sou · GWB386 · 2008-10-06 00:00:00 — Bilaga 5 Bygglov- och detaljplaneprocessen enligt PBL Bygglovsprocessen Planprocessen Förhandsbesked kan prövas enligt 8 kap. 34 § PBL – Kommunen bunden Förhandsbesked söks av byggherren Bygglov krävs för vissa vindkraftverk enligt 8 kap. 2 § 6 PBL (frivilligt bygglov enligt 8 kap. 21 § PBL) – Bygglov söks av byggherren Detaljplan finns för området – bygglovsprövning enligt 8 kap. 11 § PBL 1. strider inte mot detaljplanen 2. befintliga avvikelser har godtagits vid tidigare prövning 3. uppfyller kraven i 3 kap. PBL Ingen detaljplan finns för området – bygglovsprövning enligt 8 kap. 12 § PBL 1. uppfyller kraven i 2 kap. PBL 2. inga krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap. 1 § PBL 3. strider mot några områdesbestämmelser 4. uppfyller kraven i 3 kap. kommunicerar med berörda parter och sökanden enligt 8 kap. 22 § beslutar om bygglov – Beslutet kan överklagas Översiktsplanen kan t.ex. innehålla utpekade områden för vindkraft och rekommendationer om vindkraftsetablering – vägledande beslutsunderlag (inte juridiskt bindande) Krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap. 1 § PBL - alltid MKB om ett vindkraftsprojekt kan antas få en betydande miljöpåverkan Programsamråd enligt 5 kap. 20 § PBL (en detaljerad översiktsplan kan i vissa fall utgöra program) Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Kommunen ställer ut planförslaget - skriftliga synpunkter kan lämnas enligt 5 kap. 23 § PBL Underrättelsen enligt 5 kap. 24-25 §§ PBL - kungörelse på kommunens anslagstavla samt i ortstidning - brev till kända sakägare m.fl. Kommunen sammanställer utställningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda eller fått underrättelse enligt ovan Plansamråd om förslag till detaljplan samt MKB och beslutsunderlag av betydelse enligt 5 kap. 21 § PBL Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Planföreläggande av regeringen enligt 12 kap. 6 § PBL om kommunen vägrar att anta en detaljplan Detaljplanen antas av kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § PBL Underrättelse enligt 24-25 §§ PBL - kungörelse på kommunens anslagstavla samt i ortstidning - brev till de sakägare enligt 5 kap. 25 § PBL från kommunens beslut ska besluta om en prövning ska ske enligt 12 kap. 1 § PBL Laga kraft Underrättelsen enligt 5 kap. 31 § PBL till ersättningsberättigade, länsstyrelse och lantmäterimyndighet kan prövas enligt 8 kap. 34 § PBL – Kommunen bunden Förhandsbesked söks av byggherren Bygglov krävs för vissa vindkraftverk enligt 8 kap. 2 § 6 PBL (frivilligt bygglov enligt 8 kap. 21 § PBL) – Bygglov söks av byggherren Detaljplan finns för området – bygglovsprövning enligt 8 kap. 11 § PBL 1. strider inte mot detaljplanen 2. befintliga avvikelser har godtagits vid tidigare prövning 3. uppfyller kraven i 3 kap. PBL Ingen detaljplan finns för området – bygglovsprövning enligt 8 kap. 12 § PBL 1. uppfyller kraven i 2 kap. PBL 2. inga krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap. 1 § PBL 3. strider mot några områdesbestämmelser 4. uppfyller kraven i 3 kap. kommunicerar med berörda parter och sökanden enligt 8 kap. 22 § beslutar om bygglov – Beslutet kan överklagas Översiktsplanen kan t.ex. innehålla utpekade områden för vindkraft och rekommendationer om vindkraftsetablering – vägledande beslutsunderlag (inte juridiskt bindande) Krav på detaljplaneläggning enligt 5 kap. 1 § PBL - alltid MKB om ett vindkraftsprojekt kan antas få en betydande miljöpåverkan Programsamråd enligt 5 kap. 20 § PBL (en detaljerad översiktsplan kan i vissa fall utgöra program) Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Programsamråd enligt 5 kap. 20 § PBL (en detaljerad översiktsplan kan i vissa fall utgöra program) Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Kommunen ställer ut planförslaget - skriftliga synpunkter kan lämnas enligt 5 kap. 23 § PBL Underrättelsen enligt 5 kap. 24-25 §§ PBL - kungörelse på kommunens anslagstavla samt i ortstidning - brev till kända sakägare m.fl. Kommunen sammanställer utställningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda eller fått underrättelse enligt ovan Plansamråd om förslag till detaljplan samt MKB och beslutsunderlag av betydelse enligt 5 kap. 21 § PBL Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Plansamråd om förslag till detaljplan samt MKB och beslutsunderlag av betydelse enligt 5 kap. 21 § PBL Kommunen ska samråda med (5 kap. 20-22 §§ PBL) - - Andra kommuner som berörs - Lantmäterimyndigheter - Övriga myndigheter - Bereda tillfälle till yttrande för allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare Kommunen upprättar samrådsredogörelse Planföreläggande av regeringen enligt 12 kap. 6 § PBL om kommunen vägrar att anta en detaljplan Planföreläggande av regeringen enligt 12 kap. 6 § PBL om kommunen vägrar att anta en detaljplan Detaljplanen antas av kommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § PBL Underrättelse enligt 24-25 §§ PBL - kungörelse på kommunens anslagstavla samt i ortstidning - brev till de sakägare enligt 5 kap. 25 § PBL från kommunens beslut ska besluta om en prövning ska ske enligt 12 kap. 1 § PBL Laga kraft Underrättelsen enligt 5 kap. 31 § PBL till ersättningsberättigade, länsstyrelse och lantmäterimyndighet 341 Bilaga 6 Tidsåtgång för plan- och bygglovsprocessen enligt PBL Planprocessen (upprättande av detaljplan) normalfall Lagrum Uppskattad tidsåtgång 1. Kommunen upprättar ett programTPF 1 FPT PBL 5:20 ca 1–3 mån 2. Programsamråd a) Kommunen samråder med och andra kommuner och myndigheter b) Kommunen bereder allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare tillfälle att yttra sig PBL 5:20–22 ca 1 mån 3. Kommunen upprättar en samrådsredogörelse, politisk behandling PBL 5:21 ca 2–3 mån Tidsåtgång för enbart programskedet som ibland kan underlåtas ca 4–7 mån 4. Kommunen upprättar förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivningTPF 2 FPT och beslutsunderlag av betydelse PBL 5:20–21 ca 2–3 mån 5. Plansamråd a) Kommunen samråder med och andra kommuner och myndigheter b) Kommunen bereder allmänhet, intresseorganisationer, boende och sakägare tillfälle att yttra sig PBL 5:20–22 ca 1 mån 6. Kommunen upprättar en samrådsredogörelse, politisk behandling PBL 5:21 ca 2–3 mån 7. Kommunen ställer ut planförslaget Underrättelse a) kungörelse på kommunens anslagstavla och i ortstidning b) brev till kända sakägare, organisationen, hyresgästförening och andra som har väsentligt intresse PBL 5:23 PBL 5:24–25 ca 1 mån 8. Kommunen sammanställer ett utställningsutlåtande, politisk behandling, kommunicering m.m. PBL 5:27 ca 2–3 mån 9. Kommunfullmäktige antar detaljplanen PBL 5:29 ca 1 mån 10. Underrättelse a) kungörelse på kommunens anslagstavla och i ortstidning b) brev till , regionplaneorgan och kommuner som berörs av planen samt till kända sakägare, organisationen, hyresgästförening och andra som har väsentligt intresse vilka har yttrat sig senast under utställning PBL 5:28 a PBL 5:30 st.2 PBL 5:30 st.1 PBL 5:25 (ingen angiven tidsåtgång, ingår i punkt 9) 11. Laga kraft (om ingen överklagar) PBL 5:34 13. Underrättelse a) brev till ersättningsberättigade, länsstyrelse och lantmäterimyndighet 5:31 Tidsåtgång för planprocessen utan program ca 9–12 mån TP 1 PT Program görs sällan och kan underlåtas om det finns en detaljerad översiktsplan och då blir handläggningstiden kortare. TP 2 PT I , och kommuner har exploatören upprättar Miljökonsekvensbeskrivningen för både planärendet och tillståndsärendet enligt samt samordnar samrådsförfarandet enlig båda prövningarna. Bilaga 6 SOU 2008:86 Överklagande av detaljplanTPF 3 FPT – ej normalfallTPF 4 FPT 14. hos PBL 13:2 ca 4–18 mån 15. hos Regeringen 13:4 st.2 ca 4–18 mån 16. Rättsprövning hos RegeringsrättenTPF 5 FPT ca 6–18 mån Total tidsåtgång för planprocessen utan program efter överklagande i alla instanser ca 23–66 mån (Total tidsåtgång för planprocessen med program efter överklagande i alla instanser ca 27–73 mån) BygglovsprocessenTPF 6 FPT 1. Ansökan om bygglov hos PBL 8:19 2. förelägger byggherren att avhjälpa ev. brister i ansökan PBL 8:20 ca ½–1 mån 2. a) Ansökan skickas på remiss b) underrättar kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt hyresgästförening 8:22 ca 1–2 mån 3. bereder sökanden tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter ca ½–1 mån 4. beslutar om bygglov Underrättelse till sökanden samt person eller förening som yttrat sig i ärendet PBL 8:27 ca 1 mån Tidsåtgång för bygglovsprocessen ca 3–5 mån Överklagande av bygglovetTPF 7 FPT 5. hos PBL 13:2 ca 6–18 mån 6. hos Länsrätten PBL 13:4 ca 4–18 mån 7. hos Kammarrätten efter prövningstillstånd ca 8–18 mån 8. hos Regeringsrätten efter prövningstillstånd ca 6–18 mån Total tidsåtgång för bygglovsprocessen efter överklagande i alla instanser ca 27–77 mån TP 3 PT Här har handläggningstiden för det i delbetänkande refererade rättsfallet Gabrielsberget angetts. TP 4 PT Enligt uppgifter från bör det noteras att överklagade detaljplaner inte är normalfall. TP 5 PT Enligt uppgift från är det extremt ovanligt. TP 6 PT Enligt uppgift från skiljer tidsåtgången sig kraftigt åt om det finns detaljplan eller ej. TP 7 PT Här har handläggningstiden bedömts med ledning av rättsfallen från Kammarrätten , mål nr 2473-04, rörande Utgrunden II och från Kammarrätten , mål nr 2263-06, rörande Granberget. Bilaga 7 Tillståndsprocessen samt tidsåtgång enligt Processen för ansökan om tillstånd enligt till antingen en vindkraftsanläggning på över 25 MW på land eller en vindkraftsanläggning på över 1 MW i vatten. Typ av anläggning Moment B 40.90 vindkraft på land över 25 MW A 40.80 vindkraft i vatten över 1 MW, vattenverksamhet 11 kap Uppskattad tidsåtgång 1. VU tar fram samrådsunderlag 6:4 3 st 6:4 3 st ½–1 mån 2. VU samråder med lst + myndigheter 6:4 1–2 st 6:4 1–2 st 1–2 mån 3. VU samråder med enskilda berörda, allmänhet, kommuner, andra statl mynd org m.fl.) 6:4 1–2 st 6:4 1–2 st 1–2 mån 4. Lst bidrar med synpunkter på MKB 6:5 1 st 6:5 1 st se punkt 2 Tidsåtgång samråd 2–5 mån 5. VU upprättar teknisk beskrivning 22:1 22:1 ½–1 mån 6. VU upprättar fullständig MKB 6:7 6:7 1–2 mån 7. VU upprättar ansökan 19:5 p 1 22:1 22:1 ½–1 mån (sker parallellt med punkt 6) 8. VU lämnar in ansökan med MKB 19:5 p 2 22:2 1 st 22:1 1 st Tidsåtgång för att upprätta ansökan (avgörs helt av VU) 2–4 mån 345 Bilaga 7 SOU 2008:86 9. sänder ut ansökan på kompletteringsrunda 19:4 p 2 9 § FMH – TPF 1 FPT 1 mån. Kompletteringsföreläggande till VU 19:5 p 2 22:2 2 st 22:2 2 st ½–1 mån 11. VU utför kompletteringar 22:2 22:2 1–2 mån 12. avgör om ansökan är komplett och kan tas upp till prövning 19:5 p 3 22:3 19:4 p 2 9 § FMH 22:3 22:4 22:5 ¼–½ mån 13. Ansökan kungörs samt går på remiss 19:5 p 3 22:3 19:4 p 2 9 § FMH 22:3 22:4 22:5 1–2 mån 14. VU bereds tillfälle att yttra sig över synpunkter som inkommit 19:4 p 4 22:10 1 mån 15. Utsättningsfrist inför huvudförhandling resp förberedelse muntligt sammanträde 1 mån 16. Huvudförhandling och syn i miljödomstol. – 22:18 22:20 1 mån 17. Ev muntligt sammanträde vid lst 19:4 p 18. upprättar förslag till beslut.TPF 2 FPT – Ej aktuellt. ½ mån 19. Sökande, tillsynsmyndigheten och andra som yttrat sig i ärendet får yttra sig över beslutsförslaget. 19:4 p 4 Ej aktuellt. ½ mån 20. förvaltningslagen 7 § 22:21 1 mån Tidsåtgång hos första instans efter inlämnad ansökan, 6–10 månTPF 3 FPT Total tidsåtgång från samråd till beslut i första instans, 11–19 mån TP 1 PT I vattenbaserade vindkraftverksmål kan det förekomma kompletteringsrunda men det gör det inte regelbundet. TP 2 PT Obligatoriskt för de länsstyrelser som ligger under miljödomstol, behövs ej vid länsstyrelser vars beslut överklagas till andra miljödomstolar. TP 3 PT Enskilda delmoment såväl hos VU som hos myndigheterna kan i enskilda fall ta . SOU 2008:86 Bilaga 7 21. Överklagande till Miljödomstol 19:1 20:2 2 st Ej aktuellt. 6 mån 22. Överklagande till Miljööverdomstol 23:1 23:2 pt 23:1 6–12 mån 23. Överklagande till Ej aktuellt. 23:8 23:9 pt 12 mån Total tidsåtgång från samråd till beslut i sista instans, 28–36 månTPF 4 FPT VU= Verksamhetsutövaren 4 PT Kan gå fortare om ej pt meddelas i sista instans. Bilaga 8 Anmälningsprocessen samt tidsåtgång enligt Processen för anmälan enligt och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende vindkraftsanläggning med effekt från 125 kW till 25 MW på land Typ av anl. Moment C 40.100 vindkraft på land under 25 MW Uppskattad tidsåtgång 1. VU tar fram anmälan 25 § FMH ½–1 mån 2. VU lämnar in anmälan till kommunen i två ex 22 § FMH 25 § FMH 9 kap 6 § 4 st Ska ske verksamheten påbörjasTPF 1 FPT 3. Kommunen kan hänskjuta anmälan till lst vid särskilda skäl (ovanligt) 24 § 2 st FMH 4. Kommunen översänder ett ex av anmälan till lst 25 § 2 st FMH 5. Kommunen ger statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda tillfälle att yttra sig på lämpligt sätt och i skälig omfattning 26 § FMH Normalt inom sex-veckorsfristen 6. Anmälaren ges tillfälle att bemöta inkomna synpunkter 17 § FL Normalt inom sex-veckorsfristen 7. Kommunen bedömer i det enskilda fallet om verksamheten behöver tillståndsprövas. 26 a § FMH Normalt inom sex-veckorsfristen 8.Kommunen fattar något av nedanstående beslut - föreläggande om försiktighetsmått, - förbud, - föreläggande att söka tillstånd, - ärendet föranleder ingen åtgärd 27 § FMH Normalt inom sex-veckorsfristen 9. Överklagande till 3–6 mån 10. Överklagande till miljödomstol 3–6 mån 11. Överklagande till miljööverdomstol (pt krävs) 6–12 mån VU= Verksamhetsutövaren 1 PT Verksamhetsutövaren är oförhindrad att starta verksamheten om inte kommunen förbjuder verksamheten. Kommunen kan förordna enligt 26 kap. 26 § att beslutat ska gälla även om det överklagas. Bilaga 9 Deltagande vid vindkrafthearing i Myndighet/organisation/kommun/bolag m.fl. Energimyndigheten Energimarknadsinspektionen Kammarkollegiet geologiska undersökning (SGU) Luftfartsstyrelsen Försvarsmakten kommuner och landsting (SKL) () () i län Högskolan på () Statkraft vind 351 Bilaga 9 SOU 2008:86 Advokatfirman i län i län i i i i i kommun kommun Tingsrätt 352 Kronologisk förteckning 1. Barlastvattenkonventionen – om anslutning. Immunitet för stater och deras egendom. Skyddet för den personliga integriteten. Bedömningar och förslag. Omreglering av apoteksmarknaden. Kränkande utformning av kommersiella meddelanden. Fastighetsmäklaren och konsumenten. Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. Bidrag på lika villkor. En myndighet för all trafik. En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av social försäkringen. Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas. Finansiella sektorn bär frukt. Analys av finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv. Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion. + : issues for electricity production based on renewable energy sources in , , , and . Timmar, kapital och teknologi – vad betyder mest? En analys av produktivitetsutvecklingen med hjälp av tillväxtbokföring. LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem. Förtursförklaring i domstol. Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen. Evidensbaserad praktik inom social tjänsten– till nytta för brukaren. Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg. Patentskydd för biotekniska upp finningar . Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik. Ett stabsstöd i tiden. Ett energieffektivare +Bilaga. språken – förslag till språklag. – en reformerad gymnasieskola + Bilagedel. För yrkeskunnande i förändring. Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans. Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler. Avskaffande av revisionsplikten för små företag. Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. Lättare att samverka – förslag om förändringar i samtjänst lagen. + Engelsk översättning. Svenska Spels nätpoker. EU, allmännyttan och hyrorna. Bredband till hela landet. Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd + bilaga. Tre rapporter till . Ansvarslag för vägtrafiken m.m. N. Rapporter från en mr-verkstad. Handel med läkemedel för djur. Frågor om hyra och bostadsrätt. En utvecklad havsmiljöförvaltning. Aktiekapital i privata aktiebolag. Skyddet för samhällsviktig verksamhet. Värdigt liv i äldreomsorgen. Legitimation och skärpta behörighets regler . Förslag om organisation.N. rättsliga befogen heter . Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden. Skattelättnader för hushållstjänster. Egenansvar – med professionellt stöd. Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. Personnummer och samordningsnummer. Krisberedskapen i grundlagen. Översyn och internationell utblick. Myndighet för miljön – en granskning av . Förstärkt skydd för företagshemligheter. Kontinuitet och förändring. + Lättläst + . Sekretess och offentliga biträden i ut länningsärenden. En översikt av bedömningsmetoder i och andra länder. Bygg – helt enkelt! Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval. Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfalls rådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007. Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete. Kemikalietillsyn – organisation och finansiering. Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Ägande och förvaltning av hyreshus. F-skatt åt flera. Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. + Bilagor + Lättläst + . Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad för trafikförsäkringen? Beskattningstidpunkten för närings verksamhet. Stalkning – ett allvarligt brott. Vägen tillbaka för överskuldsatta. Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen. Alkolås för rattfyllerister och körkorts prov i privat regi. Straff i proportion till brottets allvar. Prövning av vindkraft. Systematisk förteckning Skyddet för den personliga integriteten. Bedömningar och förslag. [3] Fastighetsmäklaren och konsumenten. [6] Förtursförklaring i domstol. [16] Patentskydd för biotekniska uppfinningar. [20] Avskaffande av revisionsplikten för små företag. [32] Framtidens polisutbildning. [39] Människohandel och barnäktenskap – ett för stärkt straffrättsligt skydd+ bilaga. [41] Normgivningsmakten. [42] Tre rapporter till . [43] Frågor om hyra och bostadsrätt. [47] Aktiekapital i privata aktiebolag. [49] Krisberedskapen i grundlagen. Översyn och internationell utblick. [61] Förstärkt skydd för företagshemligheter. [63] Sekretess och offentliga biträden i utlännings ärenden. [65] Enklare redovisning. [67] Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete. [71] Ägande och förvaltning av hyreshus. [75] Revisorers skadeståndsansvar. [79] Stalkning – ett allvarligt brott. [81] Vägen tillbaka för överskuldsatta. [82] Straff i proportion till brottets allvar. [85] Immunitet för stater och deras egendom. [2] Konsulär katastrofinsats. [23] Försvarsdepartementet Skyddet för samhällsviktig verksamhet. [50] rättsliga befogenheter. [55] Omreglering av apoteksmarknaden. [4] 21+1 2. En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av social försäkringen. [10]. LOV att välja – Lag Om Valfrihetssystem. [15] Evidensbaserad praktik inom – till nytta för brukaren. [18] Apoteksdatalagen. [28] Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel. [33] Vårdval i . [37] Handel med läkemedel för djur. [46] Värdigt liv i äldreomsorgen. [51] Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i och andra länder. [66] Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning. + Bilagor + Lättläst + . [77] Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad för trafikförsäkringen. [78] Finansiella sektorn bär frukt. Analys av finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv. [12] Timmar, kapital och teknologi – vad betyder mest? En analys av produktivitetsutvecklingen med hjälp av tillväxtbokföring. [14] Permanent förändring. Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik. [21] Ett stabsstöd i tiden. [22] Lättare att samverka – förslag om förändringar i samtjänstlagen. [34] Svenska Spels nätpoker. EU, allmännyttan och hyrorna. [38] Skattelättnader för hushållstjänster. [57] Personnummer och samordningsnummer. [60] Välja fritt och välja rätt. Drivkrafter för rationella utbildningsval. [69] Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga ut betalningar från välfärdssystemen. [74] F-skatt åt flera. [76] Beskattningstidpunkten för näringsverksam het. [80] Världsklass! Åtgärdsplan för den kliniska forskningen. [7] Bidrag på lika villkor. [8] Frihet för studenter – om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas. [11] Frivux – valfrihet i vuxenutbildningen. [17] – en reformerad gymnasieskola + Bilagedel. [27] . För yrkeskunnande i förändring. [29] Forskningsfinansiering – kvalitet och relevans. [30] Legitimation och skärpta behörighets regler . [52] Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden. [56] Att slutförvara långlivat farligt avfall i under marksdeponi i berg. [19] Svensk klimatpolitik. [24] Miljödomstolarna – domkretsar – lokalisering – handläggningsregler. [31] En utvecklad havsmiljöförvaltning. [48] Myndighet för miljön – en granskning av . [62] Bygg – helt enkelt! [68] Slutförvaring av kärnavfall. yttrande över SKB:s Fud-program 2007. [70] Kemikalietillsyn – organisation och finansiering. [73] Prövning av vindkraft. [86] Barlastvattenkonventionen – om anslutning. [1] Transportinspektionen. En myndighet för all trafik. [9] Bättre kontakt via nätet – om anslutning av förnybar elproduktion. + : issues for electricity production based on renewable energy sources in , , , and . [13] Ett energieffektivare + Bilaga. [25] Bredband till hela landet. [40] Transportinspektionen. Ansvarslag för vägtrafiken m.m. [44] Styra rätt! Förslag om organisation. [53] Effektivare signaler. [72] Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi. [84] Integrations- och jämställdhetsdepartementet Könsdiskriminerande reklam. Kränkande utformning av kommersiella meddelanden. [5] Rapporter från en mr-verkstad. [45] Egenansvar – med professionellt stöd. [58] språken – förslag till språklag. [26] Digital-TV-övergången. + Engelsk översättning. [35] Föreningsfostran och tävlingsfostran. En utvärdering av statens stöd till idrotten. [59] Kontinuitet och förändring. + Lättläst + . [64] Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. [54] Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen.