Gestion de projet : Calcul des dates et calcul des marges

Cet objet pédagogique est composé d'un cours,d'un exemple,d'un exercice et d'une application interactive sur le calcul des dates et le calcul des marges. Son objectif est de vous permettre de calculer les dates et les marges,de calculer les dates au plus tôt et au plus tard,de calculer les marges libres,les marges totales et de déterminer le chemin critique.

Disciplines : Gestion des projets
Mots-clés : marge libre,marge critique,calcul des dates,marge totale,PERT,potentiel tâches,potentiel étapes,chemin critique
Type de document : texte,image fixe
Type de ressource : tutoriel,exercise,évaluation
Niveau : licence,master,formation continue,training
Activité induite : s'auto-former,s'évaluer
Proposition d'utilisation : Ce grain pédagogique fait partie d'un cours complet mais peut être utilisé de façon indépendante et intégré dans un autre cours
Auteurs ou éditeurs : Gérard CASANOVA,Université de Lorraine,AUNEGE,Denis ABECASSIS,Gérard CASANOVA