高銀金融117，又稱天津高銀117大廈，是位於中國天津市西青區的摩天大樓，高597米，由高銀地產集團投資，中國建築第三工程局負責興建，2008年開工，2015年9月8日實現結構封頂后隨即停工，為目前世界最高的爛尾建築。
大廈地下3層，地上117層，是「新京津高銀天下」專案的主要建築。該專案另包括已抵押予中國銀行的辦公樓「盛世高銀中心」及「高銀經典中心」，副樓「帝堡高銀中心」，住宅「富國高銀」及馬球會。高銀金融117位於天塔的正西方，其結構高度596.5米，居於世界第四位，在中國是僅次於上海中心大廈的第二高摩天大樓結構高度為中國第一。
區位與交通
高銀117大廈位於天津濱海西青區內津靜路與海泰南北大街交匯口，雖然是濱海高新技術園區的一部份，但並非中心區域，實際位置在天津城區西南。周圍有天津城建大學、天津農學院、天津商業大學寶德學院等高校。高銀117大廈距離京滬高鐵天津南站約10分鐘車程，規劃中的天津地鐵11號線西段在此設內環路站。而目前僅有天津地鐵3號線途經附近（楊伍莊站與學府工業區站間，但距離甚遠）。
建築概況與參數
高銀金融117大廈地下3層，區域性4層，地上117層，包含裝置層共計130層，總建築面積84.7萬平方米，117塔樓總高度597米，結構高度596.2米，是中國結構第一高樓，為鋼筋混凝土核心筒+巨型框架的結構體系。
大廈基坑開挖面積12.41萬平方米，坑底面積9.71萬平方米，基坑大面積開挖深度為19米，117塔樓區域26米（區域性37米）。地下室總建築面積34.2萬平方米，地下室結構部分混凝土總量約37萬立方米，鋼筋總量約8萬噸，鋼結構總量約1.4萬噸。主塔樓地上部分建築面積49.7萬平方米，塔樓平面上近似正方，面積向上逐層縮小，大樓首層平面尺寸65米×65米，4200平方米，頂層46米×46米，2100平方米。
建設工程進度
高銀金融117建設總工期為1468天，有超400名專業管理人員、超100家勞務和專業分包、超10000名施工勞務參加工程建設。
前期
* 2007年中，高銀集團前身松日通訊以低價購入專案所在土地（交收時仍為鹽田，原先預計只會建數層高的電子廠）。同年12月12日，高銀金融117大廈舉行奠基儀式。
* 2008年9月10日，高銀金融117大廈專案正式開工建設。2009年，高銀117專案的基坑相當於18個標準足球場大。2011年12月25日上午8點整，117大廈專案D區65000立方米C50大體積底板混凝土將隆重開盤澆築，用66個小時完成大底板混凝土的施工。
2012年
2012年6月，中建三局117專案部組織了50臺啄木鳥（液壓破碎錘）、40臺裝載機，僅用100小時破除和清理了8800立方米混凝土內支撐，在建築領域內是罕見的。
* 7月30日，117大廈實現主塔樓地下室結構封頂。
* 8月1日，高銀金融117大廈的地下室結構封頂。
* 10月，中建三局77.97億元中標高銀金融117大廈的上部主塔樓工程。
2013年
* 3月24日，大廈高度達到50米。2013年7月25日，天津117大廈主塔樓突破百米大關，達到103.11米高度。
* 12月24日，117大廈核心筒施工至37層，主體結構施工至196.62米，水平結構施工至18層，巨柱施工至27層。
2014年
* 1月15日，117大廈主塔樓核心筒施工至42層，主體結構標高達到218.92米。
* 2月24日，117大廈主塔樓核心筒施工至44層，主體結構標高達228.26米。
* 3月18日，117大廈主塔樓核心筒頂升模架系統第48次頂升現順利完成，48層混凝土施工已完成，高度251米。
* 3月31日，117大廈主塔樓頂模第50次頂升已完成，高度260米。
* 4月16日，117大廈主塔樓施工至53層，大廈核心筒高度268.09米。
* 7月4日，117大廈主體結構施工至67層，主體高度已經達到337.2米超越336.9米天津環球金融中心成為天津市摩天大樓的第一高度。
* 9月17日，117大廈主塔樓核心筒第84層混凝土澆築完成，標高達416.91米，超越高415.2米的天津廣播電視塔，成為中國北方最高建築物。
* 10月30日，117大廈主塔樓頂模第96次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至93層，混凝土澆築頂標高456.940米。
* 11月16日，117大廈主塔樓頂模第97次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至93夾層，混凝土澆築頂標高461.39米。
* 11月29日，117大廈主塔樓頂模第99次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至94mF層，混凝土澆築頂標高470.29米。
* 12月7日，117大廈主塔樓頂模第100次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築頂標高474.74米。
* 12月18日，117大廈主塔樓頂模第101次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至95F層，混凝土澆築頂標高為478米。
* 12月24日，117大廈主塔樓核心筒頂模系統第102次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至96F層，混凝土澆築頂標高為482.710米。
* 12月29日，117大廈主塔樓頂模系統第103次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至97F層，混凝土澆築頂標高為486.695米。
2015年
* 1月3日，17大廈主塔樓頂模第104次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至98層，混凝土澆築頂標高為490.680米。
* 1月12日，117大廈主塔樓頂模第105次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至99層，混凝土澆築頂標高為494.665米
* 1月19日，117大廈主塔樓核心筒第101層混凝土澆築完成，標高達502.635米，成世界第8座、中國第5座、中國北方第1座突破500米的摩天大樓。
* 1月27日，117大廈頂模第108次頂升順利完成，混凝土澆築至102層，澆築頂標高506.620米。
* 3月8日，117大廈主塔樓頂模第109次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至104層，混凝土澆築頂標高為514.950米。
* 3月24日，117大廈主塔樓頂模第110次頂升順利完成，大廈核心筒混凝土澆築至105層，混凝土澆築頂標高為519.950米。
* 4月8日，117大廈主塔樓頂模系統第111次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至106層，混凝土澆築標高為523.550米。
* 5月14日，117大廈主塔樓頂模第112次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至107層，混凝土澆築頂標高為527.920米。
* 4月24日，117大廈頂模第113次頂升順利完成，核心筒混凝土施工至108層，混凝土澆築頂標高531.905米。
* 5月2日，117大廈主塔樓頂模第114次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至109層，混凝土澆築頂標高為535.890米。
* 5月10日，117大廈主塔樓頂模第115次頂升完成，核心筒混凝土澆築至110層，混凝土標高為539.8米，超越廣州東塔539.2米的高度。
* 5月16日，117大廈主塔樓頂模第116次頂升完成，核心筒混凝土澆築至111層，混凝土澆築頂標高為543.860米。
* 5月27日，117大廈主塔樓頂模第117次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至112層，混凝土澆築頂標高為547.845米。
* 5月31日，117大廈主塔樓第113層混凝土澆築順利完成，核心筒結構標高為553.095米。
* 6月9日，117大廈主塔樓核心筒混凝土高度達558.345米，超越了深圳平安金融中心555.5米的核心筒總高度。
* 7月8日，117大廈通道塔施工至101層，成功實現了封頂。其500.61米的總高度成為全球最高通道塔，也是中國大陸地區首座超高層通道塔。
* 7月26日，117大廈主塔樓頂模系統第121次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至115層，混凝土澆築頂標高為567.345米。
* 8月3日，117大廈主塔樓頂模第122次頂升順利完成，核心筒混凝土澆築至115M層，混凝土澆築頂標高為571.595米。
* 9月8日，實現結構封頂，但大樓隨即再次停工至2017年初。
2016年
* 4月，高銀地產及其控股股東潘蘇通同意由中國信達與潘蘇通（高銀特殊機會）組成合資公司，向高銀金融117專案繼續投入180億人民幣。4月5日，英國《金融時報》撰文批評高銀金融117是「錯誤時間上馬的錯誤專案」。
2017年
* 年初，117大樓再次復工，主體鋼框架（不包括觀景臺）及四枝主力柱封頂。
* 7月13日，已使用4年的巨型天秤拆除，並改裝上較小的天秤，以繼續幕墻鋪設工程，同時建造頂端觀景臺結構。
2018年
* 3月初，據聞大樓再易手予融創中國，遭否認。
* 9月，大樓恢復頂部觀景臺鋼結構焊接工程。
2019年
4月，主塔樓第二節點及幕墻安裝啟動。自稱2019年底前完成電梯及幕墻工程，但直至2020年底依然沒有完成。
功能劃分
電梯配置
高銀金融117大廈電梯配置列表（全部採用OTIS 5000高速升降機）
* OF1-OF6（6部來往7/F-17/F之辦公電梯，雙層）：B1M/1、7-17
* OF7-OF12（6部來往19/F-30/F之辦公電梯，雙層）：B1M/1、19-30
* OF13-OF18（6部來往33/F-46/F之辦公電梯，雙層）：32/32M、33-46
* OF19-OF24（6部來往48/F-61/F之辦公電梯，雙層）：32/32M、48-61
* OF25-OF30（6部來往64/F-77/F之辦公電梯，雙層）：63/63M、64-77
* OF31-OF36（6部來往79/F-92/F之辦公電梯，雙層）：63/63M、79-92
* OS1-OS4（4部來往32/F&32M/F空中大堂之穿梭電梯，雙層）：B1M/1、32/32M
* OS5-OS8（4部來往63/F&63M/F空中大堂之穿梭電梯，雙層）：B1M/1、63/63M
* OP1-OP4（4部辦公專用之停車場電梯）：B3-B1、B1M、1、2
* HL1-HL4（4部來往酒店客房之電梯）：94、94M、95-114、114M
* HL5-HL6（2部來往酒店配套設施之電梯）：94M、115、116、116M、117
* HS1-HS6（6部來往酒店大堂及配套設施之穿梭電梯，雙層）：1/2、94/94M
* HP1-HP6（6部來往酒店大堂及配套設施之低區電梯）：B3-B1、B1M、1-5
* HF1-HF2（2部來往酒店之服務電梯）：93M、94、94M、95-104、104M、105、105M、106-114、114M、114M2、115、115M、116、116M、117
* FS1-FS2（2部消防及服務電梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-31、31M、32、32M、33-62、62M、63、63M、64-93、93M、94、94M、95-104、104M、105、105M、106-114、114M、114M2、115、115M、116、116M、117
* FT1（1部載貨之服務電梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-31、31M、32、32M、33-62、62M、63、63M、64-93、93M
* LS1-LS2（2部來往B3/F-6/F之服務電梯）：B3-B1、B1M、1-4、4M、5-6
* LS3-LS4（2部來往7/F-18/F之服務電梯）：7-18
* LS5-LS6（2部來往19/F-31M/F之服務電梯）：19-31、31M
* LS7-LS8（2部來往32/F-47/F之服務電梯）：32、32M、33-47
* LS9-LS10（2部來往48/F-62M/F之服務電梯）：48-62、62M
* LS11-LS12（2部來往63/F-78/F之服務電梯）：63、63M、64-78
* LS13-LS14（2部來往79/F-92M/F之服務電梯）：79-92、92M
* LS15-LS16（2部來往93/F-104M/F之服務電梯）：93、93M、94、94M、95-104、104M
* LS17-LS18（2部來往105/F-114M2/F之服務電梯）：105、105M、106-114、114M、114M2
工程紀錄
天津117大廈所在地地層結構複雜，是以粉砂、粉土和粉質黏土為主的海相與陸相互動沉積地層，同時高度達600米左右，因而在建築工程領域創造了至少11項中國之最和世界之最，但因為沒有完工，多項世界之最均為自稱而沒有實現。
* 單體建築面積中國之最：84.7萬平方米。
* 單體建築基坑土方開挖之最：200萬立方米。
* 民用建築工程樁長度之最：117大樓工程樁樁長為100米以上，僅次於港鐵朗屏站的129米。
* 水下澆注民用建築工程樁鋼筋規格之最：直徑50毫米三級鋼，底板C50。
* 大體積混凝土體量最大：7萬立方米。
* 鋼結構巨型鋼柱尺寸世界之最：24米×22.8米。
* 在116層、579米處的夾層處設定世界最高觀光廳，預期將打破平安金融中心「雲際觀光」在2017年創造的562米紀錄，成為世界最高觀光廳。但沒有建成。
* 在115層、564米處設有豪華遊泳池，成為世界最高的室內泳池。但沒有建成。
* 世界最高爛尾建築物。
軼聞
美國探索頻道在117大廈建設時同步拍攝工程紀錄片。
2014年10月20日，20對建設者新人在高銀117大廈建設現場舉行集體婚禮。