prop · G103100 · 1977-12-31 00:00:00 — framhåller all det är angelägelall åtgärderna inom den förstaetappen kan upphandlas sedan bygghandlingar färdigställts , Byggnadstiden för denna etappberäknas bli . Arbetenabör enligt byggnadskommittén påbörjas . Jag förordar atl upprustningsåtgärderna förkvinnokliniken genomförs i stora dragenligt förslaget. Jag har därför fört upp första etappen av byggnadsföretaget i den investeringsplan som jagredovisar i del följande. Kostnader för ombyggnads- ochkomplelteringsålgärder har tidigare i viss utsträckning betalats av medel, som beräknats för reparations- och underhållskostnader under sjukhusetsdelfond av statens allmänna fastighetsfond.Sådana kostnader läcks emellertidfr. o. m, / 78 helt från förevarande investeringsanslag. Föratl angelägna byggnadsförelag av inte alltför stor omfattning, vilka inte nu kan redovisas i investeringsplanen, skall kunnapåbörjas inom ramen för tillgängliga medel harjag i investeringsplanen underposten Tillkommande objekt m. m. tagit upp en kosinadsram på 40 milj.kr., som slår till regeringens förfogande.Det ankommer på regeringen att besluta i vilken omfattning byggnadsåtgärder för sjukhusets uppmstning skall sällas igång inom denna ram. Vid beräkningenav medelsbehovet under poslen Tillkommandeobjeki m. m. har jag också tagit hänsyn lill all medel behövs övergångsvisför upprättande av siomplaner, programmering och planering samt för projektering. Dessa kostnader kommeremellertid senare atl slutligt redovisasi kostnadsberäkningarna för föreslagna byggnadsåtgärder. Jag har i investeringsplanen tagit upp enpreliminärt beräknad post för administration och utredningar m, m. Jag förordar alt medel för /79anvisas enligt den investeringsplanoch anslagsberäkning som jag lägger fram i del följande. 1977/78:100 Bilaga 8 Investeringsplan(1 000-lal kr.) t, 0, m, stan år/mån. år/mån. Ej slutredovisade objekt, fär- Upprustning av vissa onopedisk-kirurgiska vårdavdel- ningar m, m. Om- och tillbyggnad av köks- och maisalsbyggna- Upprustning inom kliniskt-palologiska centrallaborato- riet (byggnad P 2) längan komplexet (A 1) Ombyggnad av sex hissar i huvudkomplexet (A 1) Värmekulvert m, m, till köks- och matsalsbyggna- Upprustning av centrala intensivvårdsavdelningen (byggnad E 1) Upprustning inom huvud-blockets norra länga för kvinnokliniken (C 1-3), försia ningar m, m. Tillkommande objeki m, m. ' Nya kostnadsramar intill ett sammanlagt belopp av 7,8 milj. kr, / 78 och (förslag) 40milj, kr, för /79 för föras upp efter beslut av regeringen.Medel är också beräknade för förskott för projektering m. m, samt för objektsom kan komma atl senare underställas . 1977/78:100 Bilagas 229 Anslagsberäkning (1 000-lal kr.) Behållning1977-07-01 Anslag /78 Anslagför 1978/79 (förslag) Summa 84720 84 720 Jaghemsläller all regeringen föreslår att 1. bemyndigaregeringen alt besluta om byggnadsarbeten vid sjukhuset inom iinvesteringsplanen uppförda kost nadsramar i enlighet med vad jag har förordat i del föregående, 2, till Utbyggande av sjukhuset för /79 anvisa ett investeringsanslag av . Utbyggande av akademiska sjukhuset i 1976/77 Utgift 3 593 071 Behållning 2 624 769 1977/78 Anslag 8 930 000 1978/79 Förslag 15 500 000 Enligt avtal med läns landstingskommunoch andra berörda landstingskommunersvarar staten för i regel 40 96 av kostnaderna för viss utbyggnad av akademiskasjukhuset i . Övriga behövliga medel för utbyggnaden tillskjuls av landstingskommunerna. På läns landstingskommunfaller av kostnaderna. Kommittén jör akademiska sjukhusets i utbyggande Kommittén föreslår all . beräknas /79 i enlighet med följande sammanställning. 1, 7 823 000 2, 7 880 000 3, Kommitténs verksamhel 550 000 Uppförande av en ny bamklinikbyggnad pågår. Denberäknas slå färdig i mitten av år1979. Totalkostnaden har beräknats till62 . i kostnadsläget den 1april 1977. Till och med /79 beräknas medelsförbrukningenuppgå till 60 milj. kr. Bamklinikbyggnaden ingår i den s. k. fiärdeetappen - ett block för kvinno-ochbarnkliniker - på det nuvarande sjukhusområdet. Planeringen avbarnklinikbyggnaden är utförd så aU nya lokaler för en kvinnoklinik - efter 1977/78:100 Bilagas 230 därom fattade beslul - skall kunnaanslutas. 2, Kommittén har lillhuvudmännen överlämnal byggnadsprogramm. m. för en nybyggnad jör patologiskt centrallaboratorium. Kommittén räknar med atl kunna börjabyggnadsarbetena under vinterhalvåret1979/80. Därmed skulle byggnaden kunna vara färdig för inflyttning . Investeringskostnaden för objektetberäknas till 36 milj. kr, i kostnadsläget den 1 april 1977.Medelsförbrukningen beräknas t, o. m. /79 komma atl uppgålill 6 milj, kr. Vid beräkningen av medelsbehovel har förutsattsall läns landstingskommunskall svara för av investeringskostnaderna enligt avtal om inrättande av ett patologisktoch elt kliniskt-mikrobiologiskt centrallaboratoriumvid akademiska sjukhuset. Vid överiäggningar mellan regionvårdsnämndens i uppsalaregionenarbetsutskott och statens förhandlingsnämnd har parterna enats om attt, v, bordlägga frågan om storiekenav och formerna för regionlandstingskommunernas ersättning lill investeringskostnaderna. Avinvesteringskostnaderna beräknas därför komma att falla på staten. Kommittén lämnade över ettbyggnadsprogram som omfattade förslagom uppförande av nya byggnader för barnkliniker och kyinnokllnik. Sedan en särskild arbetsgrupp bildats hösten 1972med represenlanler för , , läns landstingskommun och kommitlén klariades desjukvårdsplanemässiga utgångspunkternaför den närmast föreslående utbyggnaden av sjukhuset. Frågorna angående föriossningsvården och dengynekologiska vården ansågs därvid böra bero till dess visst sjukvårdsplanematerial hade framtagits av landstingskommunen. Landstingskommunen har sedermera uttalat sigangående inriktningen av länets föriossningsvård, vilken skall koncentreras till akademiska sjukhusei så snart en nykvinnoklinik uppförts där. har i anslulning härtill genomfört en revidering av byggnadsprogramför ny kvinnoklinik.Byggnadsprogrammet har överiämnats lill huvudmännen. Projektering av en nykvinnoklinikbyggnad skulle kunna påbörjas , vilket skullemöjliggöra byggnadsåtgärder i anslutning lill pågående uppförande avnya barnkliniker. För projekteringsarbetet för nybyggnaden förkvinnokliniken beräknar kommittén enmedelsförbrukning lill och med /79 av 6 milj. kr. Åtgärder behövs för atl förbättralokalsituationen för reparations- och underhållstjänsten vid sjukhusei.Kommittén räknar med att kunnaprecisera dessa åtgärder i ell byggnadsprogram för en påbyggnad av verkstadsbyggnad m. m. För projekteringsåtgärderberäknas en medelsförbrukning till och med /79 på 2 milj. kr. På del s. k. T-området bör lokalerna för sjukhusadminislralionen 1977/78:100 Bilagas 231 förbältrasoch viss service för personal och palienier anordnas i en nybyggnad jör adminisirauon. Utredning pågår omerforderiiga åtgärder inom området. Blandannat uppmärksammas frågan om sjukhusets palienlholell i deila sammanhang. Skäl lalar för alt en nyltjandeplanför sjukhusets äldre byggnadsbeståndbör avvaktas innan byggnadsåtgärder föreslås. Ett byggnadsprogram för en nybyggnad beräknas dock kunnapresenteras huvudmännen under försia . Medelsförbrukningen lill och med /79 beräknas till 2milj, kr. För allmänna utredningar och kommilléns egenverksamhel beräknas för budgelårel1978/79 en medelsförbrukning på totalt I . Vid fördelningen mellan huvudmännen har hänsyn lagits till atl arvoden till statliga ledamöter i kommitlén helt skall bekostas av staten, Nämnden Jör undenjsniiigssjiikusens utbyggande(NUU) anser det motiverat med storåterhållsamhet när det gäller ytteriigare investeringar vid akademiska sjukhuset i avvaktan på ett förbättratsjukvårdsplanemässigt underiag föratl bedöma den framlida omfattningen och inriktningen av sjukhusets verksamhet. Denna påverkas bl, a, av kommandeförslag från regionsjukvårdsutredningen (S 1974:07), NUU finner det värdefulltatt arbelel med en nyltjandeplan för det äldre byggnadsbeståndet på norra delenav sjukhusom-rådei påbörjats. En liknande plan för byggnaderna på området förarméns kompaniofficersskola (AKS) är motiverad. Till grund för pågående utbyggnad av akademiskasjukhusei i ligger en av 1957års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset (prop. 1958:B 1, SU 1958:B 40, rskr 1958:B 60).Översyn av generalplanen gjordes år1965 (prop. 396, SU1965:5, rskr 1965:5). Kommittén förakademiska sjukhusels i utbyggande har därefter redovisat en förnyadöversyn - generalplaneöversyn. Pågående byggnadsverksamhet, som främst avseruppförande av en nybyggnad förbarnkliniker, innefattas i det mellan staten och läns landstingskommun träffade avtalet angåendeutbyggnad av akademiska sjukhuset iUppsala m, m, (prop. 1961:79, SU 1961:97, rskr 1961:265; prop. 1967:105 bil, 2 s. 11, SU 1967:73, rskr 1967:185), samt i avtal med berörda landstingskommuner om samarbete beträffanderegionsjukvård vid sjukhuset (prop,1963:1 bil, 7 s. 461, SU 1963:5, rskr1963:5; prop. Statens andel uppgår till av kostnaderna. Kostnadsramen för nybyggnaden för barnklinikerjämte parkeringsanläggning harangetts till , iprisläget , Byggnadskom- 1977/78:100 Bilaga 8 mittenräknar nu med en kosinadsram av , i prisläget , vilket innebären avsevärd uppräkning avkostnaden. Jag har emellertid underhand inhämtat all beräkningen grundar sig på anbud, som anlagils . Kostnaden enligt detta anbud hardärefter indexhöjls i enlighet medbyggnadsstyrelsens anvisningar. Jag anser all den nya kostnadsramen börgodtas. Regeringen härden uppdragit åtbyggnadskommittén att ulföraprojektering 1. o, m, förslagshandlingar av nybyggnad för del patologiskacentrallaboratoriet vid sjukhuset. Lokalbehovet skall därvid tillgodoses inom en ram av 3 700 m programyta. Projekteringenskall ske med utgångspunkt i enkosinadsram av 32 milj. kr. i prislägel den för projektet. Ramen innefattar vissa kostnader förövergångsanordningar och kulverl m. m. har begärt att fl i uppdrag attprojektera för en nybyggnad förkvinnokliniken. Regeringens prövning av förslaget är ännu inte avslutad. Jag beräknar medel för byggnadskommitténsprojekteringsarbete under posten för vissa projekteringskostnader m. m. Jag förordar att följande investeringsplan förbyggnadsverksamheten vid sjukhusetläggs till grund för beräkningen avmedelsbehovel för näsla budgetår. Avredovisad anslagsberäkning framgår all jag beräknar all medelsförbmkningen för budgelårel 1978/79 förstatens andel av koslnaderna förutbyggandet av akademiska sjukhuset i kommer att uppgå lill 15,5milj. Investeringsplan(kr.) av kost- brukning förbruk- år/mån. nåds- beräknad ningför år/mån. ramen t, o, m, 1978/79 (partialavsalinings- och drift-kontrollanläggning) Förberedande arbeten XIV (slutredovisas) - ombyggnad för sjukhus apotek m, m. - ombyggnad för sjukgym- 1977/78:100 Bilaga 8 år/mån. år/mån. 0, m, Markarbeien m. m. inom F- omrädet (brand- och ambu- lansväg samt rivnings- och 5, Nybyggnad för barnkliniker 7, Vissa projekteringskostna- der m. m. ' Viss del bekostas av kommun. 2Ombyggnaden betalas av läns landstingskommun. Anslagsberäkning(I 000-lal kr.) Behållning Anslag /78 Anslag /79 (förslag) Jaghemställer att regeringen föreslår att 1. bemyndiga regeringen att besluta ombyggnadsarbeten vid akademiska sjukhuset i inom de kostnadsramar somjag har förordat i det föregående, 2. till Utbyggande av akademiskasjukhuset i /79 anvisa ett investeringsanslag av . 1977/78:100 Bilagas 234 Vissa byggnadsarbeten m. m.inom verksamhetsområde 1976/77 Utgift 19 359 222 Behållning 2 638 782 1977/78 Anslag 20 000 000 1978/79 Förslag 12 000 000 Medelberäknas under detta anslag för följande ändamål. 1, Vissa byggnadsarbeten vid klinikerför psykiskt sjuka m, m. 2, Vissa byggnadsarbeten förrättspsykiatriska kliniker. 3, Vissa byggnadsarbeten m, m.vid ungdomsvårdsskolorna. 4, Vissa byggnadsarbeten vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 5, Vissa byggnadsarbeten m. m, vid statens bakteriologiska laboratorium. 6, Vissa byggnadsarbeten försocialstyrelsens läkemedelsavdelning. 7, Vissa projekteringskosinader. följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse för anslagsframställningarna och för beräkningen avde medelsbehov som sammantagna börligga lill grund för beräkningen avförevarande investeringsanslag, följande redovisningen kommer inte atl redogöras för sådana objeki somlidigare redovisats för och för vilka föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramareller ramhöjningar som föranleltsenbart av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. För tiden - beräknarbyggnadsstyrelsen denna koslnadsstegring till . 10.1 Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. Enligt avtalen med landstingen om övertagande avhuvudmannaskapet för denpsykiatriska sjukvården skall staten svara för slutförandet av pågåendebyggnadsarbeten. För innevarande budgetår har för detta ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av186 . Någon medelsförbrukning beräknas inte för budgetåret1978/79, Redogörelseför omläggning av avloppsledningsnätei vid del till hörande lantbruket lämnades iprop, 1973:1 (bil. 7 s, 246), Iavvaktan på att den slutligadispositionen av lantbruket bestäms, föreslår atl kostnadsramen lills vidare utgår ur investeringsplanen 1977/78:100 Bilaga 8 Investeringsplan (1 000-lal kr.) Bygg-- start år/mån. Färdigställ, år/mån. Färdigställda, ej slutredovisade 26 075 26 075 Sekundäravdelning, omläggning av avlopp m. m. 26 645 26 645 Som framgår av den redovisade investeringsplanenföreligger inle någol medelsbehov under näsla budgetår för ifrågavarandeändamål. 10.2 Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker Enligt principbeslut vid riksdag(prop.1961:185, ILU 1961:49, rskr 1961:398)skulle nya rättspsykiatriska klinikeruppföras i , , ,och , För innevarande budgetår har för detla ändamål iinvesteringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 10,0 milj, kr, och för budgelårel1978/79 7,0 milj, kr. Byggnadsarbetenaför klinikerna i , och har numera slutförts, I fråga omkliniken i har avtal träffats med läns landstingskommun sominnebär att landstingskommunen svarar förerforderliga byggnadsarbeten (jfr prop. Redogörelse för kliniken iHuddinge har lämnats i prop. 1975/76:100 bil. 7 s. 207. föreslår att kostnadsramen förs upp med25,0 milj, kr, i prisläget , vilket innebär en höjning utöver denallmänna byggnadskostnadsstegringen vid , beroende på oförutseddasvårigheter vid gmndläggningen. 1977/78:100 Bilaga 8 Investeringsplan (1 000-tal kr.) Bygg-- start år/mån. Färdigställ, år/mån. Faktisk t, 0, m, Slutredovisade t, o, m, 13 900 22 100 25 000 25 000 13 835 6 001 Jag förordar all den investeringsplan som jag härredovisat läggs till grund för beräkningen av medelsbehovel för näslabudgetår. Medelsförbrukningen /79 beräknas således lill 7,0 milj, kr, 10.3 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna Efter samråd med föreslårbyggnadsstyrelsen olika byggnadsföretagför vilka det .sammanlagda medelsbehovel under budgelårel 1978/79beräknas lill 15,1 milj. kr De i investeringsplanerna för innevarandebudgetår angivna kostnadsramarnahar i fterialei fall ökats beroende på den allmänna byggnadskostnadsstegringen. Ett antal byggnadsprojekt harslutredovisats till en kostnad som med ca , understiger gällandekostnadsramar. Under /79 föreslås om- ochtillbyggnad av en special- eller mottagningsavdelningvid vardera Långanäs, Margrelelund, Gräskärr, Hammargården och Bärby, Vidare föreslås ombyggnad av två avdelningar sluten avdelning vid Vemyra, utbyte avfönster vid en sluten avdelning vid Bärby samt nybyggnad av molionshall vidHåkanslorp. En kosinadsram av 5 milj.kr. föreslås för diverse om- och nybyggnader. För att kunna lillgodose de krav som under löpande budgetår ställs bl. a. frånhälsovårds-, brand- och arbetarskyddstnyndighet hemsläller byggnadsstyrelsenatl styrelsen i samråd medsocialstyrelsen bemyndigas atl ulan regeringens hörande använda nämnda kosinadsram för utförande avbyggnadsåtgärder, vars kostnad i varje enskilt fall understiger 300 000kr. 1977/78:100 Bilaga 8 Investeringsplan (1 000-tal kr.) Faktisk Beräknad t, o, m, ---------- Bygg- Färdig start ställ, år/mån, år/män. färdigställdaföre 6 433 6 373 6 220 139 FagaredAvd, Ekliden, Om- och tillbyggnad I 500 1 765 O 750 avfönster 275 425 O Markplanering.Elapp 2 365 400 40 100 Specialavd,Om- och tillbyggnad 1 500 2 200 O 100 Mekaniskverkstad 1 285 1 600 59 200 Personalmatsal 900 900 763 100 VA-anläggning 800 1 120 O 400 Moitagningsavd,Nyhem. Om-och tillbyggnad - 2 100 O O Centralkök 1 O 300 VA-anläggning 710 1 250 33 500 Nybyggnad I 220 1 365 O Nybyggnad 1 600 1 680 O 600 Moitagningsavd,Höjden, Om-ochtillbyggnad - 2 000 O O Ceniralkök 2 010 2 010 1845 150 P-plals och bollplan 330 370 O ochtillbyggnad 1 500 1 850 185 700 Administration 1 590 1 590 I 386 200 Ombyggnad - 1 450 O O Diverse om-ochtillbyggnader 3 085 620 1000 Summa 25 198 37 163 11151 5 239 1977/78:100 Bilagas 238 Mot bakgrunden av behovet av högreulrymmesslandard på vissa sluina avdelningar vid ungdomsvårdsskolorna förordarjag om- och lillbyggnad av en sluien avdelning vid vardera Gräskärr, Bärby ochVemyra, Efter del all byggnadsstyrelsenulfört ylleriigare utredning förordar jag nybyggnad av kökel vid Hammargården.Regeringen har under innevarande budgelår uppdragit ål byggnadsslyrelsenatt genomföra byggnadsprojektet. Jag förordarvidare en höjning av kostnadsramen för verkstadsbyggnad vid , Av bl. a. besparingsskälsenareläggs utbyte av fönster vid Sundbo,avdelningAspen,elevförläggning vid ,gymnasiikbyggnad vid Bärby samt parkeringsplats och bollplan vidRyagården, De nämnda byggnadsprojektenberäknas sålunda inte kunna ulföras under /79, För alt vissa angelägna byggnadsarbeten skallkunna påbörjas under löpandebudgetår efter regeringens bestämmande har i investeringsplanen för innevarande budgelår (prop. 1976/77:100 bil. 8 s. 215) tagits upp en kosinadsram på . för diverse projekivid olika skolor. Jag anser liksombyggnadsslyrelsen att det är lämpligt att större projeki - som ingått i dennapost - nu redovisas som enskilda projeki. För posten Diverse om- och nybyggnader beräknar jag en kostnadsram av . Jag är inte beredd atl f. n.ändra reglerna för disposition av nämnda kostnadsram. Del bör ankomma på regeringen au slulligl beslula omdispositionen av den totala kostnadsramen. Jag förordaratt den investeringsplan som jag härredovisat läggs till grund förberäkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen framgår aU medelsförbrukningen för budgetåret1978/79 förvissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolornaberäknas uppgå lill 10,3 milj. kr, 10.4 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare By ggna dssty relsen Medelsbehovel för detta ändamål har förinnevarande budgelår beräknats till . Någon medelsförbrukning för /79 har inle beräknats. Prop.1977/78:100 Bilagas 239 Investeringsplan (1000-tal kr.) Faktisk Beräknad för år/mån. 77/78 78/79 Avloppsreningsanläggning 510 510 42 468 O Avloppsreningsanläggning 175 175 144 31 O 74-08 Summa 685 685 186 499 O 'Förhandlingar pågår med kommun om anslutning lill kommunens anläggning. Som framgår av den redovisade investeringsplanenföreligger inte något medelsbehov under nästa budgelår för della ändamål. 10.5Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium Redogörelse för projektet nybyggnad av smådjurshus harlämnats i prop. 7 s, 253 och 1975:1 bil, 7 s. 210, Som framgårav redogörelsen i prop. 1975:1 harmerkostnader uppstått på grund av omfattande förstärkningsarbeien lill följd avicke förutsedd dålig bergkvalitet. Kostnadsramen för projektet har därför genombeslut till följd av tilläggsbudget I lill statsbudgeten för budgelårell976/77(prop. 1976/77:25 bil, 4, SoU 1976/77:18, rskr 1976/77:68) höjts med . Gällande kosinadsram utgör . Investeringsram(kr.) Faktisk t, 0. m, år/mån. år/mån. 5 050 5 050 hus m. m. 19 700 19 700 24 750 24 750 1977/78:100 Bilaga 8 Som framgår av den redovisade investeringsplanenföreligger inte något medelsbehovunder näsla budgetår för ifrågavarande ändamål, 10.6 Vissa byggnadsarbeten för Läkemedelsavdelningen har ftyiialsin verksamhet till , Projektet har redovisats för i prop.1974:170 bil. 3 s. 11-13 och 1975:85 bil, 4 s. 12-13, Regeringen uppdrog ål att ulföra projektet inom en kostnadsram av 26,2milj. kr, i prisläge ,motsvarande 28,2 milj, kr, i prisläge . I gällandeinvesteringsplan är projektet uppfört med en kostnadsram av 31,84 milj. kr.prisläge , Byggnadsslyrelsen föreslår all sistnämnda belopp höjsmed 1,1 milj. kr, till 32,94 milj. kr. Höjningen motiveras av denallmänna byggnadskostnadsstegringen. Investeringsram (1 000-tal kr.) - start år/mån. Färdigställ, år/mån. Faktisk t, 0, m, Nybyggnad för socialslyrelsens läkemedelsavdelning 31840 32 940 31840 32 940 Som framgår av den redovisade investeringsplanenföreligger inte någol medelsbehovunder nästa budgelår för ifrågavarande ändamål. Under anslaget beräknas medel för deprojekteringskostnader som avser objekiför vilka medel anvisas underanslagei. För /79 bör oförändral I milj, kr. 1977/78:100 Bilaga8 Sammanfattning Med hänvisning till vad som förut nämnts under de olikaanslagspunklerna om erforderiigt medelsbehov för de byggnadsprojekt sombekostas från ifrågavarande investeringsanslag, förordar jag att följandesammanfattande investeringsplan läggs till grund för beräkning av anslaget. Investeringsplan(1 000-tal kr.) 1, Vissabyggnadsarbeten vid kliniken för psykiski sjukam, m. 2, Vissabyggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 3, Vissa byggnadsarbeten m, m, vid ungdomsvårdsskolorna 4, Vissabyggnadsarbeten vid statens vårdanstalter föralkoholmissbrukare 5, Vissabyggnadsarbeten m, m, vid statens bakteriologiskalaboratorium 6, Vissabyggnadsarbeten för socialslyrelsens läkemedelsavdelning 7, Vissaprojekteringskostnader Erfarenhetsmässig reduktion avmedelsbehovet Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) Anslagför 1977/78 20 000 Anslagför 1978/79 (förslag) 12 000 1977/78 1978/79 17 464 17 175 Jaghemställer att regeringen föreslår atl 1, bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten m. m. inom verksamhetsområde inom de kostnadsramar som jag har förordat i del föregående, 2. till Vissa byggnadsarbeten m. m.inom verk samhetsområde för /79 anvisa ett investerings anslag av . 1977/78:100 Bilagas 242 1976/77 Utgift 30 006 000 Reservation 1977/78 Anslag 35 000 000 1978/79 Förslag 35 000 000 Nya bestämmelser för bosättningslån gäller ft. Från fonden lämnasbosättningslån med högsl . till makar, personer som ämnaringå äktenskap, ensamstående föräldrar, personer som stadigvarande sammanbor under äktenskapsliknande förhållandensamt till ensamstående handikappad ulan barn. Bestämmelserna återfinns iförordningen (1976:264) om statligt bosättningslån. För innevarande budgelår har förändamålelanvisats 35 milj. kr., vari ingår eltbelopp av högst . för information om lånen m.m. Sedan låneverksamhetenbörjade har anvisats sammanlagt ca 223 milj. kr. De nya bestämmelserna har medfört en ökadbelastning på bosältningslå-nefonden.Långivningen för /77 omfattade ca 12 000 nya lån att jämföra medca 7 000 nya lån för budgelårel 1975/76. Medelbeloppel per lån efterreformen uppgår till ca . Utvecklingen av låneverksamheten framgår avföljande sammanställning. Budgetår Antal Medelbelopp Total belopp Avbetalningar lån kr, milj. kr, milj, kr. Av följande sammanställning framgår atlfullmäktige beräknar att utbetalningarna för innevarande och näsla budgetårkommer att överstiga avbetalningarna med 82 resp. 125 milj. kr. 1977/78:100 Bilaga 8 243 Anslag1977/78 35,0 Disponibelt1977/78 33,8 Utbetalningar1977/78 130,0 Amorteringarpå tidigare lån 48,0 Utbetalningar1978/79 175,0 Amorteringarpä tidigare lån 50,0 Behållningden -125,0 Med hänvisning till beräkningarna föreslår riksbanksfullmäktige att för /79eU investeringsanslag av 125 milj. kr tillförs fonden. Av anslaget bör 300 000kr. ställas till förfogande förinformationsinsatser i samband med långivningen.