sou · H0B339 · 2012-06-14 00:00:00 — En grundbult i modell är att arbetskostnad inte regleras, eftersom företagen själva kan påverka arbetskostnaden. Det innebär att konsultkostnader enbart regleras med generell reglering, alltså NPI. Denna reglering sker 24 månader efter anbudsmånaden. När det gäller olika typer av insatsvaror ska man välja de koder som innehåller minst andel arbetskostnad. avser att successivt följa upp modellen och se vad som eventuellt kan göras ytterligare för att motverka kostnadsdrivande effekter. Konjunkturläget och den höga investeringstakten för bygginvesteringar påverkar i hög grad även anläggningsbranschens Prisutveckling. Priserna har stigit kraftigt. Bedömningen är att konjunkturuppgången kommer att mattas med dämpad prisutveckling som följd. Prisutvecklingen för väg och järnväg är högre än nettoprisindex (NPI) och konsumentprisindex (KPI). 8 Entreprenadindex E 84. Ekonomisk planering för ökad effektivitet har prisutvecklingen legat högre än för KPI. Viktiga varugrupper här är stål, bitumen och olja.9 I nedanstående diagram framgår skillnaden i prisutveckling mellan väg- och järnvägsindex respektive nettoprisindex och konsumentprisindex åren 2007–2012. Källa: årsredovisning 2011. I budgetpropositionen 2012 redovisades kostnader samt kalkylerad samhällsnytta för objekt som öppnats för trafik under 2010.10 För kostnadsjämförelsen prisomräknades såväl beräknad kostnad som verklig kostnad till nivå. I tabell 5.9 redovisas även en prisomräkning med dels nettoprisindex och dels det branschrelaterade index som använder i sin årsredovisning. I tabell 5.9 framgår således hur uppföljningen av kostnaderna påverkas beroende på vilka index som används vid omräkningen. 9Trafikverkets årsredovisning 2011 s. 29. 10Budgetpropositionen 2012 (prop. 2011/12:1) utgiftsområde 22, s. 31. Ekonomisk planering för ökad effektivitet Källa: (prop. 2011/12:1) utg. omr. 22, s. 31. 11Beräkningarna av NNK är i vissa fall behäftade med osäkerheter. För en fullständig redovisning hänvisas till årsredovisning 2010. 12Beräkningarna av NNK är i vissa fall behäftade med osäkerheter. För en fullständig redovisning hänvisas till årsredovisning 2010. 13För har som branschindex använts det index som ingår i avtalet mellan staten och . Detta index överensstämmer i stort med det branschindex som använts för övriga projekt. Ekonomisk planering för ökad effektivitet Regeringen skriver Som framgår av tabellen har prisutvecklingen inom branschen varit väsentligt högre än utvecklingen av nettoprisindex. Denna faktor påverkar starkt kostnadsjämförelsen för de enskilda objekten och särskilt gäller detta för objekt med mellan planvärde och färdigtidpunkt. I planering och genomförande av objekt är beaktande av prisutvecklingen av väsentlig betydelse. Det redovisade understryker också vikten av en effektivisering av anläggningsbranschen och ett effektivt upphandlingsarbete. Kommittén anser kompensationsgraden för komponenterna i indexmodell bör begränsas till i syfte att stimulera resurshushållning samt dämpa indexeringens kostnadsdrivande effekt. En lägre kompensation bör stimulera leverantörerna att utveckla och använda ny teknik, nya metoder eller andra material som begränsar användningen av de aktuella resurserna.