system: [SYSTEM]

user: 4. 治理工程设计 4.1. 清淤疏浚的目标 恢复项目区内河道基本功能，同时改善水环境，实现河畅、水清、岸绿、景美的综合整治效果。项目区工程建设主要为河道的综合整治及相应的水系连通，包括清淤疏浚河道和村塘；岸坡整治河道；河道两岸堤防加固；水系沟通建筑物；河道交叉建筑物；在近村庄地段布置水景观工程等。 4.2. 河道清淤疏浚工程 4.2.1. 巢湖河道概述 通过查阅巢湖水务局资料：《国开行三期涉水项目谋划工作》 [ 2 ] 得知：巢湖入湖河流综合整治及水系连通工程的项目概况为：本次治理总共涉及巢湖市11条流域面积10~50 km 2 河流，治理长度36.6 km。各河流基本情况如表1所示。整治范围内主要的河流水系有汇入巢湖的柘皋河、烔炀河、兆河及巢湖闸下游的裕溪河。其中沙坝河、秦桥河及潘桥河为柘皋河支流，炀河为烔炀河支流，永丰河、马头咀河为兆河支流，蒋家河、钓秀河为裕溪河支流，青草河、鸡啼河及大干河直接汇入巢湖。 Table 1 Statistics of the basic situation of the river [3 序号 河流名称 所属乡镇 河道总长(km) 流域面积(km 2 ) 治理长度(km) 1 马头咀河 坝镇镇 4.50 35.8 4.5 2 永丰河 槐林镇 2.80 18 2.8 3 大干河 散兵镇 2.20 38.6 2.2 4 鸡啼河 散兵镇 1.30 28 1.4 5 蒋家河 银屏镇 3.30 20.5 3.3 6 钓秀河 银屏镇 7.30 24.2 7.3 7 潘桥河 中垾镇 5.0 26.3 5 8 秦桥河 中垾镇 2.30 26.8 2.3 9 青草河 黄麓镇 1.60 21.2 1.6 10 炀河 烔炀镇 2.70 32.7 2.7 11 沙坝河 柘皋镇 8.30 40.6 3.5 合计 41.3 312.7 36.6 表1. 整治河流基本情况统计表 [ 3 ] 本次实践我们去到烔炀河湿地项目工程-河道工程现场。该项目河道内清淤采用采用泥浆泵清淤，并结合长臂挖掘机挖掘施工。烔炀河湿地工程初设批复投资为9499.35万元，主要内容为：河道治理工程：堤防加固5.21 km、新建堤防0.57 km，新建防汛道路7.56 km，砼护坡0.36 km，拆除重建穿堤涵闸1座、新建4座穿堤涵闸，河道浅水区及两岸绿化，种植乔木2.9万株，沿河步游道3.75 km。湿地建设工程，农业面源治理，其中河道疏浚扩挖工程是对3.339公里长河道进行清淤、开挖，并用开挖河道的土方加固、新建堤防。 4.2.2. 具体的施工方法 河道清淤施工的主要方法有：挖泥船施工法；水力冲挖机组清淤法；河道筑坝抽水人工清淤施工法等。其次具体的施工方法有：水上挖泥再通过船运以达到清淤效果；在打捞船上直接上扬将河底淤泥清除；将河道内水排干再通过挖掘机清淤或采用泵机吸淤泥通过管道输送到指定位置。 根据类似工程经验，采用挖泥船施工法，无法准确掌握水下情况，靠近河岸处无法施工，难以保证清淤效果。如采用水力冲挖机组清淤。可以将河道筑坝，坝内积水排干或导流，河床露出后，布设水力冲挖机组。泥浆泵就位后，用高压水枪将泥浆泵降到设计深度以下，相对形成坑塘，在泥浆泵前方冲挖一条浅槽，将浅槽四周土体扇形开挖、粉碎成泥浆，使其沿槽流向泥浆泵吸口，管道输送至排泥场，待此工作面完成后，移动泥浆泵，再用相同的方法开挖一个工作面，如此反复进行施工。 施工特点： 1) 该机械体积小，移动方便，装卸简单，清淤速度快，泥浆浓度高等，因而能降低施工成本。 2) 机械操作灵活，特别是在工作面狭小、地形和空间结构相对复杂的地段，更能克服其它机械苛刻的工况条件下无法作业的缺点。 3) 容易把握好施工质量，控制、检查、验收都比较直观。对清淤部位的深度、杂物的清理等一目了然。 本次调研我们去到烔炀河湿地项目工程-河道工程现场。该项目河道内清淤采用采用泥浆泵清淤，并结合长臂挖掘机挖掘施工。主要内容为：河道治理工程：堤防加固5.21 km、新建堤防0.57 km，新建防汛道路7.56 km，砼护坡0.36 km，拆除重建穿堤涵闸1座、新建4座穿堤涵闸，河道浅水区及两岸绿化，种植乔木2.9万株，沿河步游道3.75 km。湿地建设工程，农业面源治理，其中河道疏浚扩挖工程是对3.339公里长河道进行清淤、开挖，并用开挖河道的土方加固、新建堤防。 以黄麓镇项目区为例:本河道工程河道清淤主要是挖除河底的淤泥，疏浚河道。主河道上游以及三条支汊河流较窄，且水深较浅，清淤拟采用1~2 m 3 长臂挖掘机站立于两岸进行开挖清淤，配合10 t自卸车装运至堤后填塘。主河道下游较宽处以及主汊河流交汇处拟采用1~2 m 3 水陆两用挖掘机进行开挖清淤，配合10 t自卸车装运至堤后填塘。 4.3. 淤泥的处理 关于巢湖市十六条主干河流的清淤治理，淤泥的处理方式一般都较为粗狂，基本上都是直接打捞淤泥，而没有对淤泥进行污染物的相关处理。一般采取方法有：填塘护堤、湿地建设、防浪凌台(造滩)、农业肥料、防渗膜法等 填塘护堤：河道淤泥开挖打捞，一般会由管道输送抽取淤泥直接填补附近工程的挖方处填埋，或者直接用挖掘机开挖底泥，直接堆放在河道两岸进行堤防加固。 湿地建设：用管道将淤泥输送到近水湖岸附近堆积，在淤泥上种植一些杨柳、芦苇、风车草等植物构建生态湿地，既可以保岸护堤又可以净化水质。 防浪凌台：在多浪以及浪高区域用用岩石堆砌，填满淤泥并种植一些植物，构筑防浪凌台，可以有效地防止风浪。 农业肥料：由于巢湖的水污染主要原因是氮、磷的污染，而重金属的污染相对较轻，所以很多情况下，在沿河流周边开挖后的淤泥会被用作肥料，填灌到农田，用以补充农作物所需的氮磷肥料。 防渗膜法：针对污染较为严重的淤泥，不当作农业肥料也难以用于湿地建设，一般会采取防护膜法去解决，(类似于垃圾深埋场)深挖填埋坑，在底层及周围铺上一层防渗膜，再将淤泥填埋进去。 4.4. 河道清淤的预期成果是怎样的 在各地梳理摸排区域内“脏、淤、污”河渠及周边污水坑(塘、沟)的基础上，重点清洁整治100条流程较长、流域面积较大、水体生态较弱、脏乱污染较重的中小河流和1000条灌溉主渠道。重点要抓好“三清理、三治理”：1) 加强堤岸垃圾清理；2) 加强水面漂浮物清理；3) 加强障碍物清理；4) 加强堤岸生态绿化治理；5) 加强水体污染治理；6) 加强农村河渠环境综合治理 [ 4 ] 。 使河流功能基本得到恢复，河道行洪能力得到显著提高，水环境得到显著改善，初步实现河畅、水清、岸绿、景美的综合整治效果。 1) 河畅：通过清淤疏浚、新建护坡护岸、水系联通等措施，使水系基本畅通，河道达到10年一遇防洪标准。 2) 水清：通过清淤疏浚，综合整治，以达到水面清洁、水质良好的目标，做到水面无漂浮物。 3) 岸绿：将清淤的污泥处理后填塘，形成人工滩地以逐步形成湿地，使得河岸两边坡岸无损坏，绿化完好，河道、滩地自然形态得到保护，水环境状况明显改善；淤泥经过无害化处理后作有机肥还田或使得土壤肥力得到一定提高。 针对巢湖流域的十六条主干河流采取河道清淤的工程措施，关乎巢湖水污染的大问题。通过对十六条主干河流的治理，加大集中清洁整治力度，使全市河渠达到“四净、五健、六无”标准：“四净”即水面净、堤岸净、绿地净、设施净；“五健”即沿岸居民生活垃圾管理制度健全、河渠堤岸管护制度健全、河渠水面保洁制度健全、入河口门达标排放制度健全、河渠环境网格化管理制度健全；“六无”即河渠水面无漂浮物、无水草，堤岸无杂草、无垃圾，景观设施无损毁、无缺失。通过努力，促进全市河渠环境面貌明显提升、水体生态系统建设水平普遍提升、城乡水环境品质不断提升、居民水环境保护意识持续提升，最终实现“水系流畅、水清岸绿、景美游畅、人水和谐”的治理目标。