mot · G902ub541 · 1986-01-24 00:00:00 — Motion till 1985/86:Ub541 och () Lokaler för matematisk-informationsteknologiskt centrum i I föregående års budgetproposition förordade dåvarande chefen för att en ombyggnad av f. d. S 1-området i skulle inledas med syfte att där samla universitets utbildningar och forskning inom matematik- och informationsteknologiområdet. Förslaget vann bifall. Den första etappen i ombyggnaden har därigenom redan kunnat påbörjas och kommer att vara avslutad . och har i sin planering utgått från att nästa etapp skulle följa därefter. Skälen härför har varit dels den lägre produktionskostnad som följer av en fortlöpande ombyggnad jämfört med att dela upp denna på skilda perioder, dels den utbyggnad av data- och civilingenjörsutbildningarna som beslutats av och som kräver ändrade lokaldispositioner. Det är därför beklagligt att föredraganden i årets budgetproposition visserligen skriver positivt om angelägenheten av en fortsatt ombyggnad men i realiteten skjuter upp den . Ett av de skäl som förebärs, sysselsättningen inom byggsektorn, kan knappast gälla , där problemet är att hålla arbetsmarknaden för byggnadsarbeten uppe. Det andra skälet, det statsfinansiella läget, är mera reellt och får då vägas mot de nackdelar för verksamheten av ekonomisk och annan art som ett avbrott i ombyggnaden medför. I vad först gäller fördyringen av ombyggnadskostnaderna kan konstateras attdehus-f. d. Det innebär enligt egna bedömningar en årlig kostnad om ca . Läggs därtill extra kostnader för av- och nyetablering av arbetsplats, rationaliseringsförlust på grund av att arbetslagen splittras och att nya skall byggas upp, att vissa provisorier måste göras för att servicefunktionerna för första etappen skall fungera, ändrade förutsättningar för det påbörjade projekteringsarbetet m. m., kommer avbrott i ombygnaden att innebära en merkostnad på närmare 1 milj. kr. För forskningen och utbildningen är skadeverkningarna inte lika lätta att precisera i ekonomiska termer, vilket ingalunda betyder att de är mindre allvarliga. har kvantitativt en omfattande utbildning inom dataområdet - en av de största i landet. Genom att har varit lyhört för kraven på utbyggnad inom detta område och inom civilingenjörsområdet har konsekvenserna på lokalsidan fått lösas provisoriskt. Detta har varit möjligt att acceptera för både lärare och studerande när man kunnat se en samlad lösning i ombyggnaden av f. d. Om denna nu avbryts blir följden stora svårigheter för att finna ytterligare provisorier för att tillgodose lokalbehovet för de alltjämt expanderande delarna av utbildningarna. Detta leder till en stark splittring av såväl studie- som forskningsmiljön inom ett område där såväl staten som näringslivet kräver snara förbättringar och höjd kvalitet. Detta förhållande stimulerar knappast lärarna att stanna kvar vid . De arbetsförhållanden, löner, utrustning m. m. de erbjuds av industrin torde i den beskrivna situationen bli en frestelse av alltför reell karaktär. Vi anser att universiteten måste ges rimliga förutsättningar att planera sina verksamheter. Med sådana förstås att ombyggnader av det slag som beslutats i fråga om f. d. S 1-området bör fullföljas utan avbrott, i synnerhet när de avser att skapa rimliga förutsättningar för att tillmötesgå starka krav från staten och samhället i övrigt. Vi har förståelse för det statsfinansiella läget men anser att föredraganden ändå så bestämt uttalat att ombyggnaden skall fullföljas att investeringen under alla omständigheter kommer till stånd. I det läget är det vår uppfattning att de skador som uppstår genom ett avbrott av ombyggnaden väger betydligt tyngre än några månaders tidigareläggning av investeringskostnaden. Med hänvisning till vad som anförts i motionen hemställer vi att som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att säkra kontinuiteten i ombyggnadsverksamheten av lokaler för ett matematisk-informationsteknologiskt centrum i . () () 1985/86 Ub541