prop · G00374 · 1976-12-31 00:00:00 — enligl prislägel den I februari1976. Behovet av en ny skolbyggnad vid Lv 3 iNorrtälje har tidigare anmälts för i prop. 1975/76:100 (bil. 6 s. 346). Regeringen uppdrog åt fortifikationsförvaitningen all låla bygga skolbyggnaden inom en kostnadsram av 4,1 milj. kr. enligt prisläget , vilkel moisvarar . Behovel av en ny gemensam värmecentral för S2 och F 6 i Karisborg har tidigare anmälts för i prop. 1975/76:100 (bil. 6 s. 346). Re geringen uppdrog ål fortifikationsförvaltningen alt utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sädana handlingar har sedermera redovisats. Regeringen uppdrog åt forlifikationsför valtningen att låla bygga värmecenlralen inom en kostnadsram av . enligl prislägel , varav 9 milj. kr. hänför sig till S2. Vid 1 2 i behövs en nytygverksiad och ett nytt verkstadsförråd. För detta ändamål disponeras f n.lokaler i ett flertal byggnader. Lokalerna är omoderna och dessulom för små.Utspridningen på flera byggnader försvårar en rationell drift.Fortifikationsförvaitningen har redovisai förslag lill byggnadsprogram förnybyggnad av en tygverksiad och ett verk-' stadsförråd. Regeringen uppdrog den22 åt fortifikationsförvaitningen all utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna hardärvid beräknals lill 11,3 milj. kr. enligt prisläget den . Matinrältningen vid 1 2 iKarlstad behöver byggas till för atl ge utrymme för gemensamma utspisnings-och sällskapslokaler för all anställd personal vid regementet. För dessaändamål disponeras f n. lokaler i fyra olika byggnader. Dessa lokaler behöverlas i anspråk som stabslokaler samt som föriäggning, bibliotek ochfritidslokaler för värnpliktiga. har redovisaiförslag lill byggnadsprogram för tillbyggnaden. Regeringen uppdrog den 10 juni1976 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisais. Kostnaderna hardärvid beräknals lill . Vid I 5 i behövs enny militärområdesverkstad och ell nytl verkstadsförräd. För dessa ändamåldisponeras f n. lokaler i fyra byggnader vid A 4 och i tre byggnader vid I 5.Lokalerna är omoderna, hårt slitna och dessulom för små.Forlifikationsförvaltningen har redovisat förslag lill byggnadsprogram förnybyggnad av en militärområdesverkslad och elt 1976/77:74 224 verkstadsförråd.Regeringen uppdrog ål fortifikationsförvaitningen altutarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermeraredovisais. Kosinaderna har därvid beräknals till 25,4 milj. kr. Vidl 11 i behövs ennytygverksiad och ell nytt verkstadsförråd. För dessa ändamål disponeras f n.lokaler i fyra olika byggnader. Lokalerna är omoderna och dessulom för små.Utspridningen på flera byggnader försvårar en rationell drift.Fortifikationsförvaitningen har redovisat förslag lill byggnadsprogram förnybyggnad av en tygverksiad och elt verkstads-förråd. Regeringen uppdrog den 22juli 1976 åt fortifikationsförvaitningen alt utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kosinaderna hardärvid beräknats till 16,3 milj. kr. enligt prisläget den . Vid 3 i behövs en nymilitärreslaurang. Den nuvarande matinrältningen är för liten och dessutom hårtsliten. Delsamma gäller utspisnings- och sällskapslokalerna för anställd personalmed undantag av de lokaler som utnyttjas av regemenlsofficerarna.Sisinämnda lokaler behövs som slabslokaler. Fortifikationsförvaitningen harredovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en militärreslaurang ianslutning lill ett uppfört marketenteri. 1 den nya byggnaden avsesförutom kök m. m. inrymmas matsal för värnpliktiga och gemensammaulspisnings-och sällskapslokaler för all vid regementet anställd personal.Regeringen uppdrog ål fortifikationsförvaltningen all utarbetahuvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats.Kosinaderna har därvid beräknals lill 14,7 milj. kr. enligt prisläget den 1februari 1976. riksdaglprop.1973:135,FöU 1973:26, rskr 1973:382) beslutade alt P 1 i skallavvecklas. riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270)beslutade att S 1 m. m. i skall flyttas till Enköping.Fortiflkaiionsförvaliningen har redovisat förslag lill byggnadsprogram för debyggnadsåtgärder som behövs för S 1 i . Kostnaderna har uppskattatstill . enligt prisläget den . För all påbörjautbyggnaden av bl. a. uppställningsplatser för fordon, förråd och skjutbanorbehövs 5 milj. kr. för näsla budgelår. Vid Infanteriets siridsskola iKvarn saknas f n. lokaler för vård och kontroll av fordon.Fortifikationsförvaitningen har redovisai förslag lill byggnadsprogram förnybyggnad av en smörj- och spolhall. Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvaitningen alt utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisais. Kosinaderna hardärvid beräknals lill 5 milj. kr. riksdag (prop. 1971:29, InU 1971:15,rskr 1971:196) beslutade att om en leknisk skola för armén organiserades skulle den förläggas lill Prop.1976/77:74 225 Östersund.Riksdagen beslutade vid /76 (prop. 1975/76:190, FöU 1975/76:39,rskr 1975/76:375) atl en arméns tekniska skola skall inrättas. Skolan skallsamlokaliseras med den förvaltningsskola för försvars-maklen som enligl nämndabeslul också skall föriäggas lill . harredovisai förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av lokaler för de bådaskolorna i anslutning till A 4. Enligt förslaget skall nybyggnad utföras av enförläggningskasern, en gymnastik- och samlingshall, en skolbyggnad, en byggnadinnehållande utbildningslokaler avseende hjul- och bandfordon, en byggnadinnehållande utbildningslokaler avseende vapen och luftvärn, en övnings- ochvårdhall, en vaklbyggnad, fyra förrådsbyggnader saml vägar och planer.Kostnaderna har uppskattats lill 153 milj. kr. enligl prisläget den 1 februari1974. Regeringen uppdrog den 8 april 1976åifortifikalionsförvaltningenattutarbeta huvudförhandlingar för byggnadsföretaget. För vissa markarbetenerfordras 5 milj. kr för näsla budgetår. Ett krigssjukhus behöver byggas inom ÖvreNorriands militärområde. har redovisat förslag lillbyggnadsprogram för nybyggnad av ell krigssjukhus i anslulning till delfredssjukhus som skall byggas för K 4 i . Enligl förslaget skallkrigssjukhusets centrala funklioner föriäggas lill elt nybyggt skyddat utrymmeom ca 650 m som ges en skyddsnivå enligt civilförsvarsslyrelsens normer förskyddsrum. Lokalerna för krigssjukhuset avses användas för övningar medkrigsplacerad medicinalpersonal och i övrigt slå i beredskap för alt med kortvarsel kunna las i krigsbruk. Endasl de lokaler som avses för apotek, förrådoch arkiv beräknas kontinueriigt bli använda i fred. Kostnaderna haruppskattats till . Regeringenuppdrog den 21 oklober 1976 åt fortifikationsförvaltningen att utarbetahuvudhandlingar för byggnadsföretaget. 20-24 och 26. För nya mobiliseringsförråd, tekniskaförsörjningsanordningar, nybyggnad av skjutbanor, utbyggnad av läger ochdiverse smärre byggnadsföretag behövs 9,8 milj. kr., 8,8 milj. kr., 7,3 milj.kr., 16 milj. kr. för näsla budgetår. För diverse objekt för vilka kostnaderna varför sig beräknas lill högsl 2 milj. kr. Chefen för armén har beräknat medelsförbrukningenunder anslaget för nästa budgetår till 147 milj. kr. Jag beräknarmedelsförbrukningen till 195 milj. kr. och förordar att medel för nästabudgelår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. Av medelsförbrukningen beräknas 9 milj. kr. för attanskaffa mark. För anskaffning av befästningar m. m. och för anskaffning avkaserner m. m. beräknar jag medelsförbrukningen till 2 milj. kr. har härvid räknat med all 50 milj. kr. behövs för fortsattutbyggnad för K 4 i . Vid anslagsberäkningen har jag beräknat atl 40milj. av detta belopp tillförs anslaget av medel på anslaget under tolftehuvudtiteln lill sysselsättningsskapande åtgärder. Fortifikationsförvaitningen harredovisat huvudhandlingar för fiertalet nya byggnadsobjekt som finns inlagna iinvesteringsplanen och som är underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Omriksdagen inte har någol atl erinra torde det fä ankomma på regeringen altefler prövning av huvudhandlingarna och inom ramen för del anslag som anvisasav besluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. Investeringsplan(1 OOO-tal kr.) 75-02- 76-02- 01 01 t. o. m. 76-06- 1976/77 1977/78 30 Markanskaffning Befästningarsdelfo n d Delprogram 1.6 I.Mark för förråd saml diversemindre markförvärv och oförutsedda utgifter Kasernbyggnaders d e 1 f o n d Delprogram 1.99 Nyttkasern- och övningsområde i 8.Bodens garnison.Utvidgning av skjutfället vid Kusträsk 5 000 5 500 ej beräknad ej beräknad ej beräknad ej beräknad 75-02- 76-02- 01 01 Faklisk Beräknad för år- l. o. m. -------------- - mån. 76-06- 1976/77 1977/78 30 B. Anskaffning av be- fästningar m. ni. a. Förelag påbörjade före b. Förelag avsedda all Summa B (a-b) C. Anskaffning av kaserner m. m. 2.14/InreS. 3.1 4/lnrSS. 4.1 4/InfSS. 5.1 4/lnfSS. Nybyggnadav varm- och kallgarage 9.P4/K3.Nybyggnad av värmecentral Utbyggnad av förråd lill följd av orga- nisaiionsförändring- ar (etapp 3.) Företag påbörjade elleravsedda all påbörjas /77 Delprogram 1.99 Nybyggnad av varm- och kallgarage m. m. Tillbyggnad av en smörj-och tvätthall för varmgarage och motorsal Nybyggnad av värmecentral m. m. Tillbyggnad av värmecentral m. m. Om- och tillbyggnad m. m. av miloverksiad Lv3/LvSS. 0. m. 102 000 110 000 55 000 28 000 12 000153 820 159 588 89 443 43145 12 000 för år- ----- ._ mån 0. m. 6 000 3 940 7 000 3 940 7 000 3 940 c. Förelag avsedda all påbörjas1977/78 Delprogram 1.99 Nybyggnad av en lyg-verkstadoch ett verkstadsförråd Nybyggnad av enmiloverkstad och ett verkstadsförråd Nybyggnad av enlygverksiad och ell verkstadsförråd Nybyggnad av smörj-och spolhall Nybyggnad av krigssjukhus i Summa C(a-c) 5 000 182 470 6 450 9 800 4 560 77-10 79-04 2 500 77-10 78-08 10 000 77-10 78-12 0. m. 1976/77 1977/78 -3 140 -13 310 149 000 184 000 56 645 966 204 -4 140 -16 810 - 163 000 195 000 Anslagsberäkning (1 OOO-tal kr.) Medel som tillförts från elfte huvudtiteln 1976/77 Medel som tillförs från tolfte huvudtiteln 1977/78 Jag hemställer all regeringen föreslår alt lill Arméförband: Anskaffningav anläggningar för /78 anvisa elt investeringsanslag av . Marinförband: Anskaffning av anläggningar 1975/76 Utgift 76949 716 Behållning 450 412 1976/77 Anslag 84750 000' 1977/78 Förslag 79900 000 IDärav 6 milj. kr. på tilläggsbudget I. Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad avlokaler m. m., befästningar och ammunilionsförråd för flottan ochkustartilleriet samt markförvärv härför och för övnings- och skjutfält m. m. Medelsförbrukningoch medelsbehov (1 OOO-tal kr.) Primämppdrag m. m. ningar m. m. för delpro- För flera delprogram ge- band m. m. m. m. för delprogrammet Reducering på grund av 1 sin årsredovisning för budgelårel 1975/76ar\m'aler foriifikaiionsrörvali-ningen att behovel av att f ö r v ä r v a m a rk har varil obetydligt. Större delen av budgeterade medel för markförvärv harfördelats om till andra Prop.1976/77:74 232 primäruppdrag inom anslaget. Befäslningsobjekt har byggtsul i överensslämmelse med vad som var planerat. Elt slörre objekt harpåbörjats. Anskaffning av kaserner har i siort sett genomförts enligt planerna.Byggstarten för en dykericentral vid Vitså har dock flyttats fram lillinnevarande budgelår p. g. a. viss osäkerhet belräffande organisation ochutmstning. En hamnanläggning vid Vitså, ett fredsförråd vid KA 2 i Kariskrona,en foriäggningskasern vid öriogsskolor, elt förråd för tygmate-riel vidStockholms kuslartilleriförsvar i och en hall för marin moloruibildningvid KA I i har blivit färdiga. Sju större objekt har påbörjats. Den beräknade medelsförbrukningenvar . Planerad anskaffning beräknas kunnabli genomförd sedan 6 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget 1 lillstatsbudgeten för /77. För budgelårel 1976/77 har medgettsen medelsförbrukning av . Medelsförbmkningen under budgetåret1977/78 beräknas lill 81 milj. kr., varav 1,2 milj. kr. för markanskaffning,49,5 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 30,3 milj. kr. föranskaffning av kaserner m. m. enligt följande sammanställningar. Objekt m. m. Medelsförbmkning ti OOO-tal kr.) Befästningars delfond Fasta kuslartilleriförband för kustanilleribalteriersamt diverse mindre mark förvärv och oförutsedda utgifter 800 Kasernbyggnaders delfond Gemensamma produktionsresurser Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 500 Reducering pä gmnd av överplanering -100 Prop.1976/77:74 233 För atl anlägga kuslartilleribatterier behöver ivissa fall mark förvärvas med äganderätt. Den närmare omfattningen av sådana förvärv kan f n. inte bestämmas. Medel har vidare beräknals för erforderiiga markanskaff ningar för befästnings- och andra anläggningar inom övriga delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar av marinens befäst- ningsfasiigheter, ofömtsedda utgifter i samband med redan beslutade mark förvärv samt för mindre ulgiftsresler för vissa inte helt avslutade mark förvärv m. m. Medel har beräknals för smärte kompletteringarav marinens kasern fastigheter, oförulsedda utgifler i samband med redan beslutade markförvärv saml för mindre ulgiftsresler för vissa inle helt avslutade markförvärv m. m. B.Anskaffning av befästningar m. m. Objekl m. m. Medelsförbmkning (1 OOO-tal kr.) För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och underhållsförbandm. m. Förelag påbörjade eller avsedda an påbörjas /77 Siabsplatser Förelag avsedda au påbörjas /78 Ammunilionsförråd Fasla kustarlilleriförband Förelag påbörjade Kustartilleriballerier Förelag påbörjade eller avsedda au påbörjas /77 KustartilleriballerierFörelag avsedda atl påbörjas /78 Reducering pä grund av överplanering 1 Behovet av ell kylvatlensystem vid en slabsplatshar tidigare anmälts för i prop. 1975/76:100 (bil. 6. s. 354).Regeringen uppdrog åt fortiflkationsförvaltningen att låtaulföra nybyggnaden inom en kostnadsram av 4 milj. kr. enligt prislägel den 1februari 1975, vilket moisvarar 4,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari1976. Ett nytt ammunitionsförråd i berg behöverbyggas. Maj:t uppdrog ålfortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnadema hardärvid beräknals till 45 milj. kr. enligt prisläget , vilketmotsvarar 57,3 milj. kr. Prop.1976/77:74 234 Regeringen haruppdragit åt forlifikationsförvaltningen att låla bygga trekustartilleriballerier. Behovet av allbygga ytterligare ell kustartilleribaileri har tidigare anmälts för riksdageni prop. 1975/76:100 (bil. 6 s. 354). Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvaitningen all låta bygga della kuslar-lilleribalteri inom enkostnadsram av 36,7 milj. kr. enligt prisläget den , vilkelmoisvarar 41,2 milj., kr. enligl prislägel den . Ytteriigare ettantal minstalioner behövs. Kostnaden för varje minstation beräknas inle kommaall överstiga . För nästa budgelår behövs 2 milj. kr. För smärteobjekt behövs 6,5 milj. kr. för nästa budgelår. C. Anskaffning av kaserner m. m. Objekl m. m. Medelsförbrukning (1 OOO-tal kr.) Förelag påbörjade eller avsedda att påbörjas /77 ÖrlB O.Nybyggnad av en dykericentral 8 200 ÖriB O. Om- ochtillbyggnad av en hangar i 2 000 KA 3.Nybyggnad av förtåd 3 400 Förelag avsedda an påbörjas1977/78 Om- ochtillbyggnad av kanslihuset 5 800 Nybyggnadav en värmecentral 3 300 Tekniskaförsörjningsanordningar 4 6(X) Reducering på gmnd av överplanering -1 600 Behovet av atlbygga en dykericentral vid Vitså har senast anmälts för i prop.1975/76:100 (bil. 6 s. 355). Regeringen uppdrog ålfortifikationsförvaitningen atl låla bygga dykericentralen inom en kostnadsramav 10,9 milj. kr. enligt prisläget , vilkel motsvarar 12,2milj. enligl prisläget den . Behovet av om-och tillbyggnad av en hangar i har lidigare anmälts för i prop.1975/76:100 (bil. 6 s. 355). Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvaitningen atl låla utföra om- och tillbyggnaden inom enkostnadsram av . enligl prislägel den , vilketmotsvarar 8,6 milj. kr. enligt prisläget den . Behovel av allbygga ett nytl fredsförråd vid KA 3 i har lidigareanmälts för i prop. 1975/76:100 (bil. 6. s. 355). Regeringen uppdrogden 14 oklober fortifikationsförvaitningen att låla utföra nybyggnadeninom en kostnadsram av . enligt prisläget den 1 febmari 1976. Vid KA 5 i behövs enom- och tillbyggnad av kanslihuset för att i en och samma byggnad kunna inrymmaerforderliga lokaler för stabs- och förvallningstiänsien. Denna bedrivs nu delsi fem olika byggnader inom kasernområdei, dels i förhyrda lokaler i tvåbyggnader utanför området. Utspridningen medför bl. a. alt tiänsten inte kanbedrivas rationelll. Fortifikationsförvaitningen har redovisai förslag lill byggnadsprogramför en sådan om- och tillbyggnad. Regeringen uppdrog åtfortifikationsförvaitningen atl utarbeta huvudhandlingar för byggnadsförelaget.Sådana handlingar har sedermera redovisais. Kosinaderna har därvid beräknatstill 8,7 milj. kr. enligl prislägel den . Vid KAS i behövs enny värmecentral. Den nuvarande värmecentralen är nedsliten och kan inte byggasul så alt den kan tillgodose del värmebehov som finns.Fortifikationsförvaitningen har redovisat förslag lill byggnadsprogram förnybyggnad av en värmecentral. Maj:t uppdrog åtforlifikationsförvaltningen atl utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsförelaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna hardärvid beräknats till . enligt prislägel den ,vilkel moisvarar . 6 och 7. För lekniska försörjningsanordningar ochdiverse smärre byggnadsförelag behövs (4,6 -I- 4,6) 9,2 milj. kr för nästabudgetår. Chefen för marinen har beräknat medelsförbrukningenunder anslaget för näsla budgetår till 81 milj. kr. Jag beräknarmedelsförbmkningen lill 79,9 milj. kr. och förordaratt medel för näsla budgelåranvisas enligl följande investeringsplan och anslagsberäkning. Avmedelsförbrukningen beräknas 1,2 milj. kr. för markanskaffning och 49,5 milj.kr. för anskaffning av befästningar m. m. För anskaffning av kaserner m. m.beräknar jag medelsförbrukningen lill 29,2 milj. kr. Jag har härvid räknat medall några medel för om- och tillbyggnad av kanslihuset och för nybyggnad av envärmecentral vid KA 5 i Hämösand inle behövs för nästa budgetår. Däremot harjag räknat med all 8 milj. kr. behövs för näsla budgetår för byggnadsåigärdersom är nödvändiga för atl del skall bli möjligl all la hand om vissa arbetsuppgifterför sjöfartsverkei på Muskövarvet. Fortifikationsförvaitningen har redovisathuvudhandlingar för flertalet nya byggnadsobjekt som finns intagna iinvesteringsplanen och som är underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Omriksdagen inte har något att erinra lorde del fä ankomma på regeringen att eflerprövning av huvudhandlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas avriksdagen beslula om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. Investeringsplan(1 OOO-tal kr.) Faklisk 1. o. m. 75-02- 76-02- 01 01 1976/77 1977/78 Markanskqffmng Befästningars de I f o n d Delprogram 2.6 I.Mark för kuslartilleribatterier samt diversemindre markförvärv och oförulsedda utgifter Kasernbyggnaders de 1 fo n d S. Anskaffning av bejäsl- ningar m. m. 0. m. 1976/77 1977/78 i: Förelag avsedda all påbörjas1977/78 Delprogram 2.1 Summa B(a-c) C. Anskaffning av kaserner m. m. a. Förelagpåbörjade löre Delprogram 2.99 l.ÖriBS. 2.ÖriB S.Nybyggnad av torpedverkslad 3.ÖrlB S.Nybyggnad av skjulledartorn m. m. vid 4.ÖriB O.Nybyggnad av plaslverkstad 5.ÖriB V.Nybyggnad av freds förråd Nybyggnadav skjutbana vid Rosenholm Nybyggnad av gym nastikhall med bastu 2 000 6 500 -5 000 49 500 2 000 6 500 -4 000 50 800 200 500 285 460 100 560 b. Förelag påbörjade elleravsedda all påbörjas /77 Delprogram 2.99 12.ÖriB O. Nybyggnad av endykericentral 13.ÖriB O. Om- och tillbyggnad av enhangar i 10 900 12 200 t. o. m. c. Förelag avsedda all påbörjas1977/78 Delprogram 2.99 ÖriB O. Byggnadsåtgärder för Summa C(a-c) Reducering av medelsbehovet Beräknat medelsbehov Beräknai medelst)ehov 4 600 19 200 98 745 276 410 386 805 126 087 Anslagsberäkning(1 OOO-tal kr.) 1976/77 83 750 1977/78 79 900 78 750 Beräknad behållning 1450 Jaghemställer all regeringen föreslår att till Marinförband: Anskaffning av anläggningarför /78 anvisa elt investeringsanslag av . Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 110 250 000' 'Därav 7 milj. kr. på tilläggsbudget II. Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad avlokaler m. m., befästningar, fiygfält och ammunitionsförråd för flygvapnetsamt markförvärv härför samt för övnings- och skjulfält. Verksamhelen omfattarvidare kompletteringsarbeten m. m. på eller i anslulning lill befintligabaser, anläggningar för el- och teleutmslning vid baserna samt inlösen avflygbullerslörda fastigheter. Medelsförbrukningoch medelsbehov (t OOO-ial kr.) Primäruppdrag m. m. Anskaffning av (jefästningar m. m. för delprogrammen Basförband (t)erästningar) Basförband (flygfält) m. m. för delprogrammet Reducering på grund av Prop.1976/77:74 240 1 sin årsredovisning för budgetåret1975/76 ancnäler fortifikationsförvaU-ningen att behovet av atl förvärva markhar varil relativt begränsat. Uppkomna behov har kunnat tillgodoses.Outnyttiade resurser har delvis omfördelats lill andra primäruppdrag inomanslaget. Totalt har ca 40 ha förvärvals med äganderätt. Anskaffning av befästningar,flygfält och kaserner har kunnat genomföras i planerad omfattning. Den beräknade medelsförbrukningenvar 93,8 milj. kr. /77 Den planeradeanskaffningen beräknas kunna bli genomförd. För /77 harberäknals en medelsförbrukning av lOl . Medelsförbmkningen /78 beräknas till 131,6 milj. kr., varav 2,5 milj. kr. förmarkanskaffning, 40,1 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 89milj. för anskaffning av kaserner m. m. enligt följande sammanställningar. (1 OOO-tal kr.) För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband försirilanläggningar m. m. förkrigsflygfält saml diverse mindre markförvärv och Kasernbyggnaders delfond Gemensamma produktionsresurser Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 2 200 Reducering pä gmnd av överplanering -200 För atl ulföra sirilanläggningarbedöms del i vissa fall vara nödvändigl att förvärva mark med äganderätt. Prop.1976/77:74 241 För att komplettera befintligakrigsflygfält kan del i vissa fall bli nödvändigt att förvärva mark medäganderätt. Behov av medel kan även uppkomma för att skalTa mark förbefästnings- och andra anläggningar inom övriga delprogram inom huvudprogrammetsaml för smärre kompletteringar av flygvapnets befästningsfastigheter,oförutsedda utgifter i samband med redan beslutade markförvärv samt för mindreulgiftsresler för vissa inle hell avslutade förvärv. Medel har beräknats för attlösa in flygbullerstörda fastigheter, smärre kompletteringar av flygvapnetskasernfastigheler, oförulsedda utgifter i samband med redan beslutademarkförvärv saml för mindre ulgiftsresler för vissa inte hell avslutadeförvärv. B.Anskaffning av befästningar m. m. (1 OOO-tal kr.) Befästningar m. m. För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband Förelag påbörjade ./öre Radaranläggning 3 700 Förelag påbörjade elleravsedda all påbörjas /77 Stridledningsradaranläggningar(kompletterande åtgärder) 1 7(X) Smäneobjekl 1 000 Förelag avsedda all påbörjas1977/78 Betongförrådför ammunition 1 500 Smärre objekl 1 000 Flygfält Kompletleringsarbetenpå befintliga baser 1 600 El- ochteleanläggningar 1 080 Företag påbörjade elleravsedda att påbörjas /77 Kompletteringsarbeten på befintliga baser KompleHeringav flygbaser tör anpassning lill flygplan 37 El- och teleanläggningar Företagavsedda alt påbörjas /78 14.Anpassning lill ny basfilosoflavseende vägbaser, uppställningsplatser och maskeringsulruslning 16.Komplettering av flygbaser föranpassning lill flygplan 37 Reducering på grund av överplanering Summa Prop.1976/77:74 242 Regeringen haruppdragit åt fonifikalionsförvallningen att bygga en radaranläggning somprototyp för en serie nya radarstationer. För avslutande arbeten behövs 3,7milj. under näsla budgetår.