prop · FV0375 · 1972-12-31 00:00:00 — M,aj:t uppdrog åtfortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna hardärvid beräknats tiU . enligt prisläget den . För tekniskaförsörjningsanordningar behövs 1,5 milj, kr. Medlen avses främst föravloppsreningsanläggningar m, m, samt för komplettering av distributionsnät förel, värme och vatten vid förbanden m. m. För diverse smärre byggnadsföretagbehövs 1 milj. kr. Chefen för marinen har beräknat medelsförbrukningen underanslaget för nästa budgetår till 66 mUj. Jag beräknar medelsförbrukningentill 66,5 mUj. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligtföljande investeringsplan och anslagsberäkning. Av medelsförbrukningen beräknas1,7 milj. kr. för markanskaffning, 42,3 milj. kr. för anskaffning avbefästningar m. m. och 22,5 mUj. för anskaffning av kaserner m. m.Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet nyabefästnings- och kasernobjekt som finns intagna i investeringsplanen. Omriksdagen inte har något att erinra torde det ocksä för nästa budgetår fåankomma på Kungl. Maj :t att efter prövning av huvudhandlingarna och inom ramenför det anslag som anvisas av besluta om de redovisade företagen skaUutföras. Skulle något objekt med hänsyn till pågående översyn av försvaretsfredsorganisation eller av andra skäl inte anses böra utföras bör Kungl. Maj:tvidare kunna ersätta detta med annat objekt oberoende av att objektet inte hartagits upp i investeringsplanen. Investeringspkn (kr.) t. o. m. 1970/71 1971/72 1972/73 Bygg- Färdigstart ställande mån/år män/är A. Markanskaffning Befästningars d e 1 f o n dDelprogram 2.6 1 450 - 700 1, för kustartUleribatterier samt diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter Kasernbyggnaders d e I f o nd Delprogram 2,99 2 700 2 700 2 402 298 2, NK/KA 5.Utvidgning av handövningsfältet i 3, Diverse mindremarkförvärv Faktisk t, o, m, 1970/71 1,2,1970 1.2,1971 1971/72 1972/73 Färdigstart ställande mån/år mån/år A nskaffning av befästningar m. m. Företag påbörjade före Delprogram 2,1 Merkostnader för tidigare beslutade objekt Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 Delprogram 2.1 12, Smärre objekt Företag avsedda att påbörjas 1972173 18, Smärre objekt Summa B (a-c) Reducering av medelsbehovet Beräknatmedelsbehov C Anskaffning av kaserner m. m. a. Delprogram 2.99 1. Nybyggnad av radar- och teleskola 11389 12 072 10 424 1648 536 536 362 174 98818 118458 74 615 31051 2 919 3 200 1025 1400 113 662 135 066 86 426 34 573 1 500 1500 1136 1245 2 553 2870 200 200 13 904 3 500 600 7 500 1 200 600 18 789 23 819 86 426 43 673 3 170 3 056 Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig- Faktisk Beräknad för ./=, jn/är t. o. m. 1970/71 1971/72 1972/73 Nybyggnad av hamnanläggning m.m. vid KA 1 Merkostnader för tidigare beslutade objekt Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 Delprogram 2.1 Mobiliseringsförråd 700 700 - 700 Mobiliseringsföriåd 800 800 - 800 ÖrlB O.Nybyggnad av hamnanläggning för ubåtsbas vid Vitså (etapp Ib) ÖrlB S.Nybyggnad av förvaltningsbyggnad Utbyggnad vidRosenholm, etapperna la och 1 b: Värmecentral MUitärréstaurang Kasernbyggnad \ 20 400 28 500 - 8 000 13 000 9.71 12.75 Vakt- och arrestbyggnad Yttre arbeten m. m. Måleri- och snickeriverkstädervid varvet (KA 3) Utbyggnad av Hau vattenverk Företag avsedda att påbörjas 1972173 MobilLseringsförråd - 1 000 - - 1 000 - ÖrlB V. Nybyggnad av pir' - 1600 - - 800 11.71 11.72 Nybyggnad av expeditionsbarack' - 525 - - 225 1.72 10.72 Utbyggnad av avloppsreningsverk - 1 800 - - 1 500 10.72 10.73 Nybyggnad av värmecentral m.m. - 4 950 - - 2 000 10.72 1.74 ningar - 2 000 - - 500 - 'Objektet påbörjat /72 med AMS-medel 0. m. Byggstart mån/år Färdigställande mån/är Summa C (a-c) Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) Behållning Anslag föl 1971/72 tilläggsstat I Anslag /73 (förslag) 1971/72 1972/73 59 900 66 500 Jag hemställer att Kungl. att tUl Marinförband: Anskaffning av anläggningar /73 anvisa ett investeringsanslag av . Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 1911/121972/73 103 675 000' 95 000 000 Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokalerm. m., befästningar, flygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt markrförvärv härför samt för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar vidarekompletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga baser,anläggningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen avflygbullerstörda fastigheter. För /72 har medgetts en medelsförbrukningav 94,4 mUj. Medelsförbrukningen under /73 beräknas tUl103,3 milj. kr., varav 1,3 milj. kr. för markanskaffning, 56,2 milj. kr. föranskaffning av befästningar m. m. samt 45,8 milj. kr. för anskaffning avkaserner m. m., enligt följande sammanställningar. (1000-tal kr.) För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband (delprogram 3,1) 1.1 för strilanläggningar m. m. Basförband (delprogram 3.7) 2.1 för krigsflygfält samt diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 500 Gemensamma produktionsresurser (delprogram 3,99) 3,1 Diverse mindre markförvärv och Reducering på grund av överplanering 200 För att uppföra strilanläggnmgar bedöms det i vissafall vara nödvändigt att förvärva mark med äganderätt. För att komplettera befintliga krigsflygfält kan deti vissa fall bli nödvändigt att förvärva mark med äganderätt. Behov av medelkan även uppkomma för anskaffning av mark för befästnings- och andra anläggningarinom övriga delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar avflygvapnets befästningsfastigheter, oförutsedda utgifter i samband medgenomförandet av beslutade förvärv samt för mindre utgiftsrester för vissa intehelt avslutade förvärv. Behov av medel förehgger för inlösen avfiygbullerstörda fastigheter, smärre kompletteringar av flygvapnetskasernfastigheter, oförutsedda utgifter i samband med genomförandet avbeslutade förvärv samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt avslutadeförvärv. B. Anskaffning av befästningar m. m. Primäruppdrag m. m. Medelsförbrukning (kr.) Befästningars delfond Befästningar m, m, 1, För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband (delprogram 3,1) Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 1.2 Radiolänkstationer och utpunkter 3 474 1.3 Radiostationer 1 000 1.4 Stridsledningsradaranläggningar 66 2 290 1.7 Luftförsvarscentral 8 000 Företag avsedda att påbörjas 1972173 1.8 Radiolänkstationer och utpunkter 1.9 Stridsledningsradaranläggning 65 2 100 1.11 Smärre objekt 400 2, Basförband (delprogram 3,7) Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 2.1 Betongförråd för ammunition 150 Företag avsedda att påbörjas 1972173 2.2 Betongförråd för ammunition I 200 2.3 Splitterskydd på flygbaser 1 000 2.5 Smärre objekt 300 3, Gemensamma produktionsresurser (delprogram 3,99) 3.1 Merkostnader för tidigare beslutade objekt 300 Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 3.2 Terminalradaranläggningar PS 810 1800 Företag avsedda att påbörjas 1972173 3.3 TeriminalradaranläggningarPS 810 900 4, Basförband (delprogram 3,7) 4.1 Utbyggnad av nya flygbaser 4 700 4.2 Lagringsanläggningar för tjära 550 4.5 Elinstallationer i fälthangarer 500 4.6 El- och teleanläggningar 1 204 4.7 Merkostnader för tidigare beslutadeobjekt 450 Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 4.8 Utbyggnad av nya flygbaser 2 700 4.9 Kompletteringsarbeten på befintligabaser 1 300 4.10 Komplettering av flygbaser för anpassningtill flygplan 37 2 950 4.11 El- och teleanläggningar 3 319 Primäruppdrag m. m. Medelsförbrukning (1 000-tal kr,) Företag avsedda att påbörjas 1972173 4.12 Utbyggnad av nya flygbaser 4 600 4.13 Kompletteringsarbeten på befintligabaser 3 950 4.14 Lagringsanläggningar för drivmedel 2 000 4.17 Uppställningsplatser förflytsyreanläggningar 500 4.18 Nybyggnad av tre bakre klargöringsomräden 800 4.19 El- och teleanläggningar 3 967 Reduceringpå grund av överplanering 7 208 Summa B 5600 Befästningar m, m, 1,1-1,6. Maj;t har uppdragit åtfortifikationsförvaltningen att låta utföra nybyggnad avstridsledningsradiostationer, radiolänkstationer, radiostationer,stridsledningsradaranläggningar och luftbevakningstorn. Behovet avnybyggnad av luftförsvarscentral har tidigare anmälts i prop. 1971:1 (bU. Maj:t uppdrog åt fortifikationsförvaltningen attutarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar harsedermera redovisats. Kostnaderna har beräknats tUI , enligtprisläget , Behov föreligger av fortsattutbyggnad av radiolänkstationer och utpunkter. harredovisat huvudhandlingar för byggnadsförtagen. Kostnaderna har beräknats tUl . enligt prisläget den 1 febraari 1971. Maj:tuppdrogden 2 febraari 1971 åt fortifikationsförvaltningen att utarbetahuvudhandlingar för nybyggnad av en stridsledningsradaranläggning 65.Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Kostnaderna har beräknats till . För luftbevakningstorn beräknas ettmedelsbehov av . För fortsatt utbyggnad av betongförråd för ammunition För splitterskydd på flygbaser och nybyggnad avkommandocentraler behövs I milj. kr, resp. . Maj:thar uppdragit åt fortifikationsförvaltningen art låta utföra nybyggnad av tvåterminalradaranläggningar PS 810, Behov föreUggerav nybyggnad av ytterligare en terminalradaran-läggning PS 810,har redovisat huvudhandlingar förbyggnadsföretaget. Kostnaderna har beräknats till , enligtprisläget , Flygfält m, m. 4.1, 4.8, 4.12. För att avsluta arbetena med utbyggnad avtre nya flygbaser i vad avser själva bansystemen samt för att påbörja ellerfortsät- ta under innevarande budgetår påbörjad utbyggnad avnödvändiga basanordningar beräknas en medelsförbrukning under nästa budgetårav 12 mUj. 4.2, 4.3,4.4, 4.14, 4.16, 4.17, 4.18. För utbyggnad vid befintliga flygbaser avlagringsanläggningar för drivmedel och tjära, baracker, maskeringsanläggningar,uppställningsplatser för flytsyreanläggningar samt klargöringsomräden beräknasett medelsbehov av sammanlagt ca 5 milj. kr. 4.5, 4.6,4.11, 4.19. För fortsatt utbyggnad av el- och teleanläggningar samtinstallation av värme och ljus i fälthangarer vid befintliga baser beräknas enmedelsåtgång av ca 9 milj. kr. 4.9, 4.10,4.13. På befintliga flygbaser utförs efter hand arbeten för komplettering avbaserna tUl normerad standard. Arbetena är delvis föranledda av att flygplan37 kommer att tiUföras attackbaserna. För kompletteringsarbeten beräknas enmedelsförbrukning av i runt tal 8 milj. kr. 4.15 Reservägsbaser utförs i samverkan med för enberäknad kostnad av ca 1 milj. kr. C. Anskaffning av kaserner m. m. Primäruppdrag m. m, Medelsförbukning (1 000-taIkr,) 1, Gemensamma produktionsresurser (delprogram 3.99) 1.1 F 4, Nytjyggnad av hangar 1.2 F 21, Nybyggnad av flygverkstad(tillsynsverkstad) 950 1.3 F 21, Nybyggnad av hangar 1 200 1.4 Upprustning av målplatser 1 000 Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 1.5 , Kontrolltorn 2 520 1.6 F 4, Nybyggnad av simulatorbyggnad 300 1.7 F 5, Om-och tillbyggnad avflygverkstad m. m. 1.8 F 7. Nybyggnad av flygverkstad 3 000 1.9 F 7. Nybyggnad av simulatorbyggnad 570 1.10 F 14. Om- och tillbyggnad av matinrättning 1 400 1.11 F 15. Nybyggnad av simulatorbyggnad 930 1.12 F 18. Nybyggnad av strilövningsanläggning 4 000 1.13 F 18. Nybyggnad för utbildningsverksamhet 5 000 1.14 F 21. 1.15 F 21. Nybyggnad av värmecentral 3 000 1.16 F 21. Nybyggnad av kasern 550 Nybyggnad av värmecentral 500 Nybyggnad av brandstation 350 1.19 Tillbyggnad av administrationsbyggnad för centrala flygmaterielförrädet i 450 Företag avsedda att påbörjas 1972173 Distributionsledningar m, m, för värme 1 000 1.21 F 6. Nybyggnad av simulatorbyggnad 1 000 1.22 F 6. Tillbyggnad av terminalområdeskontrollcentral 570 1.23 F 7. Divisions- och kompanilokaler m. m, 2 500 1.24 F 15. Nybyggnad av tillsynsverkstad 4 000 Primäruppdrag m. m. Medelsförbrukning (1 000-tal kr,) 1.25F 16, Om- och tillbyggnadav flygverkstad 1.26 F 16, Nybyggnad av värmecentral 1.27 F 16, Nybyggnad av ttansformatorstation 1.28 F 17, Nybyggnad av simulaforbyggnad 1.30 Diverse smärre byggnadsföretag Reducering på grund av överplanering Summa C Summa A-C 1,5-1.19. Maj:t har uppdragit åtfortifikationsförvaltningen att utföra nybyggnad av kontroUtorn vid och F21, nybyggnad av simulatorbyggnad vid F 4, F 7 och F 15, om- och tillbyggnad avflygverkstad vid F 5, nybyggnad av flygverkstad vid F 7, om- och tillbyggnadav matinrättning vid F 14, nybyggnad av strilövningsanläggning m. m. vid F 18,nybyggnad av värmecentral och kasern vid F 21, nybyggnad av värmecentral ochbrandstation vid flygmaterielförvaltningens försöksplats i (RFN) samttillbyggnad av administrationsbyggnad för centrala flygmaterielförrådet iArboga. Vid behöver vissadistributionsledningar för värme nyanläggas. FlottUjens värmeförsöijningkommer att tillgodoses genom anslutning tiU kommuns fjärrvärmenät. 1samband därmed behövs nyanläggning av distributionsledningar för värme till ettantal byggnader inom flottiljetablissementet. Kostnaderna härför haruppskattats till 1 milj. kr. Vid F 6 behövs en nysimulatorbyggnad. har redovisat förslag tillbyggnadsprogram för nybyggnad av en simulatorbyggnad. Kostnaderna haruppskattats tiU 1,8 milj. kr. enligt prisläget , vUketmotsvarar 1,9 milj. kr. Behovet av tiUbyggnad av kontrolltornetvid F 6 för att tUlgodose lokalbehovet för terminalområdeskontrollcentralenhar tidigare anmälts i prop. 1971:1 (bU. 6 s. 220). Maj:t uppdrogden 18juni 1971 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra byggnadsföretaget.Kostnaderna angavs därvid tUl . enligt prisläget ,vUket motsvarar . Vid F 7 behövs nya lokaler förbaskompaniema och den flygande personalen samt för uppstäUning m. m. avstationsmateriel i samband med att flottUjen ombeväpnas med flygplan 37 Viggen.Inom fortifikationsförvaltningen utreds i samverkan med chefen för flygvapnetoch frågan hur de nya lokalerna skall utformas. 1avvaktan på att utredningen slutförs har fortifikationsförvaltningen uppskattatkostnaderna för nya lokaler till 4,5 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari1971. Vid F 15 behövs en ny flygverkstad.Fortifikationsförvaltningen har utarbetat situationsplan och förslag tillbyggnadsprogram för nybyggnad av verkstaden. Kostnaderna har preliminärtuppskattats tUl 6 milj. kr. Behovet av om- och tUlbyggnad avflygverkstaden vid F 16 har tidigare anmälts i prop. 1971:1 (bil. 6 s. 221).Kimgl. Maj:t uppdrogden åt fortifikationsförvaltningen attutarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna har uppskattatstUl . enligt prisläget , vilket motsvarar 6,3milj. Behovet av ny värmecentral vid F 16har senast anmälts i prop. 1971:1 (bU. 6 s. 222). KungL Maj:t uppdrog genombeslut åt fortifikationsförvaltningen att låta utförabyggnadsföretaget. Kostnaderna angavs därvid tUl . enligt prislägetden , vilket motsvarar . enligt prisläget den 1februari 1971. Vid F 16 behövs vidare en nytransformatorstation. Maj:t uppdrog den 30 aprU 1971 åtfortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget.Kostnaderna har därvid uppskattats till . enligt prisläget den Ifebruari 1970, vilket motsvarar . enligt prisläget den 1 februari1971. Behovet avnybyggnad av simulatorbyggnad vid F 17 har tidigare anmälts i prop. 1971:1(bU. 6 s. 222). Maj:t uppdrog åtfortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget.Byggnadskostnaderna har därvid uppskattats till 1,7 milj. kr. enhgt prislägetden , vilket motsvarar 1,8 mUj. enligt prisläget den 1februari 1971. För tekniskaförsörjningsanordningar behövs 3 milj. kr. Medlen avses främst föravloppsreningsanläggningar m. m. samt för komplettering av distributionsnät förel, värme och vatten vid förbanden. För diversesmärre byggnadsföretag behövs 4 milj. kr. för nästa budgetår. Chefen för flygvapnet har beräknat medelsförbrukningenunder anslaget för nästa budgetår tUl 103,3 milj. kr. Jag beräknarmedelsförbrukningen till 95,3 milj. kr. och förordar att medel för nästabudgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsberäkning. Avmedelsförbrukningen beräknas 1,3 milj. kr. för markanskaffning, 51,7 milj. kr.för anskaffning av befästningar m. m. och 42,3 milj. kr. för anskaffning avkaserner m. m. har redovisat huvudhandlingar förflertalet nya befästnings- och kasernobjekt som finns intagna i investeringsplanen.Om inte har nägot att erinra torde det också för nästa budgetår fåankomma på Kungl. Maj:t att efter prövning av huvudhandhngar och inom ramen fördet anslag som anvisas av rUcsdagen besluta om de redovisade företagen skallutföras. Skulle något objekt med hänsyn tiU pågående översyn av försvaretsfredsorganisation eller av 22* 1972. andra skäl inte anses böra utföras bör Kungl. detta med annat objekt oberoende av att objektet inte hartagits upp i Investeringsplan(1 000-tal kr.) Faktisk Beräknad för t. o. m. 1970/71 1971/72 1972/73 Bygg- Färdigstart ställande mån/år mån/åi A. Markanskaffning Befästningars delfond Delprogram 3.1 för krigsflygfält samt diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter Kasernbyggnaders d e 1 f o n d Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter B. Anskaffning av befästningar m. m. Företag påbörjade före 1.71971 Smärre objekt Delprogram 3.7 Delprogram 3.99 Terminalradaranläggningar PS 810Merkostnader för tidigare beslutade objekt 2 812 3 782 1 189 2 593 600 - 300 36 282 39 820 24 347 13 946 Faktisk t. o. m. 1,2,1970 1971/72 1972/73 Bygg- Färdigstart ställande mån/är mån/är avsedda att påbörjas 1971172 Delprogram 3.1 35 209 46 690 Företag avsedda att påbörjas 1972173 Reducering av medelsbehovet Beräknat medelsbehov 14 265 18 850 2 340 500 400 2 100 500 400 1,2,1971 Faktisk t, o, ni, 1970/71 Flygfält m. m. Företag påbörjade före 1.71971 , Merkostnader för tidigare * Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 11, Utbyggnad av nya flygbaser 12, Utbyggnad av nya flygbaser 13, Kompletteringsarbeten på befintliga baser 15, Lagringsanläggningar för drivmedel 16, Komplettering av flygbaser för anpassning till fpl37 17, Splitterskydd vid attackbaser 18, El- och teleanläggningar 10 200 4 000 2 150 6 275 24 250 32 610 Företag avsedda att påbörjas 1972173 19, Utbyggnad av nya flygbaser 20, Kompletteringsarbeten på befintligabaser 21, Lagringsanläggningar för drivmedel 3 550 7.72 6.73 2 000 7,72 6,73 910 Byggstart mån/år 1,2,1970 1,2,1971 Faktisk t, o, m, 1970/71 ställande mån/år Nybyggnad av tre bakre klar göringsomräden Summa Bil (a-c) C. Anskaffning av kaserner m. m. Företag påbörjade före Delprogram 3.99 Om- ochtillbyggnad för terminalområdeskontrollcentral Nybyggnadav skolbyggnad för flygvapnets flygmaterielskola Nybyggnadav flygverkstad (tiUsynsverkstad) 8 800 12 060 4 589 5 650 3 544 32 590 40 085 11 236 b Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172Delprogram 3,99 Nybyggnadav avloppspumpstation m, m, Om- och tillbyggnad avflygverkstad m. m. Om- och tillbyggnad avkontrolltorn FaktLsk Beräknad för t. o. m. 1970/71 1971/72 1972/73 Bygg- Färdigstart ställande mån/år mån/år Om- och tillbyggnad avmatinrättning m. m. Nybyggnad av avloppspumpstationm. RFN, Nybyggnad av värmecentral Tillbyggnad av administrationsbyggnadför centrala fly gm aterielf örrådet Förläggning av stril-personal vidRosenholm (delkostnad) Företag avsedda att påbörjas 1972173 Delprogram 3,99 , Distributionsledningar m, m,för värme F 6, Tillbyggnad för terminalområdeskontrollcentral F 15, Nybyggnad av tillsynsverkstad Nybyggnad av transformatorstationm, m, F 17, Nybyggnad avsimu-lartorbyggnad 570 6 000 5 200 800 1 800 3 000 4 000 10,72 10.74 2 000 10.72 10.74 Byggstart mån/år 0. m. ställande mån/är Summa C (a-c) 89 360 142 230 Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) Behålhing Anslag /72 tilläggsstat 1 Anslag /73 (förslag) 73 900 29 775 95 000 1971/72 111630 1972/73 95 300 Beräknad behållning 30.6.1973 3 321 Jag hemställeratt Kungl. att till Flygvapen förband: Anskaffning av anläggningarför /73 anvisa ett investeringsanslag av . Central och högre regional ledning: Anskaffning avanläggningar 1971/72 Anslag 32000 000* 1972/73 Förslag 28 000 000 Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler,stabsplatser, förråd m. m. för gemensamma ändamål för försvaret samt markförvärvhärför. För /72 har medgetts en medelsförbrukningav 34,3 milj. kr. Medelsförbrukningen under /73 beräknas till32,7 milj. kr., varav . för markanskaffning, 28,5 milj. kr. föranskaffning av befästningar m.m. samt 3,8 milj. kr. för anskaffning av kasemerm. m. enligt följande sammanställningar. Primäruppdragm, m. Medelsförbrukning(1 000-tal kr,) 1, Militärområdesstaber m, m, (delprogram 4,5) 1.1Diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter Reducering på grund av överplanering Summa A För att utföra befästningsanläggningar kan i vissafall mark behöva förvärvas med äganderätt. Behov av medel kan även uppkommaför anskaffning av mark för befästnings- och liknande anläggningar inom andradelprogram inom huvudprogrammet. B.Anskaffning av befästningar m. m. Primäruppdragm, m. Medelsförbrukning(1 000-tal kr,) 1, Militärområdesstaber m. m, (delprogram 4,5) Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 1.1 Militärområdesförräd för drivmedel 1.2 Militärområdesförråd för ammunition Företag avsedda att påbörjas 1972173 1.3 Militärområdesförråd för ammunition 1.4 Militärområdesförråd för ammunition(kompletteringar) 1.5 Militärområdesförråd för drivmedel för vissa staber m. m. (delprogram4,6) 2.1 Stabsplatser och utpunkter 2.2 Merkostnader för tidigare beslutadeobjekt Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 Företag avsedda att påbörjas 1972173 2.4 Stabsplatser och utpunkter Reducering på grund av överplanering Summa B 7 200 2 500 5 000 1 300 2 850 28 500 Maj:t har uppdragit åtfortifikationsförvaltningen att låta bygga fem militärområdesförråd fördrivmedel och ett för ammunition. Ytterligare två militärområdesförråd för ammunitionbehöver byggas. Kostnaderna härför har uppskattats tUl 13,6 milj. kr. Medelsbehovet för nästa budgetår har beräknatstUl 7,2 milj. kr. Ett mUitärområdesförråd förammunition behöver kompletteras. Kostnaderna härför har uppskattats tiU enligt prisläget . Medelsbehovet för nästa budgetårhar beräknats tUl 2,5 mUj. Två militärområdesförråd fördrivmedel behöver byggas. har redovisathuvudhandhngar för nybyggnad av nämnda förråd. Kostnaderna har beräknats tillsammanlagt . enligt prisläget den . För att börjabygga förråden behövs 5 milj. kr. för nästa budgetår. För smärre objekt behövs 1,3 milj.kr. för nästa budgetår. 2.1. och 2.3. Maj:t har uppdragit åtfortifUcationsförvaltningen att låta bygga en stabsplats och fyra utpunkter tUlstabsplatser. En utpunkt tUlstabsplats behöver byggas. Fortifi;kationsförvalt-ningen har redovisathuvudhandlingar för nämnda byggnadsföretag. Kostnaderna har beräknats tiU 2,2milj. enligt prisläget 1. För att påbörja nybyggnadensamt för att överta del i en stabsplats behövs 1,2 mUj. för nästa budgetår. För smärre objekt behövs 1,2 milj.kr. för nästa budgetår. C. Anskaffning av kaserner m. m. Primäruppdrag m. m. Medelsförbrukning (1 000-tal kr.) Kasernbyggnaders delfond 1, Försvarsstaben (delprogram4,1) Företag påbörjade eller avsedda att påbörjas 1971172 1.1 Provisorisk byggnad för stabsdator och totalförsvarets signalskyddsavdelning 1 800 Företag avsedda att påbörjas 1972173 1.2 för samtliga delprogram 2 500 Reducering på grund av överplanering 500 Summa C 3 800 Summa A-C 32 700 Behovet av lokaler för endatamaskin för centrala staber och förvaltningar samt för totalförsvaretssignalskyddsavdelning har tidigare anmälts i prop. 1971:1 (bU. 6 s. 200).Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag tUl nybyggnad av provisoriskalokaler för nämnda ändamål inom kvarteret vid iStockholm. Enligt förslaget avses lokalbehovet tillgodoses genom nybyggnad aven maskinhall i plåt för den centrala datamaskinen ochsignalskyddsavdelningens datamaskin samt nybyggnad av ett kontorshus i trä itvå plan. Kostnaderna har beräknats till 3,8 milj. kr, enligt prisläget den 1februari 1971, För diversesmärre byggnadsföretag behövs 2,5 milj. kr. för nästa budgetår.