prop · G203100 · 1978-12-31 00:00:00 — Vidförsvarets forskningsanstalts försöksstation i behöver vissabyggnadsåtgärder vidtas för atl tillgodose sprängämnesinspektionens och yrkesinspektionenskrav på förbättrad arbetsmiljö och förbättrat arbetarskydd. Dessabyggnadsåtgärder avser bl. a. ersättning av viss träbebyggelse inom riskområden,ändrad vägdragning och flyttning av försöksplatser. Vidare behövssanitär upprustning av försöksplalser samt flyttning av explo-sivämnesverksladoch explosivämnesförråd. Åtgärderna har inte någon direkt koppling tillforskningsanstaltens omlokalisering inom Stcx:kholms-områdei, men ingår som en första etapp av dettotala om- och nybyggnads-programmet för försöksstationen i Grindsjön.Kostnaderna för nämnda byggnadsåtgärderuppskattas till 12 milj. kr. Försvaretsforskningsanstalt har beräknai medelsförbrukningen under anslagel /80 lill 7 milj. kr. Jag biträder förslaget och förordar atl medelanvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. 17 1978/79. Nr IOO Bil. 1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet Investeringsplan (1 000-lal kr.) Bygg- Färdig- siart stäl- Faktisk t, o, m. 1978/79 1979/80 år-mån. A.Anskaffning av kaserner m. m. Delprogram 5.5 Företag påbörjade eller avsedda au påbörjas /79 Företag avsedda atl påbörjas /80 , Om- och nybyggnad av lokaler (etapp 1) Summa c SummaA(b-c) 2 210 2 210 5 500 7000 7 000 Anslagsberäkning(1 000-tal kr.) Behållning Anslag /79Anslag /80 (förslag) Jag hemställer atl regeringen föreslår att till Gemensammamyndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar för försvaretsforskningsanstalt för /80 anvisa ett investeringsanslag av . Prop.1978/79:100 Bilaga? 116 022 069 181000 000 250 000000 Arméförband: Anskaffning av anläggningar 1977/78 Utgift 1978/79 Anslag1979/80 Förslag Verksamhelen underanslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m., befästningar ochammunitionsförråd för armén samt markförvärv för dessa ändamål och för övnings-och skjutfäll m. m. Medelsförbrukningoch medelsbehov (kr.) Primäruppdrag m, m. 1977/78 1978/79 1979/80 Chefen för armén ganden Anskaffningav befäsiningar m. m. fördelprogrammen Fördelningsförband m. m. Anskaffningav kaserner m. m, för delprogrammel Gemensamma produktionsresurser Reducering på grund avöverplaneringBeräknat medelsbehov I sin årsredovisning /78 anntäler fortifikationsförvah-ningen att mark inte harkunnat anskaffas i planerad omfattning. Anledningen till detta är främst deökade svårigheter som möter när markanskaffning för försvaret planeras ochgenomförs. Under budgetåret har större områden anskaffats för att utvidgaBodens garnisons skjulfalt, Remmene skjutfäll och övningsfältet vid samlför del nya skjuifaltet vid . Smärre kompletteringar avfastighetsbeståndet har skett på ett flertal platser bl. a. i , Revingeoch . Totalt har ca 620 ha mark anskaffats. Befästningsobjekt har i stort sett anskaffats enligt planerna. Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 260 Detsamma gäller för anskaffnt ng a v kaserner m . m , Ett varm-Qch kallgarage m,m. vid I 3 i , ell sjukhus och en smörj- och ivällhall vid I 11 i ,värmecenlraler vidI 16 i , I 20 i och A 8 i , en lektionsbyggnad vid I 22 i , enmililärområdesverkslad vid P 7 R i Revingehed, en kasern vid 3 i saml enmotionshall, ell sjukhus m. m. vid InfSS i har blivit färdiga. Byggstarterna för lillbyggnad avmaiinrällningen vid I 2 i Karistad, nybyggnad av en mililärområdesverkslad och ell verkstadsförråd vid I 5 iÖstersund, en smörj- och spolhall vidInfSS och elt krigssjukhus i saml utbyggnad för ATS i som var planerade lill /78 har av olika skäl uppskjutils.Den ursprungligen beräknade medelsförbrukningen under anslagel var 144.6 milj. kr. Genombeslul ändrade regeringen delta belopp lill 116.6 milj. kr. Anskaffn ingenav mark fortsäiter föruividgning av I 11 :s övningsfält vid och I 15:s skjutfäll i Remmene, förnytt skjutfäll för I 17 i Uddevallaoch för utvidgning av P 6:s övningsfält vid . Om beslutarall nya övnings- och skjutfäll för I 2 i och I 16 i och etlnytt skjutfält för garnison skall anskaffas kommer markanskaffningarnaatl påbörjas. De ökade svårigheterna all förvärva mark för försvaret kan komma att innebära attmarkanskaffningen inle kan genomföras i planerad omfattning. Planerad anskaffningav befäst n i ngs- och kasernobjekt beräknas i stort sett kunnagenomföras. a. beräknas pågående nybyggnad av en tygverkstad och etl verksiadsförråd vid I 2 iKarlstad, en motorprovanläggning vid P4 i , en militärreslaurangvid 3 i och en värmecentral m. m.vid S 2 i Karisborg bli färdiga. Av de större objekl som beräknas kunnapåbörjas kan nämnas lillbyggnad av matinrätiningen vid I 2, nybyggnad av en militärområdesverkstad och ettverkstadsförråd vid I 5 i , om- och tillbyggnad av en smörj- ochtvätthall m. m. vid 117 i ,nybyggnad av pjäshallar vid A 1 i , A 4 i och ArtSS i , nybyggnad av en skolbyggnad vidLv 3 i , nybyggnad av en smörj- och tvätthall vid InfSS i ,utbyggnad för förband och skolor inomSkövde garnison och nybyggnad av etl krigssjukhus i . Pjäshallarna vid A 4 och ArtSS samlkrigssjukhuset beräknas bli färdiga under /79. Nybyggnaderna av entygverkstad och ett verksiadsförråd vid I 11 i , en värmecentral vid P 10i , militärresiauranger vid A 4 i och A 8 i , tillbyggnad avmarketenteriei vid Lv 7 i och utbyggnadför ATS i som planerades starta under / 79kommer av olika skäl att uppskjutas. Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 261 Budgetåret1979/80 Chefen för armén Förbudgelåret1978/79 har medgeus en medelsförbrukning av ,, varav73,8 milj, kr, tillförs från tolfte huvudtitelns anslag lill sysselsättningsskapande åtgärder för fortsatt utbyggnad för K 4 i Arvidsjaur.Medelsförbrukningen under budgetåret1979/80 beräknas lill 276,3 milj. kr., varav 22,5milj. kr, för markanskaffning, 1,2 milj, kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 252,6 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. enligl följande sammanställningar. Därulöver beräknas 30milj. lå disponeras från tolftehuvudtitelns anslag till sysselsättningsskapande åtgärder för fortsattutbyggnad för K 4 i . Objekt m, m, Medelsför- brukning (1 000-lal kr,) 1, för förråd samtdiverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter IOO Kasernbyggnaders del fond Gemensammaproduktionsresurser 2, 1 2, Nytl övnings-ochskjutfäll i 6 000 3, 1 11, Utvidgning avövningsfältet vid 500 4, 1 16, Nytl övnings-ochskjutfäll i 5 000 5, 1 17, Nya skjutfäll vidUddevalla 1 000 6, Nytt skjutfäll för Skövdegarnison 7 000 7, P 6, Utvidgning avövningsfältet vid 300 8, Diverse mindremarkförvärv och oförutsedda utgifter 2 600 Beräknai medelsbehov 22 500 För all uppföra ammuniiionsförråd kan i vissa fall markbehöva anskaffas med äganderätt. Den närmareomfattningen av sådana förvärv kan f n. inle bestämmas. Medel har beräknats förbehövliga markanskaffningar förammuniiionsförråd och andra anläggningar för samtliga delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar avarméns belastnings-fastigheter. Chefenför armén har föreslagit regeringen atl få anskaffa elt nytt övnings- ochskjutfäll för I 2 ca norr om . haryttrat sig över förslaget. Nämnden har därvid föreslagit anskaffning av etlfält om ca 3 700 ha. har uppskattatkosinaderna för alt anskaffa nödvändig mark till 18 milj. kr. Regeringen har underställt frågan riksdagensprövning (prop. 1978/79:5). 1974års riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270) beslutade att I ll:sövningsfält vid skall utvidgas med ca 300 ha. Prop.1978/79:100 Bilaga? förutom vissa skogsposter, ca 50 ha kyrklig jordförvärvals genom frivilligt avtal. Chefenför armén har föreslagit regeringen au få anskaffa eu nytt övnings- ochskjutfäll i för I 16 med InfKAS. har yttratsig över arméchefens förslag. Nämnden har föreslagit att ett fält om ca 3 300 haanskaffas vid Mästocka i anslutning till flygvapnets skjutfäll i Tönnersjö catre mil öster om . har uppskattat kostnaderna föratt anskaffa nödvändig mark till 20 milj.kr. Regeringen har underställt frågan prövning (prop. 1978/ 79:70). 1974års riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270) beslutade au ell nyu skjutfällför I 17 skall anskaffas norr om . Skjutfältet omfattar ca 1 500ha. För atl förvärva erforderiig mark m. m. har utsetts en särskild delegation,Skjulfältsdelegationen . Hiuills har ca 675 ha förvärvats. Chefenför armén har föreslagit regeringen att få anskaffa ett nytt skjutfäll för Skövdegarnison. har yttrat sig över arméchefens förslag.Nämnden har föreslagit au eu skjutfäll om ca 1 900 ha anskaffas vid Vretenomedelbart söder om garnisonsövningsfäliet. Fortifikationsförvallningenhar uppskattat kostnaderna för erforderiiga markförvärv m. m. till25 milj. kr. Regeringen har underställt frågan prövning (prop.1978/79:5). 1971års riksdag (prop. 1971:110, FöU 1971:9, rskr 1971:140) beslutade atl övningsfältetvid skall utvidgas med ca 600 ha. Markförvärven m. m. sköts av ensärskild delegation, Rinkabydelegationen. Inom det beslutadeutvidgningsområdet är markförvärven slutförda. I enlighet med beslutförvärvar delegationen även sådan mark som ligger i omedelbaranslutning till utvidgningsomrädet och frivilligt bjuds ut till salu. Hurstor omfattning dessa förvärv kommer atl få kan f n. inte bedömas. har sådan mark förvärvats för i runt tal10 milj. kr. Fördiverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter beräknas ett medelsbehov av 2,6milj. för /80. Medlen avses för förvärv av vissa mindreobjekt som i varje särskilt fall beräknas kosta högst . Medlen avsesvidare för smärre kompletteringar av arméns fastighetsbestånd, oförutseddautgifter i samband med att beslutade förvärv genomförs samt för mindre utgiftsrester för vissainte helt avslutade markförvärv m. m. B. Anskaffning av befåstningar m. m. Objekt m. m. Medelsför- brukning (1 000-tal kr.) Fördelningsförband m, m. Företag avsedda att påbörjas /80 Beiongförräd för ammunition 250 1978/79:100 Bilaga7 Försvarsdepartementet 263 Objekt m, m. Medelsför- brukning (1(XW-talkr,) Förelag påbörjade elleravsedda alt påbörjas /79 Belongförråd för ammunition 110 Förelag avsedda atlpåbörjas /80 Betongförråd för ammunition 840 För fortsattutbyggnad av ammunitionsförråd behövs 1,2 milj. kr. för /80. C. Anskaffning av kaserner m. m. m. Medelsför brukning (1 000-tal kr.) Utbyggnad i 17500' S 1,Utbyggnad i 55100 Utbyggnadav förråd m. m. lill följd av organisationsändringar (etapp 3) 13 000 Företag påbörjade elleravsedda au påbörjas /79 1 2.Tillbyggnad av maiinrällningen 1000 I5, Nybyggnad av en miloverkstad och ett verksiadsförråd 15 300 Om- och tillbyggnad av en smörj- och tvätthallm.m. A 1.Nybyggnad av en pjäshall 1300 Nybyggnad av en skolbyggnad InfSS.Nybyggnad av en smöri- och tvätthall 700 Utbyggnad för förband och skolor (etapp Förelag avsedda altpåbörjas /80 111.Nybyggnad av en lygverkstad och elt verkstadsförråd 9 900 Nybyggnadaven gymnastik-och samlingshall 2500 Nybyggnadaven militärreslaurang (etapp 1) 6 700 Om-och tillbyggnad av matinrättningen 4200 Nybyggnad av ett garage m. m. P 7Y, Om- och lillbyggnad av gymnastikbyggnaden Nybyggnad av en värmecentral 2500 A 6,Nybyggnad av en pjäshall 3000 Nybyggnad av en militärreslaurang 12600 A 8.Nybyggnad av en pjäshall 3000 A 9,Nybyggnad av en pjäshall 5100 Lv7, Tillbyggnad av marketenteriei 1800 Fo67, Nybyggnad av en slabsbyggnad m. m. AnSS.Nybyggnad av marketenieri och fritidslokaler 5000 Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 264 Objekt m, m. Medelsför- brukning (I000-lal kr,) 27, Tekniskaförsöriningsanordningar 9500 28, Nybyggnadav skjutbanor 29, Utbyggnadav läger 9700 30, Diverseobjekt 10100 31, Diversesmärre byggnadsförelag 13200 ' Därutöver 30 milj. kr.från annat anslag, Behovetav byggnadsåtgärder i för K 4 har senast anmälts för i prop. 1977/78:100 (bil. Regeringen uppdrog ål fortifikationsförvallningen att inomen kostnadsram av . enligt prisläget ,vilket motsvarar 122 820(X)Okr. enligt prisläget , låta utföra enförsta etapp av utbyggnaden för förbandet. Denna genomförs till väsentlig delunder budgetåren 1976/77-1978/79 och beräknas vara helt genomförd /80. Regeringen uppdrog ijanuari 1978 åt fortifikaiionsförvaltningen atl låta utföra nybyggnad aven huvudbyggnad för K 4 i inom en kostnadsram av 88,6 milj. kr. enliglprislägel , vilket motsvarar 96,1 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari1978. Huvudbyggnaden är etl sammanhängande byggnadskomplex som består av nio tillvarandra anslutna byggnader (enmilitärreslaurang, en sporthall, en skolbyggnad, en stabs- och förvaltningsbyggnad, fyraföriäggningsbyggnader och en sjukvårdsavdelning). Kostnaden förutbyggnaden i beräknas nu lill 219 milj. kr. enligl prislägel , varav 34,4 milj.kr. inom utgiftsramen fördet militära försvaret. Angivna belopp innefattarkostnaderna för nybyggnad av etl repeiitionsövningsläger som avses komma till utförande senare . Behovetav byggnadsåtgärder för S 1 vid nuvarande P 1 i har senast anmälts för i prop.1977/78:100 (bil. 7 s. 285). Regeringen uppdrog åt fortifikationsförvallningen att inom en koslnadsram av 14 milj. kr. enligl prisläget den 1februari 1976, vilket motsvarar 17,4 milj. kr. enligt prisläget , låta utföra en första etapp avutbyggnaden i . Arbetena med den förstaetappen beräknas i huvudsak vara avslutade under /79. Regeringen uppdrog ijuni 1978 åt fortifikationsförvallningen att låta utföra nybyggnad av enmilitärrestaurang, yttre försörjningsanordningar m. m. inom en sammanlagdkostnadsram av . enligt prisläget , vilketmotsvarar 45,5 milj. kr. enligl prisläget den . Dessa arbetenberäknas bli avslutade under /80. Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvaltningen att låta Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 265 utföra ny- och ombyggnad av undercentraler för anslutninglill fjärrvärme i samtnybyggnad av en skolbyggnad, en föriäggningsbyggnad, en värmecentral och etl vallenverk i Skogs-Tibbleinom en sammanlagd kostnadsram av , enligt prisläget . Fonifikationsförvaltningenhar redovisat huvudhandlingar för nybyggnad av en skolbyggnad och enstabshallsbyggnad vid förbandet. Kostnaderna härför har beräknats till79,1 milj. kr. Kosinaderna förerforderiiga byggnadsåtgärder för S 1 i beräknas nu lillsammanlagt 214,6 milj, kr. enligt prisläget , varav 37 milj. kr. avses betalas av medel på staten förförsvarets faslighetsfond och 177,6 milj. kr. av medel på förevarandeanslag. Behovet av atlbygga fredsförråd m. m. lill följd av organisalionsändringar (etapp 3) har senast anmälts för riksdageni prop. 1977/78:100 (bil. 284).Kostnaden för etapp 3 uppskattas till 137 milj. kr. enligl prislägel , varav 13 milj. kr. /80 för byggnadsåtgärder främst vid 1 5 i Östersundoch A 8 i . 4,5,8,9,11 och 17. Regeringen har uppdragit ål fortifikationsförvaltningen att låtautföra tillbyggnad av matinrättningen vid 1 2 i Karistad, nybyggnad av enmiloverkstad och etl verksiadsförråd vid I 5 i , nybyggnad av en skolbyggnad vid Lv 3 i Nomälje, nybyggnad av ensmörj- och tvätthall vid i , nybyggnad av en lygverkstad och ett verkstadsförråd vid 1 11 i samt nybyggnadav en värmecentral vid P 10 i . Behovetav en ny smörj- och ivällhall vid I 17 i har lidigare anmälis förriksdagen i prop. 1977/78:100 (bil. Regeringen uppdrog ålfortifikationsförvallningen att låta utföra nybyggnaden inom en koslnadsram av 2,3milj. enligl prislägel , vilket motsvarar 2,5 milj.kr. Behovetav en ny pjäshall vid A 1 i har tidigare anmälis för i prop.1977/78:100 (bil. 7 s. 286). Regeringen uppdrog åt fortifikationsförvallningenatl låta utföra nybyggnaden inom en koslnadsram av . enligt prisläget den 1februari 1977, vilket motsvarar 4,5 milj. kr.enligl prisläget . Behovet avutbyggnad för förband och skolor inom garnison till följdav organisalionsändringar har lidigare anmälts för i prop. 1977/78:100 (bil. 7 s. 288). Regeringen uppdrog ijuni 1978 ål fortinkaiionsförvaliningenatt låta ulföra nybyggnad av vissa yttre försörjningsanordningar för värme, el, vatten m. m. vid P 4 inom en koslnadsramav 5,6 milj. kr. enligl prisläget , vilket motsvarar 6,1milj. enligt prislägel den 1februari 1978. För atl fullfölja dessa arbeten och för alt påbörja om- och lillbyggnad av maiinrällningen och nybyggnad avetl verkstadsförråd m. m. vid P 4behövs 12 milj. kr. för /80. Kosinaderna för en första etapp avutbyggnaden i uppskattas nu tillsammanlagt 44,4 milj. kr. Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 266 Vid 1 11 i Växjöbehövs en ny gymnastik- och samlingshall. Den hall som finns vidförbandet ulgören del av en byggnad som avses bli ombyggd till miliiärresiaurangunder /81. har redovisat förslag lill byggnadsprogram för nybyggnaden. Kosinaderna har därvid uppskattats lill . enligl prisläget den I februari1978, Regeringen uppdrog i december1978 åt fortifikaiionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget, Behovelavenny militärreslaurang vid 1 15 i har lidigare anmälts för iprop. 1977/78:100 (bil. 7 s. 286). Kosinaderna beräknas till . enligt prislägel den 1februari 1978. Maiinrällningenvid I 16 i behöver byggas om och förses med en tillbyggnad som inrymmer livsmedelsförråd.F. n. försvåras arbetet i maiinrällningen av att vissa funktioner är olämpligtplacerade och av atl utrymmena är såsmå att hantering av livsmedel med modern materiel är omöjlig. harredovisat förslag till byggnadsprogramför om- och lillbyggnaden. Kostnaderna har därvid uppskattats till . enligt prisläget ,vilket motsvarar 4,6 milj. kr. enligl prislägel den . Häravhänför sig 4,2 milj. kr. till arbetensom avses bli bekostade frånförevarande anslag. Regeringen uppdrog åt fortifikationsförvallningen all utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. VidI17 behövs ett nytl garage med utrymme även för transportcentralen. Förutom ettantal kallgaragefack saknar förbandet normenliga garageutrymmen och lämpligautrymmen för iransportceniralens expedition och personal. Fortifikationsförvaltningenhar redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnaden. Kostnaderna har härvid uppskattats till . Regeringen uppdrog i december1978 åt fortifikationsförvaltningenatl utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Gymnastikbyggnadenvid P7 i behöver byggas om och förses med en lillbyggnad. Den saknar f n.omklädningsrum, sanitelsanordningar och förråd för förvaring av redskap m. m.Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag lill byggnadsprogram för om-och tillbyggnaden. Kostnaderna har därvid uppskattals till2 . enligt prisläget den , vilket motsvarar 2,7 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari1978. Härav avser 1,7 milj. kr.tillbyggnaden. Regeringen uppdrog åt fortifikationsförvaltningenatt utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. För all kunnabedriva effektiv utbildning med ny skrymmande arlillerimateriel behövs vid A 6i en ny pjäshall med tillhörande utrymmen och installationer för vårdoch service. har redovisat förslag tillbyggnadsprogram m. m. för nybyggnad av en pjäshall. Kostnaderna har därvid beräknats till . Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 267 den1 , vilket motsvarar 4,2 milj. kr. enligl prisläget den 1 februari1978. Behovetav en ny militärreslaurang vid A 8 i har tidigare anmälis förriksdagen i prop. 1977/78:100 (bil. 7s.287), Regeringen uppdrog i juni 1978ål fonifikationsförvaltningen all låta utföra nybyggnaden inom en koslnadsram av . enligl prislägelden , vilket motsvarar24,6 milj. kr. VidA 8 i behövs en ny pjäshall främst för utbildning med nytillförd arlillerimateriel. Denövnings- och vårdhall som finns vid förbandetär otillräcklig dels därför atl den behövs för utbildning med annan arlillerimateriel, dels med hänsyn lillbehovet av inomhusuirymme för övningar vid dåligt väder.Fonifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram m. m. för nybyggnad av enpjäshall. Kosinaderna har därvid beräknats till . enligt prislägel , vilket motsvarar 4,5 milj. kr. enligt prisläget den 1februari 1978. Förall kunna bedriva effektiv utbildning med ny skrymmande artillerimaterielbehövs vid A 9 i två nya pjäshallar med tillhörandeutrymmen för vård och service. I en första etapp avses en pjäshall med lillsynsutrymmebyggas. Fortifikationsförvallningen har redovisat förslag tillbyggnadsprogram för nybyggnad av en pjäshall. Kosinaderna har därvid beräknats lill . enligl prislägel den 1 februari1977, vilket motsvarar 5,1 milj. kr.enligt prisläget den . Behovetav om- och lillbyggnad av marketenteriei vid Lv 7 i har tidigare anmälisför i prop. 1977/78:100 (bil. 7 s. 287). Regeringen uppdrog i juni 1978åt fortifikationsförvallningen all låta ulföra om- och lillbyggnaden inomen koslnadsram av . enligl prislägel ,vilket motsvarar 2,6 milj. kr. Härav avser 1,8 milj. kr.tillbyggnadsarbelena. Vidfo 67 i behövs en ny slabsbyggnad och en ny förläggningsbyggnad förvärnplikliga. Försvarsområdesstabens nuvarande lokaler är inrymda i en äldrebyggnad som tillhör kommun. De värnpliktiga som tjänstgör vid stabenär föriagda i en omodern föriäggningsbarack. På grund av omorganisation ochdelvis ändrade uppgifter har försvarsområdesstabens behov av nya lokalerblivit ännu mer angeläget. Fortifikationsförvallningen har redovisatförslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en slabsbyggnadoch en förläggningsbyggnad. Kostnaderna har därvid uppskattats till . enligt prisläget den 1 februari1977, vilket motsvarar 13,9 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1978.Regeringen uppdrog ål fortifikationsförvallningenatl utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna uppskattas numera till 16,1 milj. kr. Vidartilleriskjuiskolan i behövs eu nytt marketenieri med fritidslokaler. Del nuvarandemarketenteriei är inrymt i en äldre som är för liien. Lokalerna för fritidsverksamheten är spridda på fieraäldre Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet 268 barackeri vilka det är omöjligt all erbjuda normenligstandard. har redovisat förslag lill byggnadsprogram förnybyggnaden. Kostnaderna har därvid uppskattats lill , enligl prisläget ,vilkei motsvarar 7,5 milj, kr. enligl prislägel , Regeringenuppdrog åt fortifikationsförvallningen all ularbeia huvudhandlingar förbyggnadsföretagei. Behovet avutbyggnad av lokaler i för arméns lekniska skola och försvarelsförvalini:igsskola har senast anmälis för i prop. 1977/78:100 (bil. Kostnaderna för utbyggnaden av skolorna uppskattas numera lill220,5 milj. kr. Därulöver kan kostnadernaför de båda skolornas lokalbehov i den pågående nybyggnaden av en mililärområdesverkslad och ett verksiadsförråd vid I 5och i de planerade nybyggnaderna aven militärreslaurang och en värmecentral vid A 4 beräknas tillsammanlagt 46,9 milj. kr. 26,27, 28 och 31.För nya mobiliseringsförråd, lekniska försörjningsanord-ningar, nybyggnad avskjutbanor och diverse smärre byggnadsföretag behövs 15 milj. kr.,9,5milj. kr., 2,4 milj. kr. resp. 13,2milj. Förutbyggnad av läger i bl. a. Marma och Tånga behövs 9,7 milj. kr, för /80, Fördiverse objekt, för vilka kosinaderna var för sig beräknas lill högsl 2 milj. kr.,behövs 10,1 milj. /80. Chefen för arménhar beräknat medelsförbrukningen under anslagel för /80 till306,3 milj. kr. inkl. 30 milj. kr. som beräknas 13 disponeras av tolfte huvudtitelns anslag lillsysselsättningsskapande åtgärder.Jag biträder förslaget och förordar atl medel anvisas enligl följande investeringsplanoch anslagsberäkning. Avmedelsförbrukningen beräknas 22,5 milj. kr. för markanskaffning och 1,2 milj. kr. för anskaffning avbelastningar m.m. För anskaffning av kasernerm. m. beräknar jag medelsförbrukningen till 282,6 milj. kr. Jag har härvid räknat med att 47,5 milj. kr. behövsför fortsatt utbyggnad för K 4 i ,Jag har beräknai alt 30 milj. kr. härav tillförs anslaget från tolfte huvudtitelns anslag till sysselsättningsskapande åtgärder. Fortifikationsförvaltningenhar redovisat huvudhandlingar för flertalet av de nya byggnadsobjekl som finns intagnai investeringsplanen och som är underkastade del s. k. tvåslegsförfarandet. Om riksdageninte har något atl erinra bör del få ankomma på regeringen att, efter prövningav huvudhandlingarna och inom ramen fördel anslag som anvisar, besluta omde redovisadebyggnadsföretagen skall utföras. Prop.1978/79:100 Bilaga 7 Försvarsdepartementet Investeringsplan (kr.) Bygg- Färdig- slart stäl-