基本事实:本院查明的事实一致，本院予以采信。反诉原告凯迩森帐篷公司为支持其诉称向本院提交如下证据：1.被告朋友圈记录，拟证明被告与藏民朋友之间相处融洽，被告多次表示感谢当地藏民朋友的帮助，不存在原告所称辱骂藏民的事实；2.双方微信聊天记录，拟证明原告虽向被告征询意见，但是最终的都是由原告自己做的决定，且双方沟通过程中，原告多次变更需求。如2020年4月被告根据原告要求为其搭建了印第安帐篷，但原告以忌讳为由取消订购需求，被告无条件听取、遵从原告并丝毫不追究原告违约责任的事实。证明自2020年5月起被告即根据原告认可的方案为其试搭帐篷及准备家具，并根据原告要求完成了发货义务；3.现场照片，拟证明被告在原告为按约支付货款的情况下仍然根据合同约定将原告订购的货物为其进行现场搭建并组建好家具、基本完成合同约定的事项的事实。其中，现场搭建的牦牛帐篷增加了平台及楼梯，与试搭时不同。4.微信聊天记录，拟证明1.被告多次向原告催收中期款，原告最终未按照支付的事实；2.证明原告可预期利益损失不存在的事实，原告明确表示根据季节等特点其订购的帐篷营业时间短暂（一年开业也就是3个月，3个月里除去雨季，最多有一半会有客人），故其没有考虑盈利模式，且其开业完全是为了招待朋友所需的事实；3.证明原告在合同约定外要求增加、变更工作内容的事实；5.《帐篷、家具订购合同》，拟证明2020年6月20日原被告签订案涉合同，并对合同货物、合同价款、付款方式等进行了明确约定；6.微信聊天记录一份，拟证明反诉原告按约为反诉被告完成试搭建工作，并于2020年6月22日完成发货的事实；7.现场照片一份，拟证明反诉原告完成发货义务，反诉被告未按约及时付款的情况下仍为反诉被告现场安装搭建帐篷及家具等事实；8.微信聊天记录一份，拟证明反诉原告多次向反诉被告催要其他拖欠的帐篷中期款，但反诉被告均未予以支付。原告（反诉被告）喀哈尔民宿公司对凯迩森帐篷公司提交的证据质证意见如下：对证据5无异议；对证据3，反诉原告称现场搭建的牦牛帐篷增加了平台及楼梯，与试搭时不同的事实不认可，平台和楼梯是合同中有约定的，是按照合同约定内容；反诉被告提交的其他证据均不能证明对方已经全面交付货物的事实，微信聊天记录并不连续。本院对凯迩森帐篷公司提交的证据认证如下：证据1与本诉原告证人王某的证言一致，本院予以采信；证据2能够说明反诉原告根据反诉被告认可的方案为其试搭帐篷及准备家具，本院依法予以采信；证据3能够证明反诉原告完成合同约定的部分安装事项的事实，本院依法予以采信；证据4能够证明反诉原告多次催收付中期款的事实，本院依法予以采信；证据5、6、7、8能够证明反诉被告未按约在发货前全面履行支付中期款的事实，本院依法予以采信。本院依据上述有效证据及当事人陈述，认定以下案件事实：2020年6月20日，原告（反诉原告）喀哈尔民宿公司与被告（反诉被告）凯迩森帐篷公司签订《帐篷、家具订购合同》，合同约定主要内容为：（一）甲方向乙方订购6ｍ木结构圆顶星空帐篷1座含防腐木卫生间、含床头背负墙造型一套、含前面露台，6.5ｍ木结构星空帐篷1座、含防腐木卫生间、含床头背景板造型一套、含前面露台，4ｍ莲花帐篷1座含防腐木卫生间、含前面露台，6ｍ×12ｍ餐厅四边形帐篷1座、含防腐木卫生间一套、含前面露台，5座临时尖顶帐篷含露台，含床头桌子5套，含木结构立柱1套，含门口木支架1套不含卫生间。老实木大床1张小床2张、床头柜2个，老实木沙发5件、茶几一件，老木门板大桌子3套、长条实木椅子4套。窗前桌子3套，儿童楼梯3套，阳台热水器4套，衣帽架三套，挂衣服板3套，菜木板15件，户外阳台实木多层板椅子20套，黑铁炉子3套，野外卫生间2间，快速钢结构基础209套、太阳能基础和电板安装、含帐篷阳台木结构扶手等。合同总价格为611665元，含税金普通发票，含工厂制作，含现场安装，不含卫生洁具，不含运输费；（二）乙方负责现场基础施工安装、甲方辅助确定位置；（三）乙方负责帐篷、露台、卫生间、乙方提供的家具设备安装，甲方负责现场照明和施工电源；（四）乙方到现场安装工人3-4人，甲方负责食宿，现场帐篷开始安装的临时工费用由乙方承担。货物搬运到安装地点费用由甲方提供。...（六）交货日期约定为合同签订预付款打达乙方账户后65个工作日内安装完成；乙方对于不由本方人力所能控制的灾害或意外情况造成的损失和延迟不承担责任；付款方式约定为：1.合同签订后甲方预付帐篷销售预付款230000元；2.产品在乙方场地试搭建完成，发货前甲方付乙方帐篷中期款370000元；3.产品安装完成使用一个月后无质量问题甲方付清尾款11665元，如有质量问题乙方负责维修更换，差旅费由乙方承担。乙方提供的账户姓名：上海凯迩森帐篷有限公司，中国银行上海逸仙路支行支行卡号4481××××2484。违约责任约定：乙方必须严格按照此合同中所规定的质量、规格、准时向需方交货；甲方如不按时支付所有款项，乙方有权取消此合同并收回合同产品，并保留起诉和要求得到赔偿的权利。2020年4月15日先由上海瑞檩国际贸易公司代若尔盖喀哈尔尔民宿服务有限责任公司向凯迩森帐篷公司支付了90000元定金；于2020年5月20日由原告（反诉被告）喀哈尔民宿公司向凯迩森帐篷公司支付了50000元；于2020年5月25日支付了20000元；于2020年6月10日支付了70000元，双方于2020年6月20日签订合同时已经向被告（反诉原告）支付款额共计230000元。本诉被告于2020年6月17日提供了一份发货清单，经本诉原告委托代理人张某确认收悉，本诉被告于2020年6月22日货物开始装车发货，2020年6月22日发货当日原告（反诉被告）向被告（反诉原告）转账25000美金和现金支付了9500美金，共计34500美金，经双方确认换算为人民币242535元，至此剩余中期款127465元未支付。本诉被告于2020年6月30日开始现场搭建、安装，经本诉被告向本诉原告催要剩余中期款后，于2020年7月11日原告（反诉被告）支付了50000元，至此剩余中期款项77465元未支付。于2020年7月12日牛文杰未领取剩余77465元中期款，也未完成剩余帐篷搭建、家具安装工作情况下，未通知本诉原告便离开若尔盖县回上海。剩余部分帐篷搭建及家具安装工作由本诉原告完成。
答案: 本院认为，原告（反诉被告）喀哈尔尔民宿公司与被告（反诉原告）凯迩森帐篷公司签订《帐篷、家具订购合同》，该案系买卖合同纠纷，买卖合同内容包含所订购货物的搭建及安装工作，合同由原、被告双方共同协商签订，系双方真实意思表示且内容不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效，原被告双方应当按照该协议全面履行合同。关于本诉原告第一项诉讼请求，本诉原告请求判令解除原被告签订的《帐篷、家具订购合同》。本案被告（反诉原告）已经履行合同主要义务，不存在《中华人民共和国合同法》第九十四条规定的解除合同情形，本院依法不予支持本诉原告的第一项解除合同的诉讼请求。关于本诉原告第二项诉讼请求，本诉原告请求判令本诉被告赔偿其损失348000元。1.本诉原告喀哈尔民宿公司称与被告凯迩森帐篷公司口头约定在卸货地卸货时再清点所有材料再支付中期款，同时中期款金额更改为35万的陈述凯迩森帐篷公司不予认可，本诉原告未提交其他证据证明原被告之间存在补充合同或者更改合同的事实，应当承担举证不利后果，故原告应当按照双方认可的《帐篷、家具订购合同》中约定的付款方式全面履行付款义务，因本诉原告未按约在发货前支付帐篷中期款，构成违约，应当承担违约责任；2.本诉原告庭审中陈述其与第三方公司上海东芮建筑公司签订《装修施工合同》未告知本诉被告，本诉被告对该合同真实性提出异议，本诉原告未提交其他证据证明因本诉被告未完成安装工作足以造成其348000元损失的依据；3.《装修施工合同》约定的费用报价表证明人工费按小件个数计算，且庭审中经本诉原告确认该计算方式，经本院核实，该合同人工费远超出市场价，本诉原告称人工费过高是由于当时暴雨、运输困难、工人从上海过来等原因，其陈述的原因与合同报价无关，因该《装修施工合同》人工费过高，本诉原告未能作合理解释也未提交其他证据予以佐证，且双方均认可案涉帐篷系拆卸式设计方案，本诉原告现有证据无法证明后期安装损失达到348000元，应当承担举证不能后果；4.原告提供的上海东芮公司发票，案涉工程约定20天工期，应予2020年9月13日完工，本诉原告提供的发票分别于2020年9月24日、2020年11月20日、2020年12月21日出具，经本诉被告提出异议，本诉原告未作合理解释；5.本诉原告称货物缺失证据不足，且本诉被告于2020年6月17日在微信提供发货清单，经本诉原告确认收悉，于2020年6月22日才发货，期间5天左右时间足以由本诉原告清点货物，未清点事实本诉原告亦存在过错；6.本诉被告于2020年6月21日微信告知本诉原告支付剩余中期款，可以把剩余搭建、安装工作完成，本诉原告仍于2020年8月23日与第三方公司签订总价338000元《装修施工合同》反常，本诉原告未作出合理解释；7.热水器无法使用与木材材料腐蚀霉变的事实，本诉原告未提交证据；故本院依法不予支持本诉原告请求判令本诉被告赔偿其损失348000元的诉讼请求。关于本诉原告第三项诉讼请求，本诉原告请求被告赔偿其可得利益损失270000元。本诉原告主张的该损失系其经营损失，由于原告庭审陈述至今未经营，向本院提交的第三方平台类似帐篷酒店价格参考并不是本诉原告民宿所在的若尔盖县其他帐篷酒店，且均为12月收入，根据若尔盖县当地情况，12月份不再经营帐篷公司，因此其提供的证据不足以证明其存在的损失为270000元，应当承担举证不利后果，对本诉原告的可得利益损失赔偿请求本院依法不予支持。关于反诉原告的诉讼请求，请求判令反诉被告支付拖欠反诉原告的帐篷中期款77465元，并支付逾期付款的利息损失1082元（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年6月22日起算至2020年10月31日止，2020年11月1日之后的利息损失仍应当按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至反诉被告实际付清之日止）。1.反诉原告在反诉被告未支付少部分中期款情况下，其应在全面履行义务后，通过司法程序维护其权利，以防止双方损失扩大。但其在未通知反诉被告即离开若尔盖县，致使反诉被告工程延期，且订购货物系反诉原告设计制作，给反诉被告后期搭建、安装困难加剧，给反诉被告造成一定损失；2.反诉原告后期亦未全面履行其约定的搭建、安装义务，部分帐篷搭建、家具安装义务确由反诉被告自己或者委托第三方完成；3.合同约定临时工人工费由反诉原告承担，但该人工费实际系反诉被告支付。原被告双方都未全面履行合同义务，双方均存在过错，双方均在案涉合同中存在损失，应当各自承担相应责任，故该未支付帐篷中期款项与反诉被告损失相抵，本院对反诉原告的主张不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：一、驳回本诉原告若尔盖喀哈尔民宿服务有限公司的全部诉讼请求；二、驳回反诉原告上海凯迩森帐篷有限公司的全部诉讼请求。本诉案件受理费4990元，由本诉原告若尔盖喀哈尔民宿服务有限公司负担；反诉案件受理费882元，由反诉原告上海凯迩森帐篷有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省阿坝藏族羌族自治州中级人民法院。