prop · FV031 · 1972-12-31 00:00:00 — Härtill kommer att tvätteriet under årens loppblivit kringbyggt av bosläder med ömsesidiga olägenheter för såväl tvätlerietsverksamhet som de kringboende. Behövlig kapacitet måste finnas disponibelomkring . Alternativa förslag lilllösning föreligger. a. har fabriksverken gjort en jämförandekostnadsundersökning beträffande lokalisering av etl nybygge till resp.Gällivare och . För förundersökningar och påbörjande av projekteringbehövs . I en promemoria den 30 september 1971föreslår fabriksverken, alt det nya tvätteriel lokaliseras till . Överpromemorian har yttranden avgetls av i ,länsarbetsnämnden i , samt Bodens ochGällivare kommuner. finner att inga väsentliga skäl talar för atttvätteriet omlokaliseras från till . anser detknappast vara rationellt att försöka minska sysselsättningsproblemen för denkvinnliga arbetskraften i genom åtgärder som medför ökad beslående arbetslöshet inom Bodens kommun. Landstingetförklarar i sin egenskap av kund sig inte kunna acceptera förhöjda avgifterföranledda av tvätleriets lokalisering. Om väljs som lokaliseringsort,måste beslut också fattas om formerna för eluni-nering av de merkostnader somåsamkas genom lokaliseringen. De båda kommunema anser att det nya tvätlerietbör placeras i den egna kommunen och anför som stöd härför sysselsättningsskäl. 1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 95 Sedan åtskUliga år bar undersökningarpågått vid olika tvätterier i avsikt alt åstadkomma rationellare transportertill och från sjukhusen. Väsentligen har dessa undersökningar inriktats på altundvika omlastning och ompackning avtvättgodset vid ankomsten till tvätteriet resp. sjukhuset. Fabriksverkenhar senast medverkat i en undersökning angåendelextilhantering ledd av Sjukvårdens och socialvårdens planerings-ochrationaUseringsinstitut (Spri). Denna undersökning bar resulterat i enrekommendation om användning av containers med hjul och löstagbara hyllor. Ettstort antal av de landsting som anlitar fabriksverkens tvätterier har krävtövergång till containertransporler, som enligt utredningsresultatet kommer attge lägre lotala transportkostnader och minskatbehov av persedlar. Besparingarna ligger emellertid helt på de interna transporternainom sjukhusen och på investeringarna i persedlar, medan de extematransporterna mellan tvälteri och sjukhus ökar något på grund av investeringari containers och sämre utnyttjande av bilarnas lastkapacitet. Landstingen förda förhandlingar förklarat sig beredda alt betala de ökadeexterna transportkostnaderna på grund av debetydligt väsentligare besparingarna inom sjukhusen. Motsvarande försökmed containertransporler har utförts vid vissa militära förband och f. n.undersöks möjUgheten att använda samma containertyp för såväl sjukhus sommUitära förband. Containers har redan i viss omfattninganskaffats vid några tvätterier. Kvarstående behov för helatvätteriverksamheten uppskattas lill 8 milj. kr. För att påbörja anskaffning avcontainers vid ett antal tvätterier behövs 2,5 milj. kr. Under rubriken begärs alltsåsammanlagt (0,8 + 2,3 + 3 -f 1 + 0,3 + 2,5) 9,9 milj. kr. Svårigheter vid igångkörningen av vissanya tekniskt kvalificerade militära produkter har medfört avsevärdapfoduktionsslöraingar, framförallt vid Zakrisdalsverken.Detta har i sin tur återverkat på Vingåkersverkens produktion somligger i slutet av en gemensam produktionskedja.Vid Zakrisdalsverken har den från AB Avimat övertagna tUlverkningen avtändrör igångsatts. Ansträngningar har gjorts för att lösaproblemen med den framtida beläggningen vid gevärsfaktoriet, framförallt då detgäller att skapa betydUgt större andel civil produktion. En åtgärd härvidlaghar varit att överta tillverkningen avHusqvarna vapenfabriks AB:s vapenproduktion. En genomgripanderationalisering av gevärsfaktoriets orgarusation har skett . Dettidigare vid torpedverkstaden påbörjade ralionaliseringsarbetet Prop.1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 96 har fortsatt med ökad produktivitet som följd. Tillföljd av utvecklingen vid Åkers krutbruk, bl. a. samarbetet med den statligaläkemedelsgruppen och den vikande beläggningen på krutsidan, har en utredningpåbörjats för att klarlägga fabrikens framtida produktionsinriktning. Utvecklingen vid beklädnadsverkstadeni ger anledning till oro. Detta sammanhänger delvis med den allmännautvecklingen inom TEKO-branschen, men beror även på att kostnadsökningarna intehar kunnat kompenseras genom rationaliseringar. Produktionen av yllepersedlarhar gått ned till hälften jämfört med föregående budgetår. Lokaler och utrustningför rökainmunition vid Zakrisdalsverken Rökammunition av olika kaliber kommer i fortsättningen att vara ett betydelsefullt produktområde förammunitionsgruppen. För komplettering av lokaler och utrustning förtillverkning av rökammunition har i enlighet med tidigare kostnadsberäkning /72 beviljats 1 milj. kr. Efter det att den ursprangligaplanläggningen genomförts, har produktunderlaget breddats. Nya kvalitetsförbättrandeproduktionsmetoder har dessutom tillkommit. Kraven på anläggningen har därförökats. Kostnaden beräknas nu tUl 1,8 milj. kr., varför . behövs /73 för att projektet skall kunna genomföras. Skyddsrum m. in. Under denna rubrikredovisas i fortsättningen även objektet Halvfabrikatförråd, då del med hänsyntill rationaUseringssynpunkler upphandlats och redovisats gemensamt medskyddsrum m. m. Objekten som ursprungligen kostnadsberäknades till resp. 2milj. har nu indexmässigt uppräknats till sammanlagt 2,7milj. har 1,5 milj. kr. beviljats för dessa objekt. Förfullföljande av beslutade åtgärder behövs 1,2 milj. kr. under budgetåret1972/73. Luftkonditionering avsikt- och laddningsrum vid Vanäsverken För fullföljandet avredan beslutad luftkondilioneringsanläggning, kostnadsberäknad till 500 000kr., varav . beviljats för /72, behövs 300 000 kr.för /73. Skjutledare,administrativ personal m. fl. vid fabriksverkens skjutfält Hugelsla har sinaarbetsplatser i en som provisorium uppförd byggnad av baracktyp från1940-talel. Byggnaden var i dåligt skick redan när den flyttades tUl Hugelsla.En diskuterad nybyggnad har under en följd av år fått stå tillbakaför objekt som getts högre prioritet. Läget har blivit så prekärt attprovisoriska förbättringar och underhåll är försvarbara. Enersättningsbyggnad är kostnadsberäknad till , varav 200 000 kr.behövs /73. 1972:1 BUaga 15 Industridepartementet 97 Förråd för lys- ochrökammunilion Genomstrukturrationalisering har Zakrisdalsverkens produktsortiment utökats medpyrotekniska enheter för vilka förrådsmöjligheter f. n. saknas. Detta påverkarproduktionsmöjligheterna negativt. Erforderligt förråd, som av säkerhetsskälmåste byggas fristående, är kostnadsberäknat till , som /73. Om- och tUlbyggnad avverkstadsbyggnad, Zakrisdalsverken Produktionen vid Zakrisdalsverken, som ursprungligen var helt inrik tad mot det militära produktområdet, omfattar förutom sammansättning av ammunition, pyrotekniskt och visst spränglekniskt arbete även lill betydande del framtagning av såväl mekaniska detaljer som produkter. För alt kompensera en vikande beläggning av mUitära produkter har viss civil tillverknmg i första hand av kylkompressorer tagits upp på produktionsprogrammet, förutom alt tändrörstillverkningen vid f. d. AB Avimat övertagits. Resursema för den mekaniska tillverkningen, som bedöms bli av allt större betydelse för Zakrisdalsverken, är f. n. splittra de. a. är en stor enhet för automatmaskiner inrymd i förhyrda äldre verkstadslokaler, som ligger relativt långt från fabriken. Hyres tiden är begränsad. Värme- ochytbehandlingsavdelningarna i verkstadsbyggnad Z47 är gamla, hårt nedslitna ocholämpligt placerade. En rationell materialhantering inom Zakrisdalsverkenhämmas av brist på lämpliga förråd. Nuvarande förråd är med hänsyn till dentidigare mer spränglekniskt inriktade verksamheten små och spridda överanläggningen. För alt bättre kunna samordna produktionen och erhållarationellare verksamhet planerar fabriksverken en om- och tillbyggnad avifrågavarande verkstadsbyggnad och att därvid flytta och modernisera den gamlavärme-och ylbehandlingsavdelningen. Del friställda utrymmet skulle i kombinationmed viss del av utbyggnaden användas för en koncentration av den mekaniska bearbetningenlUl ell ställe. I samband därmed avses en godscenlral komma alt anordnas förcentral fördelning av ej spräng-lekniska varor. För /73behövs . för projektering av an läggningen. Ombyggnad av byggnadvid Zakrisdalsverken Byggnad Z40 uppfördes år1944 och fyller nu inte längre de krav som i flera avseenden måste ställas påen rationell och säker arbetslokal. Sålunda saknas luftkonditionering och deelektriska installationerna har för låg standard. Golvbeläggningen består avträelement,, ytor på väggar och tak är i dåligt skick. Förrådsutrymmen förexplosiva varor och eldfarliga vätskor är otillfredsställande, utrymme förverk- 4 1972.1 saml Nr 1. 1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 98 tyg, embaUage o. d. saknas. Behövlig ombyggnadär kostnadsberäknad tiU , varav . behövs budgetåret1972/73. Förråd för ammunitionsprängämne och störtade detaljer. Ammunition som skallförstöras (störtas) måste i väntan på behandling förvaras i förråd, som avsäkerhetsskäl är likvärdiga med förråd för annan ammunition. På liknande sättmåste sprängämne som tillvaratages liksom skrotdetaljer förvaras i enlighetmed gällande normer. Vingåkersverken saknar f. n. tillräckliga förrådsutrymmenför dessa ändamål, varför nybyggnader härför måste uppföras. Kostnadema är beräknadetill , varav . behövs /73. Förråd för väteperoxidvid torpedverkstaden Med hänsyn tillföreliggande produktionsprogram för torpeder och är torpedverkstadens förrådsmöjligheter vad avser väteperoxid OtUlräckliga. Med hänsynhärtiU bör nytt väteperoxidförråd byggas. Det är kostnadsberäknat lill 300 000kr. som behövs /73. Reningsanläggning ochavloppssystem vid Zakrisdalsverken Nuvarande två avloppssystem från ytbehandlings- och pjäshylsavdel- ningarna måste ersättas med nytt avloppssystemmed reningsanläggning. Avloppsledningsnätet inom Zalirisdalsverken måstedessutom ändras så all en uppdelning sker i två sMlda system för resp. dag- ochspillvat-len. Kostnaden är beräknad till , varav . I samband medsprängteknisk tUlverkning erhålls alltid vissa kassatio-ner och visst spill somenligt gällande bestämmelser inte får transporteras utanför anläggningen utanmåsi;e förstöras vid den tillverkande fabriken. bar spill förstörtsdelvis genom bränning vid en befintlig mindre brännplats, delvis genom sänkningi . Då det senare inte längre får förekomma, måste den nuvarandebrännplatsen flyttas och utbyggas så att den kan omfatta även förstöring av denmateriel som sänkts i . Kostnaderna är preliminärt beräknade tiU300 . som behövs /73. Förråd för tändhattarvid Vanäsverken Nuvarande ländhattsförrådvid Vanäsverken har utdömts av sprängämnesinspektionen, varför nyttländhattsförråd krävs för att produktionen skall kunna bedrivas utanstörningar. Kostnaderna är beräknade till . som behövs budgetåret1972/73. Prop.1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 99 19.Vatten- och avloppssystem vid Vanäsverken erhållits för anslutning lill kommunalt avloppssystem samt för rening avindustriellt avlopp vid Vanäsverken. Efterdet Vanäsverken anslutits till det kommunala reningsverket måste dagvattnetskiljas från spillvattnet, vilket kräver införande av ett separat avloppsnät för dagvattnet. Vissa ombyggnader avavloppsnätet för spillvatten följer också härav. Kravet på rening avindustriavlopp har accentuerats under desenaste åren och vid projekteringen av den aktuella anläggningen har hänsyntagits härtill. Behovet av industrivatten har tidigare täckts av tvåseparata vattentäkter inom fabriksområdet. De är hårt nedslitna och omodernavarför vattenförsörjningen nu blivit brist fällig. En kompensation med vattenfrån kommunala nätet är inte lämplig bl. a. på gmnd av den klorering somförekommer och som inverkar menligt på produktkvaliteten. Behovet avindustrivalten är dessutom så stort att ettindustrivaltenverk är ekonomiskt motiverat. Koncentrationen till ettindustrivattenverk kräver komplettering av ledningsnätet men är ändågynnsammast bl. a. på grund av alt ledningsdragningarna för industrivatten ochavlopp kan ske parallellt. Totalakostnadsramen för angivna objekt är beräknad till 2,3 mUj. kr., varav 1,4 milj. kr. behövs budgetåret1972/73. 20.Garage-, olje- och brandbod. har oljeförrådet liksomhuvudparten av brandmaterielen förvarats itUlfälligt disponibla lokaler. Anmärkning har riktats mot oljeförrådetsplacering. Den lokal som utnyttjats för brandmaterielen har tagits ianspråk för sitt avsedda ändamål. Garage saknas helt med de svårigheter deltaför med sig. Fabriksverken avser därför att på lämpligt sätt uppföra behövligautrymmen för garage, oljeförråd och brand-skyddsutrustning med bl. a. tvåmotorspmtor och brandkärra. Kostnaderna är beräknade tUl , varav400 . behövs /73. 21.Reningsanläggning för industriellt avlopp vid torpedverkstaden Enligt direktivfrån och i måstereningsanläggning införas för visst industriellt avlopp från torpedverkstaden. Kostnaden ärberäknad tUl , varav . behövs /73. Under rubriken alltså sammanlagt (0,8 + 1,2 + 0,3 + 0,2 + 0,4 + 0,3 + 0,3 + 0,4 + 0,3 +0,2 + 0,3 + 0,3 + 1,4 + 0,4 + 0,2) 7 milj. kr. 1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 100 Den orderingång som följer av gällanderamavtal med försvarets materielverkavseende underhållsverksamhelen har avsevärt överstigit uppgjordaarbetsprognoser. Även vad gäUer beställningar, som inte täcks av ramavtalet,har underhåUsverkstäderna kunnat hemföra betydelsefulla uppdrag. Tidigareinriktning ])å att bedriva underhåll på enbart flygvapnets materiel har i vissutsträckning utvidgats till att omfatta även arméns och marinens materiel. Ianslutning lill träffade underhållsavlal med och avseendeflygplan Draken har överenskommelse träffats även om leverans avmarkutrustning. Den slutförda koncentrationen avmotorunderhåUet till verkstaden i (CVA) har genom.förls. Beslut harfattats av Kungl. Maj:t som innebär alt förberedelser skall vidtas så altöversyner av Viggen-molorn kan utföras vid verkstaden fr. o. m. . TUlÖstersund har en specialfordonsverkstad överförts från . För att bättreutnyttja underhållsresurserna inom koncernen pågår en strukturrationaliseringinom teleunderhållsområdet. Denna har bl. a. medfört att vissa underhållsobjekt överförts från CVA tUl Telub.Utbyggnad av ytbehandlings- och maskinverkstaden vid verkstaden iMalmslält (CVM) har påbörjats. Bland större maskininvesteringar som gjorts kannämnas anskaffning av ett stort anlal numeriskt styrda maskiner och en vakuumugnför avancerad lödning. Ökad skiftgång har införts speciellt inom områden därdyrbar utrustning är placerad, bl. a. vid CVM, där det finns ett större antalnumeriskt styrda verktygsmaskiner. Förbättringav avloppssystemet vid CVA För fullföljandetav redan beslutad förbättring av avloppssystemet kostnadsberäknad till 1,5 mUj. kr., nu indexmässigluppräknat till 1,6 milj. kr., varav . beviljats, behövs 600 000 kr.budgetåret 1972/73. Utrustning för mobilt teleunderhåU, CVA För att slutföraden anskaffning av utrustning för mobilt teleunderhåU som kostnadsberäknats tUl1,8 milj. kr., varav . beviljats, behövs . För fullföljandetav redan beslutad verkstad i ursprungligen kostnadsberäknad tUl 11,5 milj. kr., nuindexmässigt uppräknad till 12 milj. kr., varav 3,2 milj. kr. beviljats, behövsresterande 8,8 milj. kr. En avskrivning på anläggningen begärs med5 mUj. motsvarande vad ett privatägt företag skulle kunna erhålla ilokaliseringsbidrag. Prop.1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 101 Ombyggnadav ställverk vid CVM För fullföljandetav redan beslutad ombyggnad ursprungligen kostnadsberäknad till , nu indexmässigt uppräknadtill , varav . bevUjats, behövs resterande 500 000 /73. Verkstads-och förrådslokaler för robotunderhåll, CVA CVA har huvudverkstadsuppdrag attombesörja underhåll av ett antal robottyper. Det finns inte några möjligheteratt inrymma verksamheten inom nuvarandelokaler. Behövliga nybyggnader är kostnadsberäknade till 1,8 milj. kr.,varav 1 mUj. kr behövs /73. Tillbyggnadav kontor, CVA Behov av konlorsutrymmen bar förelegallång tid. Provisoriska lösningar har måsttillgripas, bl. a. förhyrning av lokaler utom CVA. Dessa lokaler har byttägare och CVA har blivit uppsagd lill . Delta framtvingar enutbyggnad av befintlig kontorsbyggnad att vara färdig nämnda år. Kostnadema är beräknade tiU 3 milj. kr., varav 1,5 mUj. Verkstadslokalerför speciell materiel, CVA CVA har huvudverkstadsuppdrag för vissspeciell materiel. Arbetet med dennamateriel kräver lokaler i bergverkstaden. Dessa kan erhållas genomomdisponeringar och friställning av lokaler med sådan verksamhet att den kan omplaceras till byggnad ovan jord.Detta medför dock ombyggnad av de friställda lokalerna i bergverkstadensamt tillbyggnad av driflavdelningens byggnad ovan jord. Projektet ärkostnadsberäknat lUl , som behövs /73. Projekteringav kontorsbyggnad, CVM Arbetet vid underhållsverkstädernakännetecknas delvis av en stor mängd kvalificerat tekniskt arbete ikontorsmiljö underhållsrutiner, beskrivningarm. m. med motsvarande stora lokalbehov. För att lösa lokalbehoven hargenom åren en stor mängd provisorier genomförts. Läget är nu att vissa lokalerav olika anledningar är helt olämpliga, inte minstav rationaliseringsskäl. En nybyggnad som ersättning för ett antal provisorierbedöms därför nödvändig. För att i detalj klarlägga behoven och utarbeta förslag krävs medel förförundersökningar med . under /73. Ändringav monteringshall, CVM Befintligmonteringshall för flygplansunderhåll vid CVM måste iord-nmgställas i enlighet med de fordringarsom ställts. 1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 102 förstärksgolvet saml förbättras ventilationen m. m. Kostnaderna är beräknade tUl , varav 300 000 kr.behövs /73. Om-och tiUbyggnad av instrumenlverkslad, CVM Enligt avtal skall CVM svara förunderhåll av bl. a. instmmentmate-riel för Viggen-systemel. Detta ställerutökade krav på verkstadsresurserna. Nuvarande inslmment\'erkstad måste därförbyggas ut. Kostnadema är beräknade tUl 1 mUj. kr., varav . Under rubriken sammanlagt (0,6 + 0,8 -t- 8,8 + 0,5 + 1 + 1,5 + 0,5 + 0,3 + 0,3 +0,6) 14,9 mUj. Den för fabriksverken nödvändigabreddningen av produktunderlaget medkoncentration på det ci'Ua produktområdet kräver för att kunna genomförasi konkurrens på lika vUlkor med andra förelag, att verket har snabbttiUgängliga medel. Detta är särskUt nödvändigt om verket skall kunna förvärvasådant kunnande genom licenser o. d., som är nödvändigt för att kunna tUlgodosekraven på vissa marknader som kan bedömas vara särskilt expansiva eller avandra skäl lönsamma. Inom den nu förstärkta marknadsorganisationen har ettutredningsarbete påbörjats för att klarlägga vUka marknader som mot bakgmndav verkets kunnande och kapaciletssituation kan framstå som intressanta påsikt. Kravet på samarbete med utomstående företag inom och utom landetunderstryker behovet av obundna resurser för dylika insatser. HärtiU kommermedelsbehov för igångkörning av nya produkter, marknadstester ochprovförsäljningar samt för att anskaffa viss pro-duktionsutmstning.Kostnadsramen för /73 beräknas till 5 mUj. Den beräknadeinleveransen till fabriksverkens fond av avskrivningsmedel för utrastningar torde för denytiUverkande fabrikerna, under-håUsverkslädema och tvätlerierna tiUsammansuppgå till 12,5 milj. kr. för /72. För reinvesteringar i maskiner ochutrustningar för / 73 begärs 12.5 mUj. Med hänvisning tiU vad som anförts iprop. 1971: 1 (bilaga 15 s. 138) föratsätter fabriksverken att oförutseddautgifter får bestridas av medel inom ramen för den föreskrivna uppräkningen med10 "/o. Prop.1972:1 Bilaga 15 Industridepartementet 103 Beräknad medelsförbrukning /73 För /73 räknarfabriksverken alltså med en medelsförbrukning av 49,3 milj. kr. Sedan dettabelopp på sedvanligt sätt ökats för konjunkturreserv och därefteravdrag gjorts med 5,4 milj. kr. motsvarande den vid budgetårets ingångberäknade behållningen, uppgåranslagsbehovet för /73 tUl 48,8 milj. kr. Detta innebaren ökning av anslaget med 6,3 milj, kr. i förhållande till innevarande budgetår. Den externa faktureringen vid förenadefabriksverken uppgick under verksamhetsåret1970/71 till 557,4 mUj. kr., vilket är 102,9 mUj. mer än underföregående verksamhetsår. Ökningen gäller framför allt fakturering på försvaret,där verkstäderna ökade med 43 milj. kr. och fabrikerna med 13 milj. kr. På den civUa sidan var fabrikernas faktureringsökning12 milj. kr. och tvätteriernas 16 mUj. Vidare ökade över-skottsförsäljningenmed 9 milj. kr. Det redovisade ekonomiska resultatet avfabriksverkens verksamhet var betydUgt sämre för /71 än föråret . Vid jämförbar beräkningav resultatet före avskrivningar samt finansiella och extraordinäraintäkter och kostnader hade rörelseöverskottet minskat från 28,7 milj. kr.till 22,1 milj. kr. Det slutliga resultatetför /71 efter avskrivningar m. m. visade ett nettounderskottav 23 milj. kr. Delta negativa resultat har orsakats främst av de kostnader som uppstått genom tUlämpning av restriktivarevärderingsprinciper för vissa tillgångar. Sålunda har varulager och fordringarskrivits ned med 30,9 milj. kr. och aktier med 7,8 milj. kr. Ett belopp motsvarande nedskrivningen av aktier harlevererats in tUl statsverket. Vidare har 15,2 milj. kr. levererats inmotsvarande gjorda avskrivningar på byggnader och maskiner. Någon räntapå kapitalet i fabriksverkens fond har medhänsyn lill rörelseresultatet inte kunnat levereras. Fondens kapital utgjordeden 295,9 milj. kr., vilket innebär en ökning med 25,6milj. under /71. /67 har gällt attdet överskoll som fabriksverken bör inleverera till statsverket har beräknatsmed en procentsats, motsvarande normalräntan för lån från statensutlåningsfonder, på den vid verksamhetsårelsingång redovisade behåUningen inom fabriksverkens fond. Under vissa årdå rörelseöverskotlet översteg den fastställda förräntningen på statskapitaletfonderades de överskjutande medlen för speciella ändamål. Medlen användes ihuvudsak för produktutveckling, rationaUsering och marknadsföring. Dennaordning bör nu upphöra. I fortsättningen bör uppkommande överskott, oavsettstorleken, i sin helhet inlevereras. Orderingången ökade starkt under verksamhetsåret1970/71. Prop.1972:1 BUaga 15 Industridepartementet 104 samhetsåretsutgång uppgick värdet av inneliggande order lill 476 milj. kr. vid de nytUlverkande fabrU;erna och till 182mUj. För vissa av produktionsenheternainnebär detta att sysselsättningen är tryggad framåt. /71 inträffade avsevärda produktionsslör-ningar framför aUt vid Zakrisdalsverken.Denna produktionsenhet svarade för en betydande del av fabriksverkens negativaresultat. Under innevarande verksamhetsårförutses vid Zakrisdalsverken en betydande resultatförbättring, som dockinte väntas medföra överskott. Även verksamheternavid gevärsfaktoriet. Åkers krutbruk, torped-verkstaden och beklädnadsverkstadenutvisade underskott under verksamhetsåret1970/71. För dessa enheter utom för beklädnadsverkstaden förutses väsentliga förbättringar av lönsamhetenunder innevarande verksamhetsår. Övriga produktionsenheter utvisade ettpositivt resultat. Antalet anställda vid fabriksverken,omräknat lill årsanstäUda, uppgick till i medeltal 7 078 under verksamhetsåret1970/71. I löner utbetalades 197 milj. kr., vartill kom sociala kostnader med83 milj. kr. Fabriksverken har för nästa budgetårframlagt ett investeringsprogram på 49,3 milj. kr., vilket med 2,5 milj. kr.överstiger den investeringsram som godkänts för innevarande budgetår. Av begärda investeringsmedel behövs 16,1milj. för att fullfölja redan fattade beslul. För att slutföra byggandet avdet nya tvätleriet i och förutbyggnaden av tvätteriel i behövs sammanlagt 3,1 mUj. kr.För de nytUlverkande fabrikerna behövs sammanlagt 2,3 milj. kr. för attslutföra vissa mindre investeringsobjekt. I fråga om underhållsverkstäderna kommerbyggandet av en verkstad i , som påbörjades , attslutföras . Denna verkstadberäknas ge sysselsättning för ca 100 personer.