Gestion de projet : Contraintes,chevauchement,attente entre 2 tâches,jalons

Cet objet pédagogique est composé d'un cours,d'un exemple,d'un exercice et d'une application interactive sur les contraintes,le chevauchement,l'attente entre deux tâches et les jalons. Son objectif est de vous faire intégrer les notions de chevauchement et d'attente entre deux tâches successives.

Disciplines : Gestion des projets
Mots-clés : potentiel tâches,potentiel étapes,marge libre,marge critique,calcul des dates,PERT,chemin critique,marge totale,chevauchement,contrainte totale,contrainte relative
Type de document : texte,image fixe
Type de ressource : tutoriel,étude de cas,self assessment,exercise
Niveau : licence,master,formation continue,training
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Auteurs ou éditeurs : Gérard CASANOVA,Université de Lorraine,AUNEGE,Denis ABECASSIS