prop · GQ031d7 · 2003-01-01 00:00:00 — FSR 890 har i begränsad omfattning deltagit i incidentberedskapen och i övningsverksamheten. En ökad omfattning är planerad till 2002. Flygning med FSR 890 i passagerarkonfiguration har genomförts i relativt stor omfattning . Vissa problem har uppstått vid integration av ett nytt radiosystem. Försvarsmaktens bedömning är att FSR 890 kommer att slutföras med avsett tekniskt innehåll, i rätt tid och inom angiven ekonomi. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 BILAGA 1 Regeringens bedömning är att systemet i huvudsak utvecklats enligt den planerade inriktningen. Programmet bedöms ha en god ekonomisk och teknisk säkerhet. JAS 39 har hanterats som en objektsram i och med att beslut om utveckling av flygplantypen togs 1982. Nuvarande objektsram definierades i regleringsbrevet . Objektsramen omfattar tiden 2009. Den ekonomiska planeringsramen uppgår till högst . Totalt skall 174 stycken JAS 39 (delserie 2 och 3) anskaffas inom objektsramen. Objektsramen har följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter: -utvecklingsarbete JAS 39 B, -utvecklingsarbete delserie 3, -anpassningsprogram avionik och sensorer, -anpassningsprogram flygprestanda, -anpassningsprogram framtida vapen, -anskaffning av 110 flygplan JAS 39 A och B i delserie 2, -anskaffning av 64 flygplan JAS 39 A och B i delserie 3, -anskaffning av underhållssystem, -anskaffning av sensor- och motmedelssystem, -anskaffning av kommunikationsutrustning för delserierna 1, 2 och 3 -anskaffning av planerings- och utvärderingssystem, -anskaffning av flygutbildningssystem, -anskaffning av spaningskapsel, -anskaffning av ammunition till automatkanon, -anskaffning av jaktvapen, -anskaffning av attackvapen, -vidareutveckling och retromodifiering av flygplan ur delserie 1, 2 och 3, -vidareutveckling av JAS 39 B till JAS 39 D, -ränta på rörelsekapital och -gemensamma kostnader. JAS 39 anskaffas för att Försvarsmakten på kortare sikt skall kunna möta insatser av fjärrstridsmedel och begränsade luftrörliga styrkor, samt på kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Vidare skall systemet bidra till Försvarsmaktens förmåga att upptäcka och ingripa mot kränkningar av territoriet. Systemet är flexibelt genom att i samma flygplanstyp uppnå förmåga att lösa jakt-, attack- och spaningsuppgifter. Även uppgifter i internationell och multinationell miljö skall kunna lösas . Systemet skall utvecklas och successivt anpassas för kunna bidra till Försvarsmaktens förmåga . Till och med har i löpande priser utbetalats. Försvarsmakten redovisar ett behov om och ett behov om för beställda och planerade leveranser. Försvarsmakten redovisar bl.a. följande. Verksamheten har i stort bedrivits enligt plan inklusive leverans av flygplan (17 stycken). Sammanlagt har 120 flygplan levererats till Försvarsmakten . Vissa förseningar finns avseende utveckling av programvara. Försvarsmakten har beställt anskaffning av spaningskapslar och precisionsvapen mot markmål i form av laserstyrda bomber. I det följande framgår en redovisning av viktigare underenheter. Utvecklingsarbetet avseende den tvåsitsiga JAS 39B i delserie 2 är något försenat på grund av bland annat viss fördröjd teknisk utprovning. Utvecklingsarbetet beräknas dock avslutas . Utvecklingen av delserie 3 sker med målsättningen att dessa flygplan skall kunna användas för internationella insatser samt uppfyllande av framtida krav på operativ förmåga efter 2010. JAS 39 anpassas kontinuerligt för framtida införande av ny teknik inom det s.k. anpassningsprogrammet. har verksamhet bl.a. bedrivits inom varnings- och motmedelssystemet (VMS) och radarområdet. Integrationsförberedelser avseende robot 98 (IRIS-T) har påbörjats. Utvecklingen av roboten, som genomförs av ett industrikonsortium under tysk ledning, är försenad ca. 6 månader p.g.a. att dragit sig ur utvecklingssamarbetet samt att problem uppstått med motorutvecklingen. Försvarsmakten bedömer dock att motorproblemen nu är lösta. Ytterligare försening har uppkommit vad gäller undertecknande av för serietillverkning. Denna medför att seriebeställning nu planeras att läggas . har 17 flygplan, varav 5 tvåsitsiga JAS 39B, levererats till Försvarsmakten. Leveranser har omfattat flygplan med högre teknisk status jämfört med tidigare levererade flygplan. Den högre tekniska statusen omfattar bland annat ny dator, elektronisk motorreglering samt civilt instrumentlandningssystem. Vissa förseningar i programvaruutvecklingen föreligger. kommer fortsatta åtgärder att vidtas för att förbättra programvaruutvecklingen. Slutleverans av delserie 2 beräknas ske 2003. Leveranser av delserie 3 med 64 flygplan, varav 14 tvåsitsiga JAS 39B påbörjas och beräknas avslutas . Inga större risker kan identifieras. Dock kan förseningar i editionsutvecklingen för delserie 2 påverka även delserie 3 om förseningarna fortsätter. För att säkerställa flygstridskrafternas utveckling utvecklas sensorsystem och motmedel för att uppnå bästa möjliga omvärldsuppfattning. Viss motmedelsutrustning har levererats . Vissa förseningar föreligger avseende utveckling av den andra generationens varnar- och motmedelssystem. Beställning av MSS () som skall ersätta nuvarande planerings- och utvärderingssystem liksom beställning av uppgradering av befintliga simulatorer planeras att läggas . Anskaffning av spaningskapslar för internationella insatser samt underrättelseinhämtning i närområde har beställts. Leverans till Försvarsmakten beräknas ske . Likaså har anskaffning av precisionsvapen i form av laserstyrda bomber beställts. Laserstyrda bomber anskaffas för att kunna bekämpa fasta och rörliga mål på marken. För utveckling av JAS 39 markmålsbekämpande förmåga planeras anskaffning av långräckviddigt tungt attackvapen samt signalsökande robot. Ett antal tekniska modifieringar har genomförts retroaktivt på flertalet flygplan. Ytterligare modifieringar planeras att genomföras innefattande bl.a. nytt 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 BILAGA 1 hjälpkraftaggregat (APU) och nytt kommunikationssystem. Fortsatt utveckling av 14 stycken tvåsitsiga JAS 39B-flygplan till JAS 39D-standard planeras att påbörjas . Utvecklingen innebär att flygplanet kan användas för ledning och samordning av flygstridskrafterna på det framtida slagfältet, inklusive vid internationella insatser, från den bakre operatörsplatsen. Själva modifieringen av flygplan beräknas ske efter 2009. Försvarsmaktens bedömning, trots att vissa problem finns , är att JAS 39- systemet har utvecklats enligt den planerade inriktningen och har förutsättningar att möta krav på operativ förmåga på lång sikt. Försvarsmakten bedömer att objektsram JAS 39 kommer att slutföras med avsett tekniskt innehåll, i rätt tid och inom angiven ekonomi. Regeringens samlade bedömning är att JAS 39 Gripensystemet fortsätter att utvecklas enligt den planerade inriktningen. Programmet som helhet bedöms ha en god ekonomisk och teknisk säkerhet. 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 BILAGA 1 2002/03:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 BILAGA 2 Förteckning över remissinstanser som anmodats eller beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Muskövarvet eller avveckling? (SOU 2002:34). Remissinstanser som anmodats yttra sig: Remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig: Näringsliv, , JCE Gruppen