prop · G403100 · 1980-12-31 00:00:00 — Chefen för marinen anger i sin redovisning avverksamheten under /80att materielunderhållel och materielanskaffningen i huvudsak har följtuppgjorda planer. Tre patrullbåtar av typ har levererats. Dentredje ubåten av typ Näcken har sjösalts och den första levererats. Enräddningsubåt (URF) har levererats och minfartyget {Karlskrona sjösatts. Installationen av ERSTA-batterier ochanskaffningen av sjömålsrobotar harfortsatt. Anskaffning av lunga rörliga batterier har påbörjats. Bemyndigandeplaner har fastställts iregleringsbrev för / 81och ändrats genom beslut . Planerna innebär bl. a. att anskaffningen av ERSTA-batterier,sjömålsrobotar och tunga rörliga batterier fortsätter. Budgetåret198 1/82 Anslaget bör föras upp med 644,7 milj. kr. och ettbeställningsbemyndigande om 1 641,7 milj. kr. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 97 Beställningsbemyndigandena är avsedda bl. a. föratt anskaffa ubåtar av typ A 17, arfillerimateriel, materiel till torpeder ochminor m.m., sam-bandsmateriel samtför vissa anslutningar till försvarets fasta radiolänknät. Av begärda bemyndiganden är 343,1 milj.kr. Beloppet har beräknats enligt följande. Omräkningav bemyndiganden för nya beställningar under /82 från prisläget tillprisläget enligt be dömd prisutveckling med 244,1 milj. kr. Omräkning av den beräknade bemyndigandereservationen från prisläget tillprislägel enligl bedömd prisutveckling med 28,6 milj. kr. Uppräkning av beräknadeuteliggande beställningar från prisläget till prisläget enligt bedömdutveckling av prisklausuler med 101,4 milj. kr. Överskott avprisregleringsbemyndiganden från /80 med 31 milj.kr. Utöver de beställningsbemyndiganden ochbetalningsmedel som redovisas i sammanställningen begär chefen förmarinen 106,9 milj.kr. -varav 16,9 milj.kr. för prisreglering - ibeställningsbemyndiganden och 75 milj. kr. ibetalningsmedel för gemensamma produktionsresurser. I sitt yttrande över myndigheternasanslagsframställningar avstyrker överbefälhavarenchefens för marinen tilläggsyrkande om 75 milj. kr. 1 övrigt lämnaröverbefälhavaren marinchefens anslagsframställning ulan erinran. Min beräkning av det totala bemyndigande- ochmedelsbehovet framgår av sammanställningen över beställningsbemyndiganden ochbetalningsmedel. För atl fullfölja försvarsbeslut (prop.1976/77:74 bil. 2 s. 129, FöU1976/77:13 s. 49, rskr 1976/77:311) bör ett bemyndigande om 836 milj.kr. inhämtas för ubåtar av typ A 17. Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp isammanställningen blir bemyndigandeskulden (1753878307 +1692000000-657000000) . Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn till den beräknadefördelningen av prisregleringsmedelför budgetåren 1980/81 och 1981/82. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed ca 2590milj. Vid bifall fill vad jag kommeratt förorda vid min anmälan till tilläggsbudget 11 lill statsbudgeten för /81 ökar bemyndigandeskuldenmed ca 100 milj. kr. Liksom tidigare bör del få ankommapå regeringen atl la ställning till 7 1980/81. Nr 100 Bil. 1980/81:100 Bilaga7 Försvarsdepartementet vilkaanskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställningsbemyndigandesom kan komma atl lämna. Jag hemställer att regeringen föreslårriksdagen att 1. bemyndiga regeringen atl medge atlbeställningar av materiel m. m. för marinförband får läggas ut inom enkostnadsram av , 2. lill Marinförband:Materielanskaffning för /82 anvisa etl förslagsanslag av657000000 kr. 1979/80 Utgift 1980/81 Anslag1981/82 Förslag 118470859'104800000 120400000 ' Anslagen C 3. Marinförband: Istiindsättning avbefästningar och kaserner saml III 2.Marinförband: Anskaffning av anläggningar. Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad m. m. avoch centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder i lokaler m. m.,befästningar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet samtmarkförvärv för dessa ändamål och för övnings- och skjutfält m. m. Kostnaderoch medelsbehov (1000-tal kr.) Primäruppdrag m. m. Nybyggnad m.m. för delprogrammen För flera delprogram gemensammalednings-, bas-och underhållsförbandm. Centralt beslutade ombyggnads-och underhållsåtgärderför delprogrammen För flera delprogram gemensammalednings-, bas-och underhållsförbandm.m. Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 1979/80 1980/81 1981/82 Inkomster frän bostäder och försäljning av mark och byggnader Reducering på grund av överplanering - -160.50 -16050 104800 115400 120400 Fortifikationsförvallningen anger i sin årsredovisningför /80 att ny- och ombyggnad av befästningar inte har kunnatgenomföras enligl planerna på grund av begynnande personalproblem ochöverhettning på delar av arbetsmarknaden. 1 övrigt har ny- ochombyggnadsverksamheten kunnat genomföras i stort sett enligt planerna.Ombyggnaden av kockskolan vid Sydkustens örlogsbas i har blivitfärdig. Tekniska försörjningsanordningar har byggts om bl. a. för vatten- ochavloppsförsörjningen vid depå och vid örlogsskolor. Av de störte objekt som beräknas bli färdiga underbudgetåret kan nämnas en värmecentral vid örlogsskolor. Vissa planeradesmärte ombyggnadsförelag beräknas inle kunna komma till utförande på grund avbrist på medel. Medelsbehovet för /82 beräknas till115,4 milj.kr. enligl vad som framgår av sammanställningen över kostnader ochmedelsbehov (inlagen på s. 98). Fördelningen på objekt m. m. framgår avföljande sammanställningar. Dessutom begär chefen för marinen 25 milj. kr.utöver den av överbefälhavaren anvisade ramen. Dessa medel avses för investeringari och för atl där snabbt kunna genomföra defredsorganisaloriska förändringar som har beslutat. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 100 Objekt m. m. Medelsbehov (1000-lal kr.) för kustartilleribatteriersamt diverse mindre markförvärv och oförutsedda Diverse mindre markförvärv och 1 och 2. Medel har beräknats för erforderiigamarkanskaffningar för befästnings- och andra anläggningar saml för smärtekompletteringar av marinens kasern- och befäslningsfastigheter, oförutseddautgifter i samband med redan beslutade markförvärv samt för mindreutgiftsrester för vissa inte helt avslutade markförvärv. B. Nybyggnadm.m. Objekt m. m. Medelsbehov (1000-talkr.) För flera delprogram gemensammalednings-, bas- och underhållsförband m.m. KA 1 Nybyggnad av en ytterföriäggning pä Företag påbörjade eller avsedda ell påbörjas /81 Gemensamma produktionsresurser KA 2.Nybyggnad av en artillerihall 1 800 KA 2.Nybyggnad av lokaler för motorutbildning 1 700 Förelagavsedda all påbörjas /82 För fleradelprogram gemensamma lednings-, bas- och underhållsförband m. m. Diverse objekt 1 700 Nybyggnad av ett skolhus 3000 KA 5.Nybyggnad av en värmecentral 3 500 Beräknat medelsbehov 72 500 Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 101 Regeringen har uppdragit åtfortifikafionsförvaltningen att låta utföra nybyggnad av dessa objekt. Vid KA 2 i behövs en ny skolbyggnad i för kustartilleriets underhålls- och signalskolor. Den undervisning som be drivs vid dessa skolor sker f.n. i Gräsviksetablissemenlet som enligt beslut skall avvecklas. Utbildningen vid skolorna bedrivs kon finuerligt och berör omkring 35 lärare m. fl. och omkring 195 elever. Kostnaderna för nybyggnaden uppskattas prehminärt till 23 milj. kr. Behovet av en ny värmecentral vid KA 5 i har lidigare anmälts för i prop. 1976/77:74 (bil. 1 s. 235). C.Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder (1000-tal kr.) Förelagpåbörjade eller avsedda att påbörjas /81 Fasta kustartilleriförband Ombyggnad av ett kustartilleribatteri och en kust- spaningsradarstation 7 000 Tekniska försörjningsanordningar m.m. 3000 Företagavsedda att påbörjas /82 För flera delprogram gemensamma lednings-, bas-och underhållsförband m.m. Ombyggnad av enstabsplats 3 700 Ombyggnad av ettkustartilleribatteri 850 Smärreombyggnadsföretag 20(M) 10. Tekniska försörjningsanordningar m. m. Underhållav befästningar 8 000 12. Underhåll av byggnader och övnings-ochskjutfält 8700 1 och 5. Regeringen har uppdragit åtfortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnad av dessa objekt. 2, 7 och 9. För smärre ombyggnadsarbeten påbefästningar, byggnader, utbildningsanordningar m.m. beräknas ett medelsbehovav 10,5 milj.kr. för /82. Medlen behövs bl. a. för att genomföravissa planerade ombyggnadsarbeten avseende bl. a. mobiliseringsförtäd, lägeroch skjutbanor samt för att kunna disponera om och anpassa befintliga byggnadertill de ändrade krav som kan komma atl föranledas av smärte organisations- ochpersonalförändringar. Kostnaderna för dessa objekt beräknas var för sig tillhögst 1 milj. kr. 1980/81:100 Bilaga7 Försvarsdepartementet 3 och 10. För lekniska försörjningsanordningar m.m.beräknas elt medelsbehov av 4,2 milj.kr. för /82. Medlen behövsför att bygga om och modernisera installationer och anläggningar för värme- ochelförsörjning, för ombyggnad av vägar och planer samt för atl byta ut ochkomplettera vattenlednings- och avloppsnät. Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvallningen alt utarbeta huvudhandlingar för ombyggnad av enslabsplats. Kostnaderna uppskattas lill 6,5 milj. kr. enligt prisläget den Ifebruari 1980. 1 sitt yttrande över myndigheternasanslagsframställningar avslyrker överbefälhavaren chefens för marinentilläggsyrkande om 25 milj. kr. 1 övrigt lämnar överbefälhavaren marinchefensanslagsframställning utan erinran. Min beräkning av medelsbehovet framgår avsammanställningen över kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beräknat 5milj.kr. för att påbörja de byggnadsåtgärder som krävs i förgenomförande av de fredsorganisaloriska förändringar som har beslutatvid / (prop. 1978/79:96, FöU 1978/79: 22, rskr 1978/79:291). Jag förordar att medel anvisas enligt följande anskaffningsplan. Fortifikationsförvallningen har redovisathuvudhandlingar för flertalet av de nya byggnadsobjekt som finns intagna ianskaffningsplanen. Om inte har något alt erinra bör det få ankommapå regeringen all, efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för detanslag som anvisar, besluta om de redovisade byggnadsföretagen skallulföras. Anskaffningsplan (I000-tal kr.) Faktisk Beräknad för t.o.m. ---------------- 7902-01 1980/81 1981/82 MarkanskaffningDelprogram 2.6 , för kust-arlilleribalte-rier samt diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet Faktisk Beräknad för t.o.m. ---------------- 1980/81 1981/82 är-mån. Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter B.Nybyggnad m. m. Företag påbörja de före 1980-07-01 Nybyggnad av ytterföriäggningpä Mellsten Nybyggnad av en värmecentral Företag påbörja de etter av sedda atl påbör jas 1980/81 Nybyggnad av en artilleri- hall Nybyggnad av lokaler för motorutbild ning 61900 61900 42 300 11700 7400 124 350 133400 62550 40050 27900 3000 2000 500 1500 3050 3 400 2400 1000 6900 9400 1500 3 200 4 700 80-05 81-10 8500 9900 6120 3 780 - 80-02 80-11 207700 220000 115370 61230 40000 4000 1800 80-10 82-06 Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet Faktisk Beräknad för t.o.m. ----------------- 1980/81 1981/82 Företag avsedda atl påbörjas /82 Nybyggnad av elt skolhus Nybyggnad av en värmecentral Byggnadsåtgärder tillföljd av ändrad fredsorganisation SummaB (a-c) Centralt beslutade ombyggnads- och underhållsåtgärder Företag påbörja de före 1980-07-01 Företag påbörja de eller avsedda all påbörjas /81 Ombyggnad av ett kuslartille- ribatieri och Smärre ombygg nad sföretag 23 000 7 200 3 500 81-10 83-02 4 500 2 100 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet Faktisk Beräknad för t.o.m. ---------------- 1980/81 1981/82 år-mån. Företag avsedda att påbörjas /82 Ombyggnad av en stabsplats Delprogram2.6 Ombyggnad av ett kustartilleribatteri Underhåll av byggnader och övnings-och skjutfält SummaC (a-c) Inkomsterfrån bostäder och försäljning av mark och byggnader Reducering pä grund avöverplanering 265550 454130 119690 111430 129600 - - - -6630 -16050 - - - 104800 120400 Jaghemställer att regeringen föreslår att till Marinförband: Anskaffning av anläggningar /82 anvisa eU förslagsanslag av . Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet C 4.Marinförband: Forskning och utveckling 1979/80Utgift 50500000' 1980/81Anslag 52000000 1981/82Förslag 75000000 ' Varav 3 milj. kr. Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbetebelräffande materiel för marinen. Verksamheten inriktas medbeställningsbemyndiganden, medan takten i beställningarna bestäms avmedelstilldelningen. Bemyndigandeskulden under anslaget var . För /81 har lämnat ettbeställningsbemyndigande om 77,9 milj. kr. och anvisat ett anslag av 52 milj.kr. Den beräknade bemyndigandeskulden blir därmed (151 847 186+ 77 900 000 - 52 OOO 000) . Beställningsbemyndigandenoch betalningsmedel (1000-tal kr.) Primäruppdrag m. m. förband m. fl. + 3 600' m. m. Betalningsmedel för skillnaden mellan bedömd kostnadsutvecklingoch nettoprisindex. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 107 Chefen för marinen anger i sin redovisning förverksamheten under /80 att planerat utvecklingsarbete förmarinförband i stort sett har kunnat genomföras. Bemyndigandeplaner har fastställts iregleringsbrev för / 81och ändrats genom beslut . Planerna innebär bl. a. attkonstruktionen av ubåt typ A 17 fortsätter. Anslaget bör föras upp med 73,9 milj.kr. och etlbeställningsbemyndigande om 70,1 milj. kr. Beställningsbemyndigandena avses bl. a. förfortsatt konstruktion av en ny ubåt(A 17), systemutveckling för ubåtar och för övervattensfartyg samt för allmän utveckling och projektering avvapenmaleriel. Av begärda bemyndiganden avser 20,8 milj.kr.prisreglering. Beloppet har beräknats enligt följande. Omräkningav bemyndiganden för nya beställningar under /82 frän prisläget februari 1980lill prisläget enligt be dömd prisutveckling med 9,3 milj. kr. Omräkning av den beräknade bemyndigandereservationen från prisläget lillprisläget enligt bedömd prisutveckling med 4,9 milj. kr. Uppräkning av beräknadeuteliggande beställningar från prisläget till prisläget enligt bedömd utveckling avprisklausuler med 8,6 milj. kr. Överskott avprisregleringsbemyndiganden från /80 med 2 milj. kr. Ulöver beställningsbemyndiganden ochbetalningsmedel som redovisas isammanställningen begär chefen för marinen 29,7 milj. kr. - varav 4,7 milj.kr. för prisreglering i bemyndiganden och17 milj.kr. i betalningsmedel förutvecklingsarbete för ytattackförband och för gemensamma produktionsresurser. 1 sill yllrande över myndigheternasanslagsframställningar avstyrker överbefälhavarenchefens för marinen tilläggsyrkande om 17 milj. kr. 1 övrigt lämnaröverbefälhavaren marinchefens anslagsframställning ulan erinran. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 108 Min beräkning av det totala bemyndigande- ochmedelsbehovet framgår av sammanställningen över beställningsbemyndiganden ochbetalningsmedel. Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp isammanställningen blirbemyndigandeskulden (177747186 + 71 100000 -75000000) . Detta belopp böremellertid justeras med hänsyn lill den beräknade fördelningen av prisregleringsmedelför budgetåren 1980/81 och 1981/82. Denberiiknade bemyndigandeskulden blir därmed ca 155 milj.kr. Liksom lidigare bör del få ankomma på regeringenalt ta ställning till vilketutvecklingsarbete som bör beställas inom ramen för det bemyndigande somriksdagen kan komma atl lämna. Jaghemställer att regeringen föreslår att 1. bemyndiga regeringen allmedge atl utvecklingsarbete för marinförbandfår beställas inom en kostnadsram av , 2. till Marinförband: Forskningoch utveckling för / 82 anvisa elt förslagsanslag av75000000 kr. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 109 Chefen för flygvapnet är programmyndighet förhuvudprogrammet Flygvapenförband som omfattar följande delprogram. 3.1 För flera delprogramgemensamma lednings- och strilförband Flygvapnets fredsorganisation består i stort avföljande staber och förband m.m. Treövriga förband (flottiljer) Fyrautbildningsanstalter som är direkt underställda chefen för flygvapnet Lokaliseringen av flygvapnets fredsförband m. m.framgår av följande karta (intagen på s. 110). Verksamheten leds centralt frånflygstaben och regionall av militärbefälhavare (se s. 130) och i vissafall av chefen för första flygeskadern. Verksamheten under huvudprogrammetFlygvapenförband budgeteras på ettantal primäruppdrag inom huvudproduktionsomrädena Ledning och förbandsverksamhet, Materielanskaffning,Anskaffning av anläggningar samtForskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande anslag. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet D 2. Flygvapenförband:Materielanskaffning D 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar D4. Flygvapenförband: Forskning och utveckling D t. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 1979/80Utgift 2366322397' 1980/81Anslag 2180000000 1981/82Förslag 2306200000 'Anslagen D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhetoch E 4. Under anslaget bedrivs allmän ledning ochförbandsverksamhel, operativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 1980/81:100 Bilaga7 Försvarsdepartementet *;?f**' >'.'" lÄ;;;;rsracKHoiM *.> ..-?£,- , *ximilitärområdesgräns = utbildningsförband m.m. i= sektorflottilj Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet saml grundutbildning och repetitionsutbildning av värnpliktiga inomflygvapnet. Primäruppdrag m. m. (1000-tal dagar) dagar (1 000-lal dagar) Kostnader ochmedelsbehov (1000-tal kr.)' 1980/81 1981/82 Planerat Utfall Planerat Chefen för flyg- ganden vapnet Tillkommer/avgår: ver m. m. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 112 Anlal anställda omräknat till Militär personal Civilmilitär personal Civil personal 2 335 2 263 4402 2 228 2236 4380 2 220 2 235 4300 2 300 2 200 Chefen för flygvapnet anger i sin redovisning avverksamheten under /80 atl krigsförberedelsearbetet,förbandsproduktionen ochincidentberedskapen i stort sett har kunnat genomföras. Belastningen på personalen har dock varit hög. Grund- ochrepelitionsutbildningen av värnpliktigahar i huvudsak genomförts enligt planerna. Föreskrivna energibesparandeåtgärder har vidtagits. Översynen av det framtidci stridsledningssystemetsuppbyggnad och personalbehov harfortsatt liksom utvecklingen av elt datorstött informationssystem för sektorchefs ledning. Förslag fillny fredsorganisalion med fyra luftförsvarssektorer har lämnats till regeringen. Äldre radarmateriel har avvecklats ochradarövningskompanier 860 har organiseratsvid F 13 och F 17. Anpassningen av bassystemet och omskolningen av personal till flygplan 37 har fortgått.Två divisioner J 35 F och två baskompanier har avvecklats.Transportflygningar har genomförts, bl. a. för försvarsmakten och FN. Den nya flottiljorganisalionen, som infördes den 1januari 1977, har följts upp. F 11och F 12 har avvecklats. Förberedelserna för alt dra in F l:sflotfiljadminislrafion har fortsatt. I förhållande till prop. 1979/80: 100 bil. 7 (FöU1979/80: 19, rskr 1979/ 80:326) och regleringsbrevet för /81 haringa väsenfiiga ändringar gjorts iplaneririgeriäv verksamheten inom huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet. Ylterligareenergibesparande åtgärder inomflygtjänstområdet kan inle vidtas utan atl insatsberedskapen ochflygsäkerheten påverkas. Resultatet av översynen av stridslednings- ochluflbevakningssyslemets framtida utbyggnad och personalbehov redovisades för regeringenunder budgetåret. Avvecklingen av äldre radarmateriel fortsätter liksom uppsättningenav radarövningskompanier 860 vid F4pch F 21. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 113 Verksamheten inriktas mol ett förlängt utnyttjandeav 35 F-systemel. Omskolning av enjaktflygdivision J 35 F till JA 37 påbörjas. Undertättel-seskolan och fotoenheten förs över från F 11 till F 13 och bildar en undertättelseenhel. Ytterligare flygplan Tp 84 tillförs. Vissutbildning och omskolning kommer därförall genomföras. Det datorstödda ledningssystemet provas. Successiva förändringar av basorganisationengenomförs. Anpassningen av bassystemet och omskolningen av personalen lillflygplan 37 fortgår. Förberedelserför övergång till en ny flygstabsorganisation och sekloror-ganisationpåböijas. Förberedelser för indragning av F l:sflotfiljadminislrafion samt överföringav förband och ansvar från till främst F 16 fortsätter. Försök med decentraliserad produktionsledning påböijas vid F4. Förberedelser för organisation aven officershögskola samt flera andra enheter inom den nya befälsordningensram påbörjas. Chefen för flygvapnet anför följandehuvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten under budgetåret1981/82. En ny fredsorganisafion avses bli tillämpad förflygstaben och för lufl-försvarssektorerna.Luflförsvarscentralerna anpassas tillflygplan JA 37 och PS-860. Anpassningen av bassystemet fortgår liksomomskolningen till flygplan 37.Utvecklingen av det datorslödda ledningssystemet fortsätter. Enundertättelseenhel bildas på F 13. Utbildning och omskolning för flygplan Tp 84 slutförs och omskolning på enersättningshelikopter för helikoptrarna2 och 3 förbereds. Förberedelserna fortsätter för att dra in F l:s flottiljadministration och föra över förband och ansvar från F I till främstF 16. Skolenheter organiseras inom den nya befälsordningens ram. Förändringarna i förhållande till budgetåret1980/81 detaljmotiverar chefen för flygvapnet på följande sätt. A. Pris- och löneomräkning Pris- ochlöneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 267,3 milj.kr. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringensbeslut. Organisationsändringar (främstförbandsindragningar) minskar personalkostnaderna med 11 milj.kr. Budgeterade medel förkallhyra ersätts av medel för fastighetsförvaltning m. m. (- 24,9 milj.kr. 8 1980/81. Nr 100 Bil. 1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 114 Äldfe radarmateriel avvecklas,vilkel medför minskade underhållskostnader (- 4,8 milj. Behovet av värnpliktigaminskar. Detla minskar kostnaderna med 6,1 milj. kr. Materielläget, främstbelräffande flygplansmaleriel, medför alt underhållskostnaderna minskarmed 42,8 milj. kr. Diverse verksamhetsförändringar minskar kostnaderna med 7,6milj.kr. Kostnaderna för den ökadedrivmedelslagringen under /81 faller bort (- 30,1 milj.kr. För att justera anslaget med elt belopp sommotsvarar utebliven kompensation för vissa värnpliktsförmåner under budgetåret1978/79 föreslår överbefälhavaren i sitt yttrande över myndigheternasanslagsframställningar atl överplaneringen ökas med 3,7 milj. kr. Den lokalanknulna servicen iförvaltningsbyggnaden och viss del av utbildningen vid försvaretsförvaltningsskola bör betalas från anslaget Operativ ledning m.m.: Ledning och förbandsverksamhet i stället förförevarande anslag. I övrigt lämnar överbefälhavaren flygvapenchefensanslagsframställning utan erinran. Belräffande inriktningen av verksamheten underprogramplaneperioden får jag hänvisa lill vad jag har anfört underavsnittet 4.3 Det militära försvarets fortsatta utveckling (s. 25-34). Jag kan i huvudsak godta chefens för flygvapnetförslag till uppgifter /82 liksom hans beräkning av kostnaderna under primäruppdragen.Jag har dock räknat med en något mindre kostnadsökning än chefen för flygvapnet vad beträffarunderhäll och personal men en slörrekostnadsökning vad gäller flygdrivmedel. Jag har även tagit hänsyn till de överföringar m. m. som överbefälhavaren harföreslagit i sill yttrande över myndigheternas anslagiiframställningar. Som jag har anfört under avsnittet 4.4Intäktsfinansiering av viss verksamhet(s. 35) bör bl. a. viss del av verksamheten vid försvarets civilförvaltning intäktsfinansieras. Vidare börintäktsfinansieringen utökas vid . Underförevarande anslag har jag därför beräknatmedel för atl flygvapnets myndigheter m.m. skall kunna betala dels kostnaderna för datorbearbetning inom systemF/S vid civilförvaltningen, delskostnaderna för rationaliseringsinslilutets stöd till rationalisering vid flygvapnets förband. Prop.1980/81:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 115 Minberäkning av del totala medelsbehovel framgår av sammanställningen överkostnader och medelsbehov. Jag hemställer atl regeringen föreslår atl till Flygvapenförband: Ledning ochförbandsverksamhet för /82 anvisa ell förslagsanslag av .