻小球和玻璃表面的相互作用对实验的影响。DNA在受到拉力65皮牛时会有过拉伸的现象，我们将该现象作为一个标记信号，确认拉伸的是目的片段，同时可以使用该特征给磁镊进行校力。DNA的一端修饰的氨基可以被戊二醛固定在经过APTES处理的玻璃表面，一端是生物素可以连接到被链霉素亲和素包裹的小球。 将DNA样品放置在样品台以后，通过马达控制磁铁缓慢接近样平台。受磁场的影响，磁球开始朝向靠近磁铁的方向运动同时拉伸DNA。当DNA处于熵弹性状态时，只需要很小的力DNA就会发生很大的位移。当DNA被完全拉直后，拉力到达65皮牛时，DNA双链开始发生过拉伸转变，DNA伸长在很小的拉力范围内增加超过100 nm并具有较大的涨落(图4(a)) [ 20 ]，我们可以根据这一现象来校正磁镊的力。根据DNA伸长和磁铁位置之间的曲线，找到当DNA发生过拉伸时磁铁的位置。将该位置磁球受到的力记为65皮牛，然后根据前文提到的磁铁位置和磁球受力之间的关系方程获得作用在该磁球上力和距离的方程(图4(a))。校力完成后，我们让磁铁分别对磁球施加1，2，4，8，16，32，64皮牛的恒定力，在每个力下持续90sec，记录不同力下的伸长曲线，(图4(b))展示了在1，8，64皮牛时DNA的伸长曲线。 图4. DNA的过拉伸曲线和不同恒力下DNA的伸长曲线。(a) 上图为典型的DNA过拉伸曲线，3 mm直径单磁铁逐渐接近样品使得拉力逐渐增大，当拉力达到65 pN时，DNA的伸长在很小的拉力区间内增加超过100 nm。下图，由磁铁的位置换算出的拉力随时间的变化曲线。(b) 在3 mm直径单磁铁体系中，DNA在1，8，64 pN恒定力下60 s的伸长曲线 通过伸长曲线，我们可以清晰的观察到随着力的增大，伸长的涨落幅度在减小，但是当力到达64皮牛时，伸长的振幅又增大了。这是因为64皮牛很接近DNA的过拉伸力，此时的DNA部分发生了过拉伸转变。恒定拉力下伸长曲线的标准差既包含DNA分子的热运动信息，又包含由于磁球转动或测量误差导致噪音，相同的力下伸长标准差较小时的背景噪音也比较小。 如图5我们发现在双磁铁体系，当拉力小于8皮牛时，随着力的增大，伸长的标准差是单调衰减的。而后，伸长的标准差基本保持不变，直到拉力达到64皮牛时伸长的标准差突然增大。而在单磁铁体系，拉力小于8皮牛时，伸长的标准差几乎不随拉力的改变而变化。拉力大于8皮牛时，小球的振幅才有了略微的减小。当力小于3皮牛时，单磁铁体系的噪音比双磁铁的体系小。但是当拉力大于3皮牛以后，双磁铁体系就会优于单磁铁体系。 图5. 磁铁直径为3 mm的单双磁铁体系中，在不同力下DNA伸长的标准差。黑色代表双磁铁数据，灰色代表单磁铁数据，不同的形状代表不同DNA的测量数据。较大的黑色圆点图标表示双磁铁测量结果的平均值，较大的灰色三角形图标表示单磁铁系统测量结果的平均值
system: [SYSTEM]

user: 4. 实验结论 我们发现双磁铁体系中，在所需力比较小时，磁球扰动导致的背景噪音会对实验产生比较大的影响。考虑到磁场的方向给予小球的磁矩不同，由此小球的自由转动状态会有所不同。由于单磁铁产生的磁场在磁球位置处沿竖直方向，磁球的磁矩方向也沿竖直方向，进而磁球的自由转动也是绕竖直方向的Z轴的。这种转动理论上不造成磁球沿拉力方向的位移，进而不影响分子伸长的测量。 我们对比了直径为3 mm的单根磁铁和反平行双根磁铁对于DNA伸长在不同拉力下的测量噪音的影响。实验发现对于单根磁铁体系，在拉力小于8皮牛时，伸长的测量值的标准差基本为一个常数，只有当拉力大于8皮牛时，伸长的标准差才会随着力的增大而减小。而对于双磁铁体系，伸长的标准差在小于8皮牛时随着拉力的增大而单调衰减。当拉力小于3皮牛时，单磁铁体系的伸长标准差小于双磁铁体系可以给出更高的伸长测量精度。如果拉力大于3皮牛时，传统的双磁铁系统的测量精度更高。我们的实验对获得高精度测量结果的磁铁选择给出了一个参照。
system: [SYSTEM]

user: 摘要 建筑大师沙里宁曾说过，城市是一本打开的书，让我看看你的城市，我就能知道这个城市居民在文化上追求的是什么？改革开放以来，伴随着经济体制转化，社会转型进程加快，各地区域文化也发生了深刻的嬗变。公共艺术作为城市环境建设的关键细节部分，不仅成为艺术家进入城市环境创作的主要通道，更是国家形象战略和宣传导出的必要产物。非遗文化介入公共艺术，走进大众生活，本文就是将非遗文化作为独特民族艺术资源进行城市公共艺术资源转化，分析两者结合的现实意义，探究文化与艺术融合的可行性策略与资源转化形式，力求通过积极响应并落实国家城市文化建设的相关战略政策，提升整个城市建设的艺术和文化魅力，传承与活化非遗文化，将非遗文化资源在公共艺术空间转化应用，打造城市形象IP，增强城市竞争力，提升城市文化感染力。
system: [SYSTEM]

user: 1. 研究背景 从古至今，中国对艺术的追求一直都存在，无论是中国诗一般的传统山水画还是金碧辉煌的宫殿，无一不透漏出人们对艺术美的追求。公共艺术作为大众艺术，一般是指城市公共空间环境中具精神指向的为人们所接受和喜爱的公共艺术造型物。公共艺术具有开放性、时代性、地域性等特征。从传统文化艺术形式来看，公共艺术最初强调的是开放性和公共性，甚至带有强制性美学色彩的开放，比如徽派建筑群、西方经典雕塑群，这些公共艺术品虽具经典魅力，但远不符合时代审美和地域接纳度，所以公共艺术在当下已不再是停留在满足日常所需的艺术造型品，更应该作为一种理念的变革，是鲜活的有生命张力的艺术。非物质文化遗产(以下简称非遗 [ 1 ] )作为区域文化的一个重要分支，表现的是各人类群体世代相承的深层文化结构和文化底色，是民众自己创造和共享的生活方式，也是我们国家最大的精神文化宝藏，其最大的特点是不脱离民族特殊的生活生产方式，是民族个性、民族审美习惯的“活”的显现。它依托于人本身而存在，以声音、形象和技艺为表现手段，并以身口相传作为文化链而得以延续，是“活”的文化及其传统中最脆弱的部分。因此，借助城市公共艺术建设，非遗文化传承将不只是一种艺术形式而是一种原则——一种通过艺术改善和转换环境的原则。它以一种人文载体的形式呈现某种理念，它追求社会的意义，希望在社会公众的参与中进入他们的生活、影响大众看法，同样的，也是增强社会与人活动交流一种媒介，实现人与自然平衡和谐相处，基于以上两者发展有共同的目标特征，本文将两者结合起来以探究其在新时代进程中发展的必然趋势，以及两者相互融合的可行性策略与措施方法。
system: [SYSTEM]

user: 2. 非遗文化融入城市公共艺术建设的现实意义 2017年10月，习总书记在《决胜全面建成小康社会》——第十九次全国代表大会的报告上指出，2020年时具有里程碑意义的一年，经济上，我国已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，城市公共艺术已不再主要为装饰和宣传作用，更需将“创新文化引领、彰显地域优势、多元方式联动、资源绿色持久”的产业体系特征转换为自身发展的根本方向。城市公共文化上，建立有高度的文化自信，繁荣发展社会主义文艺，深刻反映时代特色，有效引导时代风气。在城市公共艺术的元素和主题选择上，应当力求体现丰富多样的中国故事，中国形象、中国旋律，展现中国特有的诗情和意境。因此，坚持把思想精深，艺术精湛、制作精良的非遗文化的传承和转化作为提高城市公共艺术品的价值追求，将会包含以下现实意义： 1) 打造具有地方特色的城市艺术名片； 2) 传承地方精髓文化和公共空间人文精神； 3) 讲述动人非遗故事，增强城市活力； 4) 营造城市宜人文化空间，增进城市社区认同。
system: [SYSTEM]

user: 3. 非遗文化与公共艺术结合的策略分析 城市形象，作为城市规划建设部门首要考虑的问题，城市魅力需要通过公共艺术形式来引领大众的意识与精神追求。2016年习大大就曾在北京城市规划建设会议中特别提出，“要以创造历史，追求艺术的精神进行北京城市副中心的规划、设计、建设”。然而，据相关部门数据统计，从1949年的10%城市化，到2020年达到近70%的城市化。城镇化进程加速，一方面带来城市生活水平提高的同时，另一方面却也在公共环境中折射出更大的社会公共性问题，比如资本利益的驱动、传统文化的蔑视、艺术审美的缺失、低俗趣味的泛滥、奢靡消费的倡导……目前国内的公共艺术还多局限于形式美和艺术家个人化的创作中，虽独具个人特色与艺术魅力，但要被大众认同与欣赏，甚至产生共鸣还差距较远 [ 2 ]。因此，城市公共艺术亟待从“有没有”的社会物化层次中提升为“好不好”的社会精神品级上，将非遗文化引入公共艺术将会意义深远，具体结合策略体现在： 1) 艺术走进生活，城市建设介入文化特征 艺术本无贵贱之分，今天的艺术早已不再是为贵族、宗教服务，而更多归于服务民众，但不可避免，艺术仍然好像只是一小群艺术家及其作品“自娱自乐”的代名词，一直高高在上，难接地气，与大众生活似乎有着无形的屏障和不可逾越的代沟。在当下，随着相关政策的推进和落实，艺术不仅在专业层面被认可，更是在城市建设层面也提上了规划进程，艺术介入乡村，带动相关衍生产业，如文旅小镇、民宿及艺术集市概念成为一种社会流行，在经济全球化的时代背景下，各国之间的交流与合作不断加深，世界成为一个文化交流的大平台，而只有民族的才是世界的，艺术融入生活，走入寻常百姓视野，必须能够体现当地地域文化特色，必然能够使人们在被动普及的形势下主动接纳并积极参与。因此，在现实城市建设中，应积极加强对非物质文化遗产的宣传与弘扬，全方面展示我国传统文化的魅力，增强人们的民族自豪感，自觉了解我国优秀的文化遗产； 2) 公共开放，促进非遗文化的广泛传播 从文化视角下 [ 3 ] 看公共艺术的空间发展，由开始的城市空间中一些简单的点缀布置，到后来经济增长下，人们对物质文化需求的日益增长，继而利用公共艺术的整体性设计，从街头装扮精美的橱窗，琳琅满目的精致小手工艺品，街道地铁两边色彩张扬的涂鸦、墙画，甚至在城市大型空间——城市文化广场、滨水绿地走廊设计中，公共艺术无不在处处传达着城市的魅力气息。结合装置艺术展览、纪念文创产品、数字媒体融合等多种手段，非遗文化得到普及宣传，挖掘在地文化遗产资源，转化城市形象IP定位，在整体发展城市艺术魅力的过程中，传承与保护源远独特的非遗文化； 3) 回归个体，促进非遗文化可持续性发展 艺术家约瑟夫·博伊斯在创建自由国际大学时曾说“一个人的存在和行为，首先是通过艺术来决定的。”他说，“人人都是艺术家” [ 4 ]。而城市中的公共艺术，作为一种开放性的美育环境，更应该突破限制，唤醒个性，使人找到自我，回归自我。因此传承人是非物质文化遗产得以延续的最重要核心要素，在公共艺术中融合非遗文化，既可以引入传承人的主动参与，又可以激发个体参与的艺术灵感和体验感受。目前我国的非遗文化大多都位于经济发展水平不高的地区，在文化传承与发展的过程中面临着较为严峻考验，人们对非遗文化的认识度不高；目前从事文化保护与传承的大多是老年人，我们应积极响应并参与非遗文化认知和科普，积极参与或投身社会公共事业，促进非遗文化的传播和创造延伸，从而为非遗文化的传承与保护提供源源不断的新鲜血液，进而实现非遗文化的可持续性发展； 4) 资源在地转化，升级城市公共精神面貌 根据联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》，非遗文化又称无形文化遗产，它曾被誉为历史文化的“活化石”“民族记忆的背影”。基本可以归为五类：民间文学；民俗表演；曲艺舞琴、手工艺技能和节庆文化。大量在地文化资源涉及文化自觉、文化价值以及相关文化认同的象征、符号、传统文物和当代衍生品，其传播形式，既以人为载体，以口传心授的方式进行文化传播，更倾向于时间上的纵向传播 [ 5 ]。因此，非遗文化不只是形象活化与融合，更是一个衍生变化的资源。通过城市公共装置，将有形资源如民居、服装、风俗崇拜等传统符号图形视觉化，更要体现特定空间特定背景下的文化交流与精神共享，联结民众生活话题参与互动，最终成为城市共有文化，提升城市公共精神面貌。
system: [SYSTEM]

user: 4. 非遗文化在公共艺术中的资源转化形式 如马克思所说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”当下的信息社会，文化产业意味着人类生产方式的再一次革新。非遗文化资源作为一种文化产业资源，其传承和保护绝不是照搬和简单复制，更不是小空间小区域范围的延续保存，必然会需要通过创意表达和资源转化将文化要素融入功能与实用性中 [ 6 ]，成为可供使用和欣赏甚至深入灵魂引起公众共鸣的优秀作品。具体资源转化策略表现在以下三个方面。 4.1. “形”的转化 非遗文化因其本土性、独特性、历史性等特点，往往表现出自身形态精美、或相关衍生产品形式多样，造型别致等美感。其表达要素离不开点、线、体、色等多种构成形式。这些形式构成关系的艺术性能与欣赏着内心深处的节奏、韵律、比例、尺度、变化等形式美法则相统一，多体现在在公共艺术的小品造型、构筑物表面图样以及文创产品源图案中，从而再现非遗文化，以多次重复的频率唤醒人们对传统文化的认知与普及，营造视觉冲击效果。 4.2. “象”的转化 象征是人类独有的行为，它通过使用象征符号来实现象征意义的表达。有些非遗文化并无明显的表征特点，比如民间传说、语言文学以及一些动态的有时间间歇性的节庆或手工技能操作等，这类文化资源的表达很难定格在某一具体形象，需要借助神似或象形的手段抽象表达，并且一定经验积累下还会转化为特定符号来表达某种文化意识下的形象嫁接。因此在公共艺术资源转化上，表现为一系列元素和符合的组合应用，类似于套装包装的概念，用特定标记对同类事物或动态定义与表达。 4.3. “意”的转化 非遗文化的魅力除具体的可看可参与外，还表现在一种强烈的情感吸引与时空记忆。所以“意”的表达多体现在场景空间，材料肌理触感，体验参与等多种感官形式的效果，在公共艺术中的形式模糊化，个性化，多元化，甚至跨界融合——结合多媒体、动力、声光等能源装置，创造独一无二的体验环境，带来千人千感的特殊意韵。这种“意义共享”的表达模式的形成，促使非遗文化艺术更贴近生活，更是在精神超越、文化传承、人文关怀之间谋求稳定与平衡。只要把握好公共艺术资源转化的规律，再造或形塑出一个既有“民间底蕴”，又容易为人们所接受，又包含社会主义发展战略目标的公共精神，成为传统文化艺术转化生产和活化传承的重要途经之一。 地域文化及人们的生活方式是经过长时间的积淀形成的特定产物，是一种“记忆”和“文脉”，当人们重新审视文化与城市发展的关系时，必会将其注入到某类产品或作品之中，成为抚慰或唤醒人们记忆的纽带。公共艺术也必将承载着地域历史与时代使命在未来城市规划和建设浪潮中源远流长地继续发展下去。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 中国石油管道局工程有限公司不断开拓沙特石油市场并成为沙特阿美石油公司的主承包商之一，对于企业质量管理总结及提高具有重要意义。作者对沙特哈拉德及哈维亚北部压气站管线项目(简称NGCP项目)工作经验及沙特阿美项目质量管理体系、质量管理、质量控制等进行了研究及总结，阐述了质量管理各项要点，使质量管理逐步得到提高。 关键词 :沙特阿美，质量管理，合同，质量体系，PQI Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 质量管理现状及调研 国内早已将ISO9000系列质量管理、质量保证、质量控制标准引入国内，依据国际通行的质量管理标准建立了用以规划、组织、指导、检验、测量、改进等一系列质量保证、质量控制文件、手册、程序等，部分企业、项目仅停留在ISO9000证书维护、更新方面，并未彻底贯穿和落实 [ 1 ] [ 2 ]。随着改革开放，特别是“一带一路”倡议的推进实施，中国对外承包工程领域迎来了历史性的发展机遇。目前中国企业在全球190个国家开展对外承包业务，在全球最大的250家国际工程承包商中，中国企业有65家 [ 3 ]，中国企业在质量管理方面有了巨大的进步，使企业、项目在质量管理工作中各方面：质量方针、质量目标、质量保证、质量控制、质量职责、质量策划、质量改进等等，都逐渐符合了业主合同的要求，并取得了业主的信任，含沙特阿美、及埃克森美孚、壳牌、英国石油公司、道达尔、GAZPROM、鲁克石油等在内的各大油气项目业主。 质量管理作为项目管理的一部分，其重要性贯穿于项目设计、采办、施工、试运行各阶段，质量体系平稳运行是项目顺利实施及盈利的保证。以沙特NGCP项目质量管理NGCP项目为例，其质量管理体系由沙特阿美通用合同、SAEP-1154-2016 Guidelines for contractors quality plan承包商质量计划指南、ISO9000质量管理体系要求、企业质量手册Q/SY GDJ SC-2015等组成。特点：一是阿美通用合同Schedule Q为质量管理核心；二是PQI (Project Quality Index)中的质量要求为关键控制点，将质量管理程序化和条款化。本文根据项目质量管理运行经验，阐述了通用合同Schedule Q与ISO9001质量体系运行的部分区别及PQI的可操作性，将质量管理化繁为简，进而为后续项目实施提出了一些质量管理方面的建议 [ 4 ] - [ 10 ]。
system: [SYSTEM]

user: 2. 沙特阿美质量管理结构形式 沙特阿美质量管理体系管理由多个部门参与构成，见图1 NGCP项目组织结构图，整个质量体系围绕schedule Q及PQI (Project Quality Index)展开，其严谨程度可以做到任何质量问题可以查找相应的规范或程序文件依据及对应的相应部门处理。沙特阿美质量管理通过业主SAPMT联系各部门，与质量管理对应的相关部门主要包括PMT (业主综合管理部门)、PID (独立检查部门)、VID (材料检查部门)、CSD (业主专家委员会)、OID (操作检查部门)等 [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]。 图1. NGCP项目组织结构图
system: [SYSTEM]

user: 4. 结论 阿美对整个质量体系、体系运行进行了程序化、格式化、数据化，通过EPM、PQI评分系统使项目质量管理情况一目了然。本文通过沙特阿美通用合同schedule Q、SAEP-1154承包商质量体系指南与 ISO9001进行对比分析研究，找出质量约束的关键条款，并对PQI分项质量控制点进行系统分解，根据上月的PQI指数找出其中影响质量的关键因素，通过PQI测量、分析、改进各项质量管理内容，确保质量体系健康平稳运行，进而可以提高质量管理水平。
system: [SYSTEM]

user: 摘 要 焊接质量控制是管道项目的核心，而焊工是焊接质量的基础。有效的焊工管理不仅可以控制生产成本，还可以预防质量安全隐患。本文结合阿美规范要求及实际工作应用，阐述了阿美项目焊工考试要求、焊工考试流程、焊工考核管理及焊工证书维护管理，旨在为国内外中方质量管理人员提供借鉴，确保焊工管理可控、合理有效。 关键词 :焊工考试要求，IP验证焊口，焊工分类，焊工考试流程 Copyright © 2020 by author(s)， Yangtze University and Hans Publishers Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
system: [SYSTEM]

user: 1. 引言 沙特阿美石油公司，对质量管理有着严苛而又成熟的体系，涵盖了石油工程中的各领域，焊工资质管理也不例外。有效的焊工资质管理，不仅可以控制生产成本，还可以有效控制和预防质量安全隐患 [ 1 ] [ 2 ]。因此，规范焊工资质管理，加强焊接质量控制，对于焊接生产尤为重要。 本文以正在沙特阿美执行的项目为参考，总结了阿美对于焊工考试的要求、焊工的培训及再教育、焊工考核管理、焊工证书维护管理以及对项目焊工考试管理的启示，希望促进项目焊工管理的进一步提升。
system: [SYSTEM]

user: 2. 焊工考试要求及流程 2.1. 第三方焊工考试中心WTC 为了保证焊接质量，根据阿美质量管理要求，阿美所属项目的焊工不管在沙特境内还是境外都需要参加焊工考试，并取得焊工证(JCC)，且需要由阿美短名单里独立的第三方执行。其职责是： 焊工考试过程监控，一般情况，委派批准的QC inspector在考试地点实时检查考试过程，包括焊材型号、管材规格、焊接工艺规程WPS的核对，组对检查，焊道检查，焊接参数检测，确保符合考试合规性。 焊件试验，根据标准规范(主要有ASME IX，AWS D1.1，D1.6，，D1.8，or API STD 1104)进行相关的试验，包括拉升试验、弯曲试验、显微结构、夏比冲击功、维氏硬度、洛氏硬度、化学成分分析、渗透探伤、射线探伤和热处理等。根据试验结果，签发试验报告和焊工考试证书。 截止2020年，阿美短名单第三方考试机构包括以下6家单位 [ 3 ]：FugroSuhaimi、AlHotyStanger、NDT Corrosion Control Services、TCRArabia、Exova、Industrial Support Services (ISS)。 2.2. 阿美全过程参与 阿美对焊工的管理有着严格的要求，从焊工考试直至焊工取证焊接。焊工考试涉及到的阿美部门有： IEU (Inspection Engineering Unit)工程检查科：属于阿美OID (Operations Inspection Division)运营检查部下属机构，负责第三方焊工考试中心的审核与批准，确保其实验室软硬件符合阿美要求。 PID (Project Inspection Department)项目检查部：审核焊工焊接卡JCC，所批准的工艺是否满足标准要求、本项目的施焊要求；审查焊工注册及跟踪系统是否满足阿美规范要求；焊接过程审核，检查焊接变量是否满足批准的焊接工艺规程WPS；焊工监督检查，若发现焊工表现较差，可以直接取消焊工JCC； OID运营检查部：负责阿美所属项目的无损检测工作，焊工管理方面主要是审核焊工无损检测结果。 2.3. 焊工本身要求 虽然对于质量管理严格的标准要求，但对于焊工的知识结构、教育背景和工作经验等，并没有附加要求。项目执行中，承包商需对新雇佣的焊工进行内部审查，了解其工作经验及熟悉的焊接方法，从而起到预控作用。 2.4. 焊工考试流程 焊工考试流程包括：焊工考试准备，事件组对及焊接、外观检查和试验过程，见图1。 1) 焊工考试准备：按照考试计划，准备考试试件、填充金属及焊接工艺规程WPS，提前预约第三焊工考试机构WTC，要求其安排焊接质检员进行考试见证与检查。 2) 试件组对及焊接：按照要求组对焊接试件，距离地面45 cm以上，并在焊件两端标记焊工名称及焊接符号，WTC机构的质检员检查合格后方可开始根焊。此外，在热焊开始前，WTC质检员需要检查根焊是否合格，如果根焊需要打磨，需要WTC验收合格后才可以进行下一步焊接。需要注意焊接过程中不得移动试件。 3) 外观检查：焊工焊接完成后，WTC质检员需要对焊口进行外观检查，涉及到焊缝余高要求(见表1)、咬边(允许深度小于0.79 mm且长度小于50 mm)。此外，不允许有根部内凹、未熔合和电弧划伤等情况。 Table 1 Weld reinforcement and root penetratio 试件厚度mm 最大焊缝余高或根部余高mm T ≤ 6.35 1.587 6.35 < T ≤ 12.7 3.175 12.7 < T ≤ 25.4 3.969 >25.4 4.762 表1. 焊缝余高要求 4) 射线无损检测RT：如果需要，按照ASME SEC V B&PV QW-191进行。若计划使用超声波检测UT代替RT，需要提前获得阿OID批准。 5) 导向弯曲试验：必须由短名单焊工考试机构WTC进行。弯曲试样选取位置按照ASME SEC IX B&PV QW-463执行，试验方法按照ASME SEC IX B&PV QW-162，验收标准按照QW-163执行 [ 4 ]。 图1. 焊工考试及证书签发流程图