本院查明事实如下：2013年9月29日，晨光公司与华尔松公司签订《合作协议》。协议约定，晨光公司提供土地作为投资，华尔松公司负责建设销售；晨光公司出资土地并负责办理所有相关政府手续（五证、银行按揭），（华尔松公司办理完图审资料后60个工作日内办完五证，银行按揭手续90个工作日办理完毕，）交华尔松公司进行销售和预售按揭工作；华尔松公司投资建设、销售，返还晨光公司1#、3#、4#楼一层商铺6619.14㎡，4#楼120㎡单元房112套(另外5套由1#楼3套、2#楼2套进行安置分配，除顶层）共计117套，面积14040㎡，共计20659.14㎡作为给晨光公司土地投资补偿，安置楼每户包括公摊面积大于120㎡，由晨光公司协调业主按市场价补交款额给华尔松公司)，其余建筑面积归华尔松公司所有。晨光公司责任：提供土地招、拍、挂及当地村上和政府关于限价房的相关优惠政策的手续，市政配套设施及建筑物散水以外的工程内容不在华尔松公司的工程建设范围内，晨光公司负责协调解决当地村民及相关部门的协调工作。若因该问题造成停工、窝工所产生的费用由晨光公司负担，否则，从返房中扣除。华尔松公司责任:华尔松公司负责项目的投资与管理，对该项目的实施拥有自主经营权……。协议还对违约责任等事项进行了约定。2013年1月15日，华尔松公司与合阳县建筑公司签订《工程施工合同》，华尔松公司为发包人，合阳县建筑公司为承包人，协议约定工程名称为梨花苑B区南区1-4号楼，工程内容为框剪（1.2.4)框混（3）共计92214.14平方米，资金来源为自筹，承包范围为图纸化设计的全部内容（水、电、地暖、进户门、窗），合同价款为88525500元，协议还约定了工期等内容。该合同在建设部门进行备案。2014年3月17日，合阳县规划局向晨光公司颁发了包括涉案工程在内的规划许可证，其中1#楼为地上16层、地下一层结构，规划证载明的建设单位为晨光公司。2014年4月3日，华尔松公司与原告贵州一建公司签订《协议书》，华尔松公司为发包人，贵州一建公司为承包人，工程名称为合阳县西环路新区限价房项目（梨花苑A区二期）1#楼安置楼，结构形式为框架剪力墙，层数17+1，建筑面积按实际面积计算。承包范围±0.00以上主体施工，外墙保温，强电，弱电、弱电的预埋。门、窗工程，防水等施工图纸要求的全部内容。不包括的工程范围：消防工程，电梯安装工程，地下室外回填。合同总价约陆仟万元，综合单价详见承包人的报价书。2014年4月4日，贵州一建公司向华尔松公司通过网上银行缴纳保证金150万元，华尔松公司2014年4月3日出具一张50万元保证金收据，2014年4月4日出具了一张100万元保证金收据。2014年5月6日，晨光公司作为甲方，华尔松公司作为乙方，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部作为丙方签订《补充协议》，协议第一条约定晨光公司出资土地并负责办理所有政府相关手续，在华尔松公司技术资料提供后两个月内将五证（土地证为政府批文和供地合同）、银行按揭资料提供给银行。第二条约定为本工程正常开工，减少各方损失，华尔松公司应尽快安排地下室回填、防水及现场原来所有遗留杂物等问题在15日内完成，给贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部提供一个良好的施工环境。第三条约定贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部在三方协议签订当日借给华尔松公司人民币100万元整，利息2.5%（月息）来解决华尔松公司前期遗留问题。第四条约定华尔松公司把地下室回填、防水及现场原来所有问题解决完，同质检站、晨光公司、监理等相关部门，对华尔松公司以前所做的工程进行验收检定后确保没有任何质量问题，各方签字后生效，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部方可进行施工，如以后地下室一层发生任何质量及债务问题与贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部无关。第五条约定三方将本补充协议通过法律部门公证处公证后，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部再借给华尔松公司100万元整利息2.5%（月息）。第六条约定华尔松公司在贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部盖到五层时必须归还贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部100万元及利息，十层时再归还100万元及利息。第七条约定贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部在盖到十层时，如果华尔松公司不能按合同全额付给贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部工程款时，华尔松公司自愿以每平方米1800元作为工程进度款抵给贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部，并向贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部提供房屋出售所有的相关手续、费用和资料，然后贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部继续施工，若封顶后如果华尔松公司还不能支付进度款，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部有权处理该产权，并且晨光公司、华尔松公司双方无条件配合提供五证及银行按揭手续，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部承诺不拖欠人工工资（贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部须按月每月支付清。）第八条违约责任：本协议签订后，在本项目未完成前，晨光公司、华尔松公司、贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部三方认真执行本协议，任何一方不得违约，否则违约方支付项目总造价5%违约金。2014年5月8日，贵州一建公司向华尔松公司通过网上银行借款100万元，华尔松公司于2014年5月9日出具收据，载明收到借款100万元。2018年12月19日华尔松公司向贵州一建公司出具证明证明该100万元借款用于涉案项目建设。2015年9月8日，华尔松公司作为甲方，段建卫作为乙方签订《施工合同》，合同第一条约定工程名称合阳梨花苑B区南区1、2、3、4号楼，以图纸以内所注明的土建工程，但不包括外墙涂料、所有门窗、上、下水、强弱电、电梯、消防、地暖；施工用水、用电均由段建卫承担。第二条约定工程承包价格该工程住宅楼为1号16+1层全现浇框剪结构，面积约3.3万平方米，工程价款为1160元/㎡。工程总造价约3828万，价格包括配合费，本工程项目的劳务、机械设备、材料、工程质量、安全文明等所产生的所有费用由段建卫承担，一次性包死，结算面积按竣工实际面积计算。第六条约定结算及付款办法屋面封顶付总价的20%，计765.6元；内外粉刷完付总价的20%，计765.6元；达到竣工条件付总价的10%，计382.8元；交工后付总价款的40%，计1531.2元。剩余的10%作为工程保修金，工程验收合格后一年后无质量问题付清。工程面积的计算地下室施工面积按实际面积计算，阳台折半计算，雨蓬不计算面积。2016年7月4日，华尔松公司与段建卫签订《合阳县梨花苑B区南段1号安置楼一层至十一层主体结构工程结算》，1.建筑面积一二层商铺5560㎡，标准层主楼1918.2㎡，阳台111.96㎡，面积合计23832.44㎡。2.已完成工程量进度款主体和二次结构单价根据合同约定按2009定额取费计算，每平方米按1398.3元㎡，建筑工程主体和水电隐埋单价1045元/㎡计算。3.按合同约定返还履约保证金150万，华尔松公司借款100万元，利息从2014年5月9日至2016年6月9日，共计62.5万元（2.5%）……。华尔松公司在上述结算中注明“以上计算暂定”的字样。2017年4月18日华尔松公司与贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部达成《合阳梨花苑B区南段一号安置楼施工误工损失赔偿协议》。内容如下：华尔松公司、贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部原签订的合阳梨花苑B区B区南段一号楼《施工合同》及《补充协议》，由于华尔松公司未予履行相关约定，造成该工程一直处于停工状态，现双方就误工损失，经协商一致，达成如下协议，以期共同遵守：一、该工程于2014年10月15日停工，停工原因如下：1、根据华尔松公司与贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部签订的该工程施工合同及补充协议，华尔松公司未有按合同及协议约定对付退还保证金及借款的履行义务；2、根据《施工合同》51.4款约定，贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部垫资施工至十层后，华尔松公司未能按《施工合同》约定向贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部支付工程进度款。基于以上两点原因，致使贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部对工程后期无法实施投入，故予以停工。二、根据《施工合同》通用条款30.5款，华尔松公司已构成违约，华尔松公司依法应赔偿贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部以下停工误工损失：1、钢筋已生锈导致无法使用，造成损失达75吨钢材，计17.25万元整。2、按合同约定华尔松公司应返还履约保证金150万，一直没有返还，应承担保证金资金利息、月息（2.5%），从2014年11月10日开始算起，止2017年4月30日，共计本息115万元整。3、建设单位华尔松公司借款100万元，利息从2014年5月9日至2017年4月30日，共计本息（月息2.5%）89.1万元整。4、本项目从正负零施工至主体11层停工，除过劳务费用，工程已投资成本资金650万元，按合同约定华尔松公司未能支付工程款，停工时间达两年之久，所造成资金损失从2014年10月15日至2017年4月30日共计（月息2%）398.6万元整。5、由于工期延误时间长达30个月，造成人工误工费48万元整，损失共计667.95万元。以上停工损失由华尔松公司全额赔付，若不按期赔付到位，继而造成的任何直接及间接损失，均由华尔松公司承担全部赔偿责任。三、本合同一式二份，自双方签字盖章之日生效，华尔松公司、贵州建工集团第一建筑工程责任有限公司合阳梨花苑项目部各执一份，具有同等法律效力。华尔松公司法定代表人刘文松在该协议上落款处注明“资料备齐认可”的字样。还查明，涉案工程于2014年10月停工，各方当事人对贵州一建公司已于2014年10月退场的事实无异议。2018年10月华尔松公司进场继续施工。另查明，2014年11月14日在合阳县住建局、人社局和公安局三部门的监督下，晨光公司已现金支付农民工工资450万元,2017年11月2日以房抵债代段建卫支付商混款2212440元。以上事实有当事人提供的证据、庭审笔录、谈话笔录、鉴定结论等在卷佐证。被告人涉及的案由是： 
A: 所有权确认 
B: 合同纠纷 
C: 人事争议 
D: 排除妨害纠纷
答案: B