JOP 2024 - Limitations de travaux voirie-réseaux
Organisation : Ville de Paris

### **Limitations de travaux voirie-réseaux**

Pour garantir la préparation et le déroulement des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 dans de bonnes conditions, pour des questions de sécurité publique, de qualité des espaces publics, de circulation et de déplacement, la Ville de Paris sera amenée à limiter les chantiers de voirie et de réseaux à Paris entre le 15 mars et le 30 octobre 2024. 

  


**Phase 1 : 1 er septembre 2023 au 15 mars 2024**

**Vigilance sur les travaux (préservation des réseaux sensibles et nécessaires au déroulement des JOP)**

Il sera demandé aux opérateurs de réseaux de déposer des « instructions techniques » systématiques (y compris pour renouvellement de réseaux). Les opérateurs de réseaux pourront émettre des avis restrictifs ou de protection de leurs ouvrages dans le cadre de ces instructions.

**  
**

**Phase 2 : 15 mars 2024 au 15 juin 2024**

**Sanctuarisation des abords des sites (JOP, gares, sites sensibles, voies olympiques)**

**Pas d’autorisation de démarrage de nouveaux travaux** dans les zones en jaune et **repli des emprises existantes effectif pour le 15 juin 2024.** Tous les chantiers doivent être soit achevés avec une remise en état définitif de la voirie, soit repliés et mis en sécurité pour le 15 juin tenant compte des précisions suivantes :

  * Déviations piétons proscrites (les éventuelles tranchées auront été refermées et viabilisées pour restituer les cheminements) ;
  * Déviations vélos proscrites ;
  * Aucune barrière de chantier ne doit rester ;
  * Aucun stockage de matériaux ou de déchets ne doit rester ;
  * Aucune base-vie ne doit rester.



**  
**

**Phase 3 : 15 juin 2024 au 15 septembre 2024**

**Accueil des visiteurs des Jeux**

Pas d’autorisation de démarrage de nouveaux travaux dans tout Paris et **repli des emprises existantes effectif pour le 15 juillet 2024.** Tous les chantiers doivent être soit achevés avec une remise en état définitif de la voirie, soit repliés et mis en sécurité pour le 15 juillet tenant compte des précisions suivantes :

  * Déviations piétons proscrites (les éventuelles tranchées auront été refermées et viabilisées pour restituer les cheminements) ;
  * Déviations vélos proscrites ;
  * Aucune barrière de chantier ne doit rester ;
  * Aucun stockage de matériaux ou de déchets ne doit rester ;
  * Les bases-vie doivent être enlevées, elles peuvent toutefois être maintenues à titre exceptionnel sur emprises réduites au minimum et dans ce cas elles doivent être sécurisées et entretenues (propreté) quotidiennement).



**Les prescriptions de la phase 2 sur les zones colorées sont maintenues pendant cette phase.**

**  
**

**Phase 4 : 16 septembre 2024 au 30 octobre 2024**

**Objectif : Faciliter les opérations de démontage et de remise en état des sites olympiques**

  * Pas d’autorisation de démarrage de nouveaux travaux
  * Maintien des dispositions des phases précédentes (emprises repliées)
  * Exceptions : travaux de remise en état des sites



**Les prescriptions de la phase 2 sont maintenues pendant cette phase sur les périmètres des sites olympiques en démontage.**

**  
**

Mots-clés : jeux-olympiques,mobilite-et-espace-public,reseaux,voirie
Fréquence de mise à jour : irregular