根据下列事实确定涉及的法律条文。
本院查明事实如下：1.阿米诺公司与新创公司就学生计步手环项目进行合作：由新创公司提供产品的外观和结构设计；由阿米诺公司依照新创公司的要求进行学生计步手环的PCB（印刷电路板）研发以及硬件程序（亦称驱动程序或操作系统）的研发，并由阿米诺公司负责采购物料，按照新创公司要求的外观和结构设计加工成品，出售给新创公司。2.新创公司与阿米诺公司通过深圳中电网络技术有限公司（以下简称中电公司）签订《技术开发（委托）合同》。新创公司主张中电公司于2017年9月8日向其发送了《报价单》，并提交该份《报价单》，其上载明：主体研发、软件研发、样品采购三部分费用共计84000元。其上备注：（1）本报价单有效期15天；（2）此金额含增值税（6%）的人民币报价；（3）出货达到4000，在后续4000出货中返还2.5（其上手写数字3）万主板研发费；出货达到8000后，在之后出货中返还剩下3万主板研发费；付款方式：电汇。该《报价单》上无签名或盖章。2017年9月18日，新创公司作为委托方（甲方）、阿米诺公司作为受托方（乙方）、案外人深圳市中电网络技术有限公司作为见证方（丙方），于深圳市南山区签订《技术开发（委托）合同》，约定：甲方委托乙方研究开发学生计步手环项目，同时委托丙方托管该项目的研究开发经费和报酬，并适时协调、跟进。完成期限自合同最后签订之日起60个工作日内，即从2017年9月18日起至2017年12月17日止。交付产品：可安装文件、程序源码及相关文档，样机，工程PCB源文件，底层驱动源代码，智能手环BOM。本合同项目技术成果的专利申请权、计算机软件的著作、技术秘密以及技术资料等知识产权归甲方所有。项目酬金与支付条件：合同金额为84000元（含6%税费）；收款账户为中电公司招商银行账户；预付款于2017年9月18日支付25200元；完成硬件设计，进入调试阶段于2017年10月15日支付33600元；提供50个样品，产品满足项目功能明细表所提到的功能，于2017年12月17日支付25200元。3.上述《技术开发（委托）合同》签订后，新创公司主张其支付研发费用如下：于2017年9月18日向约定的中电公司收款银行账户转款25200元，于2017年11月15日又向中电公司银行账户转款33600元，于2017年12月7日向阿米诺公司支付15000元，于2018年4月23日向阿米诺公司支付10000元，前述共计支付83800元。对此，阿米诺公司确认收到新创公司向其支付的25000元研发费；确认于2017年9月21日收到中电公司转交的22680元，于2017年11月16日收到中电公司转交的30240元，前述共计收到77920元研发费。4.阿米诺公司在研发案涉产品时，知道案涉产品最终将由新创公司销售给香港中文大学教育学院。为案涉产品的硬件程序能够满足香港中文大学教育学院研发的软件的需求，阿米诺公司技术人员曾与香港中文大学教育学院软件研发人员进行技术对接。5.阿米诺公司完成硬件程序与PCB（印刷线路板）的布板图设计后，做出初步样品，经新创公司确认样品合格后，新创公司再与阿米诺公司签订供货合同。6.为实现批量生产，2018年5月16日，阿米诺公司与案外人深圳市鑫卡立方智能科技有限公司（以下简称鑫卡立方公司）签订《模具制作合同》，约定：鑫卡立方公司按照阿米诺公司提供的样品或设计图纸制作模具；共三套模具，两套塑胶模具和一套硅胶模具；模具费用共计36500元；如因阿米诺公司原因需要修改模具，鑫卡立方公司应予以配合，对于改动不大的情况，鑫卡立方公司不得要求收取改模费用，对于改动较大的情况，经双方协商，鑫卡立方公司有权收取适当的改模费用（阿米诺公司另付）作为补偿；阿米诺公司承诺后期产品制作（用乙方制作的模具制作塑胶、硅胶产品）均在鑫卡立方公司生产，模具由鑫卡立方公司负责保管，阿米诺公司不得随意移模。7.上述《模具制作合同》签订后，新创公司将36500元模具费交付给阿米诺公司，由阿米诺公司将该款项支付给鑫卡立方公司。该付款过程经双方当事人确认。8.2018年10月24日，阿米诺公司与新创公司签订744号合同，约定：阿米诺公司提供符合相关产品质量规定的产品供新创公司销售，阿米诺公司负责技术支持，新创公司负责销售。产品经过双方约定的价格为不含税93.6元，阿米诺公司必须开具增值税发票给新创公司；包装材料由客户选定，价格最后协商；付款方式：新创公司下单起10个工作日先预付货款25%作为阿米诺公司备料生产，阿米诺公司生产交货给新创公司确认无误后5个工作日再付25%，新创公司交付客户验货确认，客户确认合格后20个工作日再支付尾款50%。本合同产品的每批量产订单的交货货期最多为30天（即阿米诺公司收到新创公司订单预付定金到阿米诺公司书面通知新创公司提货之日），双方可协商在执行具体订单时共同努力争取缩短货期，该时间为阿米诺公司生产成品交付至新创公司指定的交货时间，下单前阿米诺公司必须将打样合格产品交付新创公司确样，新创公司客户确认认同批量生产，交货时间以确认样品后3个工作日起开始计算批量生产交货日期。阿米诺公司保证产品的售后服务满足国家的相关基本规定，综合返修率不超过4%；阿米诺公司提供对产品一年无偿维修，产品售出一年后的故障由阿米诺公司提供有偿的维修服务，维修价格参考市场价格，新创公司负责往返物流费用；阿米诺公司保证提供的产品是全新的、未使用过，采用新创公司规定要求的产品质量、产品材料和工艺，并符合合同规定的质量、规格和性能要求；阿米诺公司按照新创公司下单数量生产同时必须多生产15%的产品作为备品一并交付给新创公司；阿米诺公司交货给新创公司，在新创公司投入使用后发现超出规定备品外的产品出现不良品，新创公司有权取消生产批次订单，阿米诺公司需退还新创公司所有预付款项并承担一切损失费用，如阿米诺公司在5个工作日内未执行退款，阿米诺公司每天按所有费用的10%交付逾期滞纳金给新创公司。采购订单说明：试产完成测试后，后续订单数量不得少于4000，由阿米诺公司负责采购和生产；阿米诺公司未按规定时间交货，若超出交货时间10个工作日仍未交货，新创公司有权追究阿米诺公司责任，并退回预付款，如在5个工作日内未执行逾期一天按10%缴纳滞纳金给新创公司，以此类推。订单生产后阿米诺公司应将软件技术，包括任何专有文件源代码和资料、样品以及所有文件、培训教学软件毫无保留给予新创公司。因阿米诺公司多次打样样品未达到新创公司客户需求造成项目不如期交付或完成的，阿米诺公司应退还新创公司已支付各项费用并赔偿所有经济损失；如新创公司单方解除合同，阿米诺公司无需退还新创公司已支付的各项费用，因阿米诺公司解除合同，应退还新创公司已支付的各项费用；因技术难题阿米诺公司无法完成项目，阿米诺公司要承担所有责任和退还新创公司已付所有费用，如在5个工作日内未执行每天按所有费用的10%支付逾期滞纳金于新创公司，以此类推。9.744号合同签订当日，新创公司向阿米诺公司下达744号采购订单，该订单载明采购数量为4000个，单价为93.6元，总价为374400元，备注：生产4000个黑色手环交付新创公司，每个手环有两条表带，一条长（黑色），一条短（黑色），两个表扣（黑色），多生产150台，补之前打样样品。该订单载明交货时间为2018年11月30日。该订单加盖双方当事人印章，并由双方代表签字确认。10.针对744号采购订单，阿米诺公司未在约定的2018年11月30日前交付货物，而是于2018年12月11日至2019年1月2日期间陆续交货。共交付4766台案涉货物。双方当事人确认多交付的766台货物中600台系属备品。原告确认剩余166台不应计费，被告主张该166台货物系补之前的样品。11.针对744号采购订单，新创公司提交五张收据及三张支付凭证显示其向阿米诺公司的付款情况如下：2018年5月31日、2018年6月21日分别支付15000元、30000元，该两笔款项由阿米诺公司出具的收据中注明为“借款”；2018年10月29日支付84550元，该笔款项收据中注明为“手环项目订金”；2018年12月23日、2019年1月6日、2019年1月7日，分别通过银行转款方式支付30000元、10000元、79400元；2019年2月13日支付18万元，该笔款项由阿米诺公司出具的收据中注明“手环尾款（尾款已结清）”。12.阿米诺公司确认收到上述款项（共计428950元），并主张2018年5月31日、2018年6月21日收到的两笔共45000元借款中有10950元抵充了模具款，剩余34050元抵充了744号采购订单项下的货款，故744号采购订单共收到418000元货款，该款计算中含阿米诺公司给予新创公司的4475元让利。阿米诺公司还主张，该418000元货款扣除744号采购订单中载明的货款总额374400元，计43600元，系新创公司支付的除含一条长表带加表扣的手环产品外的“其他材料”款，“其他材料”包括：短表带（含表扣）、包装盒、充电线、说明书。新创公司认可45000元借款已经在744号采购订单项下结清，但不认可阿米诺公司对于另行计算价格的“其他材料”所含内容的主张，新创公司主张在采购订单外另行计算价格的“其他材料”不包含短表带（含表扣），仅包含包装盒、充电线和说明书。13.2019年2月12日，阿米诺公司与新创公司签订308号合同，约定：产品经过双方约定的价格为90元，阿米诺公司必须开具增值税发票给新创公司；新创公司下单起7个工作日先预付货款25%作为阿米诺公司备料生产，阿米诺公司生产交货给新创公司确认无误后10个工作日再付25%，新创公司交付客户验货确认，客户确认合格后20个工作日再支付尾款50%。本合同产品的每批量产订单的交货货期最多为25天。阿米诺公司按照新创公司下单数量生产同时必须多生产13%的产品作为备品一并交付给新创公司。308号合同未约定后续采购订单的订货数量。除前述内容外，其他内容与744号合同的对应内容相同。14.308号合同签订当日，新创公司向阿米诺公司下达308号采购订单，阿米诺公司于次日签字盖章确认该订单。该订单载明采购数量为3050个，单价为90元，总价为274500元；交货时间为收到采购订单和定金起25天后交付货物，如有逾期按双方签订合同执行。该订单备注：其中1447个长短表带各一条（黑色）；2000个长短表带各一条（深蓝色），以上次打样颜色为标准。15.经双方当事人确认，308号采购订单约定的交货日期为2019年3月10日前。阿米诺公司未在该日期前交付货物，而是于2019年4月28日向新创公司交付共3447台货物。新创公司确认其中397台货物为备品。16.双方当事人确认，308号采购订单签订后，新创公司仅于2019年2月13日向阿米诺公司支付68625元货款，相当于该订单载明总货款的25%，未再支付其余货款。17.在308号采购订单相关货物生产过程中，阿米诺公司曾因新创公司的客户提出表带出现缝隙的问题，需要进行修改，故阿米诺公司要求鑫卡立方公司修改生产模具，并在此基础上重新出具样品。为此，阿米诺公司支出2000元改模费以及2600元打样费。18.阿米诺公司提交的微信聊天记录显示，2019年4月11日开始，新创公司代表人向阿米诺公司代表人发送信息，多次询问第三批货物物料的准备情况，新创公司代表人于2019年4月22日发送信息称“按4K的备你增加4百”，于2019年5月5日发送信息称：“我知道第三批你还是会拖延我的交期，我都不敢给你签合同，只有你备齐物料才给你签合同，你看我跟你合作够意思吧！”“板子也是物料的一种，跟你说了第三批我是要在4.25交货”。阿米诺公司回复：“备齐物料我垫的不少，另外要是老板子早贴了”“这批是为了解决复位问题，PCB重新做的蔡总”“之前我们要验证一下啊，不能开玩笑”“数量从3600更改成4000，电池又要增加连接插座”，新创公司则表示：“所以你们还是给不出一个很准确的交货时间，客户那边现在又要增加一项验货时间延期罚款，我又要多承担一项责任风险……”“你不够强大我谈判就很被动，这个我也跟你说过，我希望你强大，我谈判也有底气”“要是像这样拖延交期，谁亏得起……”“你看款没下来，我叫你料备齐了，我就要先给你结算，这个是我答应你的……”“我也是在先垫的”“还有研发费用第一批我就给客户扣了，我是在第二批给你扣，结果你还是没有给我算……”“这个事在第一单下单都跟你说过了，你说资金紧，这第二单先预付时也给你说了再付第二次款要扣，结果你还是没有算……”阿米诺公司回复：“研发费别扣啦，再扣我就光光了”，新创公司表示：“靳总，这个也是有合同的，不然我为了订单不会这么早给客户扣的，算起损失，我第一单亏得一塌糊涂……”“账你们再算一下给我发，物料到齐工厂跟我说一下，物料到齐我们再签合同，不然我怕了，违约金你们都承担不了”。阿米诺公司表示：“滞纳金蔡总说怎么扣吧，这样子这账对到啥时候去了”，新创公司则表示：“你先算，我说了实在不忍心按合同给你照算……”新创公司代表还通过微信向阿米诺公司代表反映，案涉校园手环产品存在无法开机等问题。19.2019年5月13日，新创公司代表人再次发送信息询问第三批物料是否已经到齐，阿米诺公司回复称已经准备齐全。20.2019年5月16日，新创公司代表向阿米诺公司代表发送关于第三批货物的供货合同，该合同载明：产品价格为每台人民币90元；包装材料由客户选定，价格最后协商；付款方式为新创公司下单起10个工作日内阿米诺公司备齐手环所有合格物料到手环组装工厂后通知新创公司过来看货，新创公司看好手环所有物料后5个工作日内预付30%的货款，阿米诺公司生产交货给新创公司确认无误后10个工作日再付20%货款，交付客户验货确认合格后20个工作日再支付尾款50%；本合同产品订单交货期为20天，阿米诺公司在执行具体合同订单中努力争取缩短交货期，该交货时间是双方亦签订合同和采购订单之日起开始计算，下单前阿米诺公司必须打样合格产品交付新创公司客户确样，新创公司客户确认认同批量生产，交货时间以确认样品后3个工作日其开始计算批量生产期日期；阿米诺公司按照新创公司下单数量生产同时必须多生产15%的产品作为备品一并交付给新创公司；新创公司产品投入市场后发现超出规定备品外的产品出现不良品，新创公司有权取消生产批次订单并要求退回所有预付款和赔偿一切损失费用，如阿米诺公司在5个工作日未执行退款则每天按所有费用的15%交付逾期滞纳金；阿米诺公司必须在规定的期限内交货，如超出规定交货时间5个工作日仍未交货，新创公司有权追究阿米诺公司责任，并要求退回预付款，超出5个工作日外仍未交货，逾期一天按10%缴纳滞纳金给新创公司，超出10个工作日外仍未交货则逾期一天按20%缴纳滞纳金给新创公司，以此类推无上限，每个逾期时间段以5个工作日计算，多逾期一个时间段每天多加10%。21.阿米诺公司代表看过上述供货合同条款后表示：“难以操作”。新创公司代表则表示：“没有延期不难操作”。阿米诺公司随即表示：“依照上面条款我方是不具备这样实力的……”22.其后，双方未能就第三批货物的供货合同达成合意，最终未能签订合同。23.2019年5月22日，新创公司与鑫卡立方公司联系取回案涉产品的模具，鑫卡立方公司表示阿米诺公司在其处订购的材料尚未结清货款，包括：长表带（蓝）2000条，短表带（蓝）2000条，长表带（黑）2000条，短表带（黑）2000条，镜片1000个，导光柱5000个，上下壳5000个等，共计货款52200元。鑫卡立方公司表示需结清该笔材料款，才能将模具交付给新创公司。新创公司于当日向鑫卡立方公司交付52200元材料款。新创公司确认该笔材料款对应的相关材料由其实际收取并占有。新创公司亦将案涉产品模具从鑫卡立方公司取出并占有。24.2019年6月17日，新创公司与案外人深圳市世纪摩登科技有限公司（以下简称世纪摩登公司）签订《采购订单》，约定：新创公司向世纪摩登公司订购4000个校园计步手环，单价75元，总价30万元；机头黑色4000个，手环表带黑色长短和劲圈2000个，手环表带深蓝色长短和劲圈2000个；交货时间为打款日起算25天，不超过30天交完。25.阿米诺公司提交电子邮件显示，阿米诺公司代表靳党军曾向包括新创公司客户（香港中文大学教育学院）在内的相关人员发送邮件称：自与新创公司合作以来，为产品的研发、改版调试和量产付出了巨大的心血和努力，但在2018年4月28日阿米诺公司供完第二批货物后，新创公司以供货延期及客户没有付款等理由，一致不支付剩余75%的货款和其他款项；2019年5月22日，因双方对第二批货款以及第三批的付款方式产生分歧，新创公司强行将加工厂4套塑胶模具和物料拉走，造成双方合作中断；货物延期交付的主要原因是镜片工艺复杂，但阿米诺公司在两批供货后，不断钻研学习找到了行之有效的改良方法来提高良品率，但遗憾的是，在产品越来越稳定时，新创公司的行为令其难以理解；因新创公司的说辞无从考证，特请“家喜动计划（案涉手环产品项目）办公室组织”给予调查和评估。26.2019年6月11日，香港中文大学教育学院相关人员回复上述邮件称：已经在阿米诺公司发货前就把第二批货物的所有款项支付完毕，第三批的订金已经在五月份就支付了，对产品没有要求过作出任何改动。同时表示对于新创公司和阿米诺公司之间的合作关系不方便予以评论。27.此后，阿米诺公司与新创公司就双方合同款项的结算、违约金的计算、第三批货物物料费用的承担等产生严重分歧，协商不成，遂提起本案本诉及反诉。28.阿米诺公司主张，新创公司应当向其支付的款项包括：308号合同项下308号采购订单剩余未付75%合同款项205875元；744号合同与308号合同项下向新创公司交付的备品的货款，54000元（600台×**元）及35640元（396台×**元）；308号合同项下除货款外还需另行计算的材料款项包括：短表带加表扣（单价为4.2元+0.5元）、包装盒（含说明书）（单价为1.85元）、电源线（单价为2.1元）；308号合同履行过程中产生的改模费2000元和打样费2600元；阿米诺公司为第三批货物生产准备物料所支出的款项，包括：因解决复位问题重新修改PCB板而报废掉的原版PCB板3600片（含人工费共计5400元），改版后的PCB板4000片（含人工费共计6000元），未加工的底壳（3600元）、中框（2001元），已加工的底壳（1368元），已加工的镜片（3000元），包装彩盒（36000个共计66600元），已经交付新创公司的包装彩盒100个计185元；延期付款的利息损失（以欠付货款205875元加上欠付材料款35216.55元为基数，按照日利率0.1%标准，自2019年6月11日计算至实际付清之日止）；为本次诉讼所支付的公证费5500元。29.对于阿米诺公司的上述主张，新创公司认可308号采购订单约定的75%的货款未予支付；认可744号合同与308号合同项下除货款外存在另行计算价格的材料款项，认可阿米诺公司主张的各部分材料的单价，但主张该另行计算价格的材料中不包括短表带（含表扣），并主张704号合同项下的款项已经结清；对于阿米诺公司主张的其他款项均不予认可。30.新创公司主张阿米诺公司应向其支付的款项包括：返还研发费用6万元；744号合同项下逾期交货的违约金108000元；308号合同项下逾期交货的违约金82350元；因货物质量不合格造成的损失30万元；代阿米诺公司向鑫卡立方公司支付的材料款52200元。31.对于新创公司的上述主张，阿米诺公司均不予认可。 
A: 人民检察院刑事诉讼规则第四百一十四条 
B: 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条 
C: 中华人民共和国刑法第四百三十条 
D: 最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释第二条
答案: B