system: [SYSTEM]

user: 3. 斜拉索张拉参数确定 3.1. 施工过程斜拉索最小应力 将施工过程中拉索最小应力结果列于表3和表4，查看所有方案的斜拉索施工过程应力包络结果，可以看出按由远塔端到近塔端逐根张拉的部分方案：Y5~Y10，和按由近塔端到远塔端逐根张拉的部分方案：J1~J3，其拉索应力会出现负值或者极小值(应力值被加粗)，这说明按照这些方案张拉，部分斜拉索会随着施工过程的进行出现松弛(张拉力很小或者完全没有张拉力)的情况，这些方案予以排除，对剩下的方案Y1~Y4和J4~J7进行进一步的考察。 3.2. 主梁、主塔施工过程最大压、拉应力 由图3可知，按各方案进行结构施工阶段计算得到的施工阶段主梁最大压应力值都在121.9 MPa附近；得到的最大拉应力值都在119.6 MPa附近。说明按2.1筛选出的张拉方案进行施工阶段分析，主梁施工阶段的应力极值很接近。 由图4可知，按各方案进行结构施工阶段计算得到的施工阶段主塔最大压应力值都在106 MPa附近；而最大拉应力则有26.9 MPa的差别。 根据施工阶段主塔最大拉应力的大小，将以上方案进行排序。可以认为，拉应力越小的方案越优。方案的优劣顺序见表5。 3.3. 主梁、主塔施工过程位移变化 现将施工过程中主梁和主塔最大位移值列于表5和表6。 图1. 斜拉索布置及编号示意图 图2. 径河大桥有限元模型 图3. 施工阶段主梁拉、压应力极值(MPa) 图4. 施工阶段主塔拉、压应力极值(MPa) Table 1 Summary of tension schemes from the far tower side to the near tower sid 张拉方案 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 张 拉 顺 序 R1L1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 R1L1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 R1L1 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 R1L1 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 R1L1 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 R1L1 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 R1L1 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 R1L1 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 R1L1 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 R1L1 表1. 由远塔端向近塔端的张拉方案汇总 Table 2 Summary of tension schemes from the near tower side to the far tower sid 张拉方案 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 张 拉 顺 序 R1L1 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 S9 R1L1 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 S8 R1L1 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 S7 R1L1 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 R1L1 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 S5 R1L1 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 S4 R1L1 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 R1L1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 R1L1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 R1L1 表2. 由近塔端向远塔端的张拉方案汇总 Table 3 The minimum stress of tension schemes from the near tower side to the far tower sid 各方案施工阶段拉索最小应力(MPa) 拉索 编号 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 S9 200.90 200.80 200.60 200.50 199.2 186.90 181.10 S8 193.90 195.15 193.65 193.65 189.7 170.45 159.45 S7 194.25 195.45 195.45 194.20 188.3 161.80 144.75 S6 201.45 202.45 202.45 202.45 193.1 159.70 136.20 S5 214.35 215.15 215.10 215.10 215.15 162.45 132.55 S4 231.70 232.20 232.20 232.20 232.2 232.40 132.30 S3 104.15 104.55 104.50 104.50 104.55 104.70 104.90 S2 116.45 116.60 116.60 116.60 116.65 116.65 116.75 S1 123.75 123.75 123.75 123.75 123.8 123.80 123.80 L1 33.73 37.98 51.71 71.78 98.27 130.90 168.90 R1 33.73 37.98 51.71 71.78 98.27 130.90 168.90 表3. 由近塔端向远塔端的张拉方案应力最小值 Table 4 The minimum stress of tension schemes from the far tower side to the near tower sid 各方案施工阶段拉索最小应力(MPa) 拉索编号 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 S9 202.30 202.60 202.40 202.50 202.70 202.70 202.60 202.60 202.60 179.60 S8 195.30 195.60 195.30 195.50 195.65 195.65 195.60 195.65 167.55 158.80 S7 195.55 195.90 195.55 195.75 195.95 195.95 195.90 164.30 152.55 145.25 S6 202.45 202.85 202.50 202.70 203.00 202.95 168.45 153.75 143.65 137.95 S5 215.00 215.50 215.10 215.30 215.70 180.85 161.10 148.20 139.80 135.55 S4 232.00 232.50 232.10 232.30 205.10 175.60 157.50 146.55 139.70 136.70 S3 104.20 104.80 104.40 99.33 52.71 25.64 9.17 -0.10 -5.80 -7.69 S2 116.25 116.75 111.95 95.22 48.22 23.15 8.03 0.10 -4.72 -5.74 S1 123.35 124.90 108.20 92.00 45.55 21.58 7.22 0.28 -4.14 -4.32 L1 30.95 74.35 103.75 121.45 159.00 183.20 197.90 206.40 211.20 213.15 R1 30.95 74.35 103.75 121.45 159.00 183.20 197.90 206.40 211.20 213.15 表4. 由远塔端向近塔端的张拉方案应力最小值 Table 5 The quality evaluation of the scheme obtained by the main beam & the main towe 优劣顺序 1 2 3 4 5 张拉方案 J4、J5、J6、J7 Y4 Y3 Y2 Y1 表5. 由主梁主塔应力得出的方案优劣顺序 注：优劣顺序对应的数字越小代表方案越优 Table 6 The maximum displacement of the main beam in the construction process (mm 主梁最大竖向位移(mm) 张拉方案 正位移 负位移 J4 21.3 251.5 J5 21.3 251.6 J6 21.3 251.5 J7 21.2 251.3 Y4 21.3 251.4 Y3 21.3 251.3 Y2 21.3 251.6 Y1 21.4 251.2 表6. 施工过程主梁最大位移值(mm) 从表6和表7可以看出，各方案施工过程主梁最大位移基本相等，施工过程主塔的最大正负位移也基本相等；将正负位移绝对值相加得“位移幅值”，然后按位移幅值大小排序，可以认为，施工过程中主塔位移幅值越小越好。由此可以得到各方案的优劣秩序，如表8。 3.4. 成桥状态主梁、主塔位移值 成桥主塔偏位值见图5。由图5可知，成桥阶段主塔最大偏位基本相等，而塔顶偏位有较大差别。可以认为塔顶偏位越小越好。而从图6可以看出，各方案得到的成桥阶段主梁跨中挠度基本相等，由此得到各方案的优劣顺序，如表9。