prop · GP031d7 · 2001-09-20 00:00:00 — Objektsramen skall ha följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter: Systemet skall bidra till att utveckla amfibieförbandens förmåga både till ytspaning och luftmålsspaning. Till och med har i löpande priser utbetalats. Försvarsmakten redovisar ett behov om för beställda och planerade leveranser inom objektsramen. Försvarsmakten redovisar bl.a. att utveckling har skett mot grundfunktioner och leverans av funktionsmodell. Utvecklingen av radarn har samordnats med utvecklingen av andra system, bland andra Underrättelseenhet 23 (UndE 23) och , vilket resulterat bl.a. i väsentligt kortare leveranstider. Försvarsmakten bedömer att projektet uppnått en god teknisk säkerhet. Det finns dock en risk för viss personalbrist inom myndigheterna som kan komma att påverka projektsäkerheten som helhet. Regeringens bedömning är att systemet utvecklats enligt den planerade inriktningen. Programmet som helhet bedöms ha uppnått en god ekonomisk och teknisk säkerhet. De uppnådda kortare leveranstiderna har medfört att objektsramen kunnat omdefinieras i tiden genom att slutleverans planeras i stället för . Flygburet radarsystem (FSR 890) Objektsramen skall omfatta tiden . Den ekonomiska planeringsramen skall uppgå till högst . Ob- jektsramen skall ha följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter: utveckling och anskaffning av sex radarsystem, integration och verifiering av flygburet radarsystem, 2001/02:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 anskaffning av sex flygplan av typmodell , anskaffning av underhållssystem. FSR 890 anskaffas som en integrerad sensorplattform för luft- och sjöbevakning för att hävda rikets territoriella integritet samt användas vid väpnat angrepp. Systemet medger förbättrad låghöjdstäckning även på långa avstånd och ger möjlighet att upptäcka små mål. Genom sin rörlighet bidrar systemet till att snabbt täcka luckor i markradarsystemen. Det kan även verka som ett stöd till det civila samhället, t.ex. vid olyckor till sjöss. Systemet kan efter modifiering medge ett svenskt deltagande i internationella insatser. Till och med har i löpande priser utbetalats. Försvarsmakten redovisar för ett behov av för beställda och planerade leveranser inom objektsramen. Försvarsmakten redovisar bl.a. att flygplanen successivt har anpassats till civila krav på navigeringssystem. Två radarflygplan har 2001 hyrts ut till industrin för exportstödsändamål. Försvarsmakten bedömer att projektet kommer att avslutas med angivet tekniskt innehåll och inom ekonomisk ram. En radarflyggrupp har krigsorganiserats. Försvarsmakten planerar att krigsorganisera den andra radarflyggruppen 2005. Regeringens bedömning är att systemet utvecklats enligt den planerade inriktningen. Programmet bedöms ha uppnått en god ekonomisk och teknisk säkerhet. JAS 39 har hanterats som en objektsram i och med att beslut om utveckling av flygplantypen fattades 1982. Nuvarande objektsram definierades i regleringsbrevet . Objektsramen skall omfatta tiden . Den ekonomiska planeringsramen skall uppgå till högst . Totalt skall 174 stycken JAS 39 (delserie 2 och 3) anskaffas inom objektsramen. Objektsramen skall ha följande materiella innehåll och redovisas av Försvarsmakten i följande underenheter: utvecklingsarbete JAS 39 B, utvecklingsarbete delserie 3, anpassningsprogram avionik och sensorer, anpassningsprogram framtida vapen, anskaffning av 110 flygplan JAS 39 A och B i delserie 2, anskaffning av 64 flygplan JAS 39 A och B i delserie 3, anskaffning av underhållssystem, anskaffning av sensor- och motmedelssystem, anskaffning av kommunikationsutrustning för delserierna 1, 2 och 3, anskaffning av planerings- och utvärderingssystem, anskaffning av flygutbildningssystem, anskaffning av spaningskapsel, anskaffning av ammunition till automatkanon, anskaffning av jaktvapen, anskaffning av attackvapen, vidareutveckling och retromodifiering av flygplan ur delserie 1, 2 och 3, vidareutveckling av JAS 39 B till JAS 39 D, ränta på rörelsekapital samt JAS 39 anskaffas för att Försvarsmakten på kortare sikt skall kunna möta insatser av fjärrstridsmedel och begränsade luftrörliga styrkor, samt på kunna utveckla förmåga att möta mer omfattande militära operationer. Vidare skall systemet bidra till Försvarsmaktens förmåga att upptäcka och ingripa mot kränkningar av territoriet. Systemet är flexibelt genom att samma flygplanstyp har förmåga att lösa jakt-, attack- och spaningsuppgifter. Även uppgifter i internationell och multinationell miljö skall kunna lösas . Systemet skall utvecklas och successivt anpassas för kunna bidra till Försvarsmaktens förmåga . Försvarsmakten redovisar i huvudsak följande avseende objektsramen för JAS 39 . och med har i löpande priser utbetalats. Försvarsmakten redovisar ett behov om för beställda och planerade leveranser inom objektsram JAS 39 . Inga händelser som negativt påverkar genomförandet inom objektsramen har inträffat . Leveranser av flygplan har skett planenligt. Förbandsverksamheten ökar i stort enligt plan i takt med att nya flygplan tillförs. Sammanlagt hade 107 39 levererats till Försvarsmakten. Vissa problem med restriktioner för flygning samt ett högt felutfall för vissa delsystem har påverkat verksamheten. Åtgärder för att komma till rätta med dessa problem har vidtagits och fortsätter . I det följande framgår en redovisning av viktigare underenheter. Avslutning av utvecklingsarbetet för den tvåsitsiga versionen av JAS 39 i delserie 2 (JAS 39B) har inte skett som planerat beroende på förseningar i provverksamheten med ny mjukvara för styrsystemet. Avslut beräknas dock kunna ske . Vidare har fortsatt verksamhet för att säkra produktionen av delserie 3 genomförts. Viss tidigare försening har av industrin tagits igen . Inom anpassningsprogrammet, som syftar till att förbereda systemet för framtida införande av ny teknik, har verksamhet inom bl.a. varnings- och motmedelssystemområdet (VMS) bedrivits i planerad omfattning. Anskaffning av JAS 39A och B inom delserie 2 har fortsatt i planerad omfattning med leverans av 17 flygplan . påbörjades leveranser av flygplan med viss högre status . Slutleverans av delserie 2 beräknas ske 2003. Leveranserna av delserie 3 startar med en leveranstakt om 16 flygplan då slutleverans planeras att ske. Vidare har Försvarsmakten beställt fortsatt utveckling av kommunikationssystem för JAS 39. I beställningen ingår bl.a. en delvis ny kommunikationslösning för att möta krav på interoperabilitet vid internationella insatser och utvecklingen mot ett nätverksbaserat försvar. Utveckling av ett nytt planerings- och utvärderingssystem för att tillgodose kraven på bl.a. interoperabilitet har fortsatt . På grund av att säkerhetskraven för systemet inte har kunnat fastställas har planerade beställningar inte 2001/02:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Försvarsmakten bedömer dock att ett nytt planerings- och utvärderingssystem skall kunna beställas . har Försvarsmakten i enlighet med regeringens beslut av beställt utveckling och anskaffning av spaningskapslar bland annat för att kunna genomföra internationella insatser . Utvecklingen och anskaffningen är försenad ett till . Verksamhet för anskaffning och integration av 99 (AMRAAM) och 98 (- T) har fortsatt . Anskaffning av precisionsbomber mot markmål har försenats. Beställning beräknas ske . Inom flygsäkerhetsarbetet har verksamhet avseende system som skall förhindra kollision med markhinder eller andra flygplan fortsatt. En funktion för automatiskt undvikande av markkollision kommer att införas i serieflygplan ungefär 2004. Vidareutveckling av flygplan JAS 39 genomförs kontinuerligt. Tidigt levererade flygplan modifieras för att minska vidmakthållandekostnaderna. Alla flygplan modifieras dock inte till samma status. För de 70 sist levererade ensitsiga flygplanen planeras anpassning till senaste tekniska standard. Den tvåsitsiga versionen, JAS 39B i delserie 3 (14 flygplan) kommer senare att modifieras till 39D-standard. Modifieringen innebär att flygplanet utvecklas för att medge ledning och samordning av flygstridskrafterna på det framtida slagfältet, inklusive vid internationella insatser, från den bakre operatörsplatsen. Försvarsmaktens sammantagna bedömning är att JAS 39 Gripensystemet utvecklats enligt den planerade inriktningen. Erfarenheterna visar att systemet väl uppfyller ställda krav på framtida operativ förmåga. Försvarsmakten bedömer också att objektsramen för JAS 39 kommer att slutföras med avsett tekniskt innehåll, i rätt tid och inom angiven ekonomi. Regeringens samlade bedömning är att JAS 39 Gripen-systemet fortsätter att utvecklas enligt lagd planering. Programmet som helhet bedöms ha en god ekonomisk och teknisk säkerhet. Re- geringen avser dock särskilt följa utvecklingen avseende anskaffning av spaningskapslar, vilka är nödvändiga för såväl underrättelseinhämtning i närområde som vid internationella insatser med det Gripenförband som anmält till PARP och . 2001/02:1 UTGIFTSOMRÅDE 6 Anslagsbeteckningar 2001 och 2002 Förbandsverksamhet och beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. Materiel, anläggningar samt forskning och teknikutveckling Funktionen Försörjning med industrivaror Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst Funktionen Ordning och säkerhet Funktionen Hälso- och sjukvård Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret Politikområde Skydd mot olyckor Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. Samhällets skydd mot olyckor