yttr · G905KrU4 · 1985-12-31 00:00:00 — Kulturutskottetsyttrande /86:4 y om statliga byggnadsarbeten på kulturområdet m. m. (prop.1985/86:100 bil. Utbildningsutskottethar beslutat bereda kulturutskottet tillfälle att yttra sigöver proposition 1985/86:100 bilaga 10 punkterna I 2 Byggnadsarbeten inomutbildningsdepartementets verksamhetsområde samt I 3 Inredning och utrustningav lokaler vid högskoleenheterna m.m., båda anslagen i de delar som rörkulturutskottets beredningsområde jämte eventuella motioner. Utskottetfår med anledning härav anföra följande beträffande propositionen ochmotionerna 1985/86:Ub526 och 1985/86:Ub564. Ipropositionen redovisas under anslaget Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementetsverksamhetsområde vissa projekt för kuhurändamål, däribland en nybyggnad förWasamuseet samt en om- och tillbyggnad av . Vidare redovisas attbyggnadsstyrelsen har föreslagit att det investeringsanslag om drygt 3,9 milj.kr. som utnyttjats för projektering av tidigare planerad nybyggnad förutbildningsradion i skall skrivas bort. I propositionen begärs ettbemyndigande för regeringen att besluta härom. Utskottet har inte någon erinranhäremot. bör alltså lämna regeringen det begärda bemyndigandet. Ifråga om nybyggnaden för beräknades budgetproposition(prop. 1984/85:100 bil. 10 s. 597) i investeringsplanen medel för vissaförberedande arbeten. Enligt tidsplan för projektet skullevissa markarbeten påbörjas . Utbildningsministernmeddelar nu att det begränsade investeringsutrymmet innebär att byggstartenför måste anstå. Avsikten är dock att förslag om en nybyggnadförlagd till Galärvarvsdockan skall läggas fram. Medanledning av denna senareläggning av en museibyggnad för vill utskotteterinra om att nuvarande anläggning - Wasavarvet - uppfördes somprovisorium. Den bedömdes kunna fungera i avvaktan på att permanentalokaler kunde uppföras. Byggnadsstyrelsenanför i anslagsframställningen för /87 bl. a. följande: Denavslutande fasen i Wasas konservering inleddes . Den innebär en långsamtorkning av skeppet. Ju längre torkningen fortskrider, desto större blir kravenpå det klimat som omger . I nuvarande byggnad för kan inteventilationsanläggningen klara nödvändig kontroll av klimatet. En längre tidsförvaring i nuvarande provisoriska byggnad innebär en 1Riksdagen 1985/86.13 saml. irreparabelförsämring av skrovvirkets kondition. För att inte ett nu 20-årigt KrU1985/86:4 y konserveringsarbete skall äventyras är det nödvändigt att Wasasnarast kan placeras i en permanent museibyggnad med kontrollerat klimat. Destora publiksiffrorna innebär också stora belastningar på utrymmen förpublikaktiviteter m. m. beräknar kostnadsramen till 146 milj.kr. i prisläge marknadsanpassning och byggtiden tilltotalt 40 månader. Byggnadsarbetena för själva byggnaden beräknades kunna påbörjasunder med färdigställande . har i en skrivelse tillutbildningsdepartementet lämnat en lägesbeskrivning med redovisning för konsekvensenav fördröjd byggstart av . a. följande: Regalskeppet är ett unikt museiföremäl. Vi har tagitansvar att bevara det åt eftervärlden. Det är med den utgångspunktentillkomsten av det nya skall ses. I själva omhändertagandet och konserveringen avWasaskeppet har lagts ned statsmedel av storleksordningen ,räknat i dagens prisläge. Det kan inte vara riktigt ätt riskera ettinternationellt unikt kulturhistoriskt objekt och en enaståendeturistattraktion för en kortsiktig nationalekonomisk "vinst". Det nyamuseet måste byggas möjligt. Den provisoriska anläggningen som inrymmerregalskeppet byggdes med förutsättningen att den skulle utnyttjas under10 år medan konserveringen av skeppet pågick. Den blir gammaloch är allt svårare att underhålla inte minst genom de påfrestningar somkonserveringsperioden innebar. Den har besökts av 10 miljoner människor sedanmuseet öppnades och är nu oacceptabelt nedsliten. framhåller att det nu allt överskuggandeproblemet är skeppets goda fortbestånd. Den pontonöverbyggnad som hyser Wasamotsvarar inte de minimikrav som måste ställas för att det klimat som ärnödvändigt för skeppet skall kunna upprätthållas. har undersökt möjligheterna attförbättra klimatet i befintlig byggnad och redovisar följande synpunkter: har översiktligt undersökt vilkaförbättringsåtgärder på den provisoriska skeppshallen vid Wasavarvet, somskulle kunna vara praktiskt genomförbara, och vilka förbättringar av klimatetsom skulle kunna uppnås, om dessa åtgärder genomfördes. Slutsatsen är att det måstebli fråga om omfattande arbeten och att ytterligare studier måste göras för attge underlag för en någorlunda säker kostnadsbedömning. Helt klart är dock attdet inte går att genom dessa insatser åstadkomma tillnärmelsevis det klimat somkrävs. anser också att dessa åtgärder, som gissningsvisskulle dra kostnader i storleksordningen någonstans , ärförenade med oacceptabla risker, eftersom de kan innebära en ökad last på denflytande betongpontonen. erinrar om att enligt tidsplanenfärdigställdes bygghandlingar för markarbeten och grundläggning i augusti1985. Byggstarten planerades till . Bygghandlingsprojekteringen försjälva byggnaden avslutas . framhåller att både i bearbetningen avtävlingsresultatet och sedan projekteringsuppdraget har ettintensivt arbete ägnats åtatt lösa bl. a. klimatfrågorna. föreligger en principlösning som KrU1985/86:4 y så långt det är möjligt motsvarar programmets miljökrav. Den haråstadkommits genom en successiv sambearbetning av skeppshallens form,byggnadens konstruktion, ventilation och belysningssystem m.m. Någotmotsvarande resultat kan självklart inte åstadkommas i provisoriet, sägs det. Frågan om planeringen för ett permanent Wasamuseum togsupp i en interpellationsdebatt (RD 1984/85:142) . behovet av en permanent museibyggnad. Statsrådet anförde bl. a.att inte klarar att frågan förhalas ytterligare. Det är alltså inte baraen fråga om kostnader, sade han, utan också en fråga om att faktiskt räddaWasa. Som utskottet inledningsvis redovisat har det begränsadeinvesteringsutrymmet medfört att regeringen bedömt att byggstarten förWasamuseet måste uppskjutas. I propositionen framhålls beträffande de åttabyggnadsobjekt som föreslagit med byggstart under budgetåret1986/87 att sysselsättningsläget inom byggsektorn och det begränsadeinvesteringsutrymmet totalt sett medför stor restriktivitet vad gäller nyaåtaganden under kommande budgetår. Med hänsyn till vad utskottet redovisat i det föregåendeanser utskottet dock att det är angeläget att beslut om byggstart för Wasamuseetfattas möjligt. Vad utskottet här anfört bör utbildningsutskottetföreslå att som sin mening ge regeringen till känna. I två motioner framförs önskemål omutbyggnad av lokaler för vissa landsarkiv. Med anledning härav vill utskottet försterinra om att det pågår en översyn av vissa arkivfrågor inom den statliga ochkommunala sektorn. I direktiven (dir. 1985:17) för utredningsarbetet angesbl.a. Utredningen bör avse hela den offentligaarkivverksamheten. Viktiga utgångspiinkter för utredaren bör vara dels attarkivväsendet inte kan påräkna annan resurstilldelning än statligverksamhet i övrigt dels att insyns- och kontrollmöjligheterna vad gällerförvaltningen bör tryggas samt att forskningens behov beaktas. En väsentlig fråga är vilken roll arkivväsendet skall haoch hur arkiven skall användas. Utredaren bör därför precisera målen ochambitionsnivåerna för arkivväsendet i såväl kort- som långsiktigttidsperspektiv. Ställningstagandena bör ske mot bakgrund av den mycketkraftiga volymtillväxten och därmed sammanhängande lokalbehov och den bristandekostnadsöverblicken och -kontrollen. Utredaren bör också beaktaoffentlighetsprincipen, forskningens behov samt kraven på effektivitet i denoffentliga verksamheten. Enligt motion Ub526 (m) bör omgående fåi uppdrag att projektera om- och tillbyggnad av landsarkivet i Uppsala.Motionären hävdar att lokalerna är undermåliga och brandfarliga. Urarbetsmiljösynpunkt är de otillräckliga och olämpliga. har redovisat förslagtill om- och nybyggnad för landsarkivet i . Projektet ingår ibyggnadsstyrelsens projektplan med planerad byggstart före /90.Enligt vad utskottet inhämtat bereds frågan om projekteringsuppdrag förnärvarande inom . Det är uppenbart att landsarkivet i har mycketbesvärliga KrU 1985/86:4 y lokalförhållanden. Med'hänsyn bl.a. till vad somovan redovisats anser emellertid utskottet att det inte är erforderligt mednågon åtgärd med anledning av motionen. Förslaget i motion Ub564 (c) innebär att utbyggnaden avmellanvallen vid bör fortsätta. 1 den motivering till yrkandetsom lämnas i motion 1985/86:Jo739 framhålls att den fortsatta utbyggnaden avmellanvallen, som är nödvändig för att tillgodose landsarkivets behov avlokaler, även har stort värde ur kultursynpunkt. Utskottet har (senast i KrU1984/85:16 s. 56) behandlat motionsyrkanden om fortsatt utbyggnad av Vadstenaslott. Utskottet har därvid avstyrkt förslagen och förutsatt att berördamyndigheter kommer att uppmärksamma frågan om en fortsatt återuppbyggnad avVadstena slott. Med hänsyn till vad utskottet anfört i det föregående omarkivutredningens arbete samt till utskottets tidigare ställningstagande anserutskottet att motion Ub564 bör avstyrkas. Regeringens förslag i de delar som berör kulturutskottetsverksamhetsområde har inte gett kulturutskottet anledning till erinran ellerandra uttalanden än som framgår av det föregående. Närvarande: (), (),(), (), (), (),(), (), (), (), (), (), (vpk),() och ().