Avenant 6 au marché de maîtrise d'oeuvre PAPI MADON
Sigle : MOE PAPI MADON
Organisation : Syndicat mixte EPTB Meurthe Madon
Licence : License Not Specified
Fréquence de mise à jour : unknown

Avenant 6 marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'aménagements de gestion des inondations et de restauration hydromorphologique

Nouveau montant total du marché : 903 165€HT comportant l'augmentation de l'avenant 6 à hauteur de 10 050€HT

Modification des échéances imposées : Au regard de l’état d’avancement des travaux de l’opération 4 et du rythme de facturation de l’opération 1, il convient de modifier les échéances comme suit :&#x20;

✓ Opération 4 : paiement du décompte général définitif par le pouvoir adjudicateur au 31 décembre 2025&#x20;

✓ Opération 1 : facturation de 80% des travaux au 15 décembre 2024&#x20;

✓ Année de démarrage des travaux :&#x20;

o opération 3 : 2025 \
o opération 6 : 2024

Quoi qu’il en soit : Démarrage travaux de toutes les opérations (hors période de préparation de chantier) avant le 31 décembre 2025 Le montant de l’avenant n°6 étant inférieur à 5%, la Commission d’Appel d’Offres n’a pas eu à se prononcer sur cet avenant. L’avenant prend effet à compter de sa notification. Toutes les dispositions prévues au marché initial qui ne sont pas modifiées par le présent avenant restent applicables.

Pour rappel, titulaire du marché :&#x20;

Mandataire : ARTELIA Espace européen de l’entreprise 21 rue de la Haye 67 300 SCHILTIGHEIM

Co-traitant : ECOLOR 7 place Albert Schweitzer 57 930 FENETRANGE

Notification de l'avenant n°6 : 2025-07-28