欣克利角C核電站

欣克利角C核電站（Hinkley Point C nuclear power station，HPC），是目前在英國英格蘭的西南部薩默塞特郡正在建設中的雙機組、3,200 MWe EPR核電站。
該核電廠是英國政府2010年宣佈的八個核電廠之一， 並於2012年11月獲得了核電廠許可證。 2016年7月28日，法國電力公司（EDF）董事會批准了該項目， 2016年9月15日，英國政府批准了該項目，並為投資提供了一些保障。此項目由EDF Energy（EDF Energy）和中國廣核集團（CGN）融資。

**歷史**

**1980 & 90年代**
1981年，英國政府宣佈擴建核電廠的計劃，和反對欣克利角C聯盟 (Alliance against Hinkley C)的成立，以反對在欣克利角 (Hinkley Point) 興建另一座核電廠。翌年八月，政府確定興建欣克利角C的意向。反對欣克利角C聯盟開始出版通訊，敦促政府轉而專注於可再生能源系統的發展，並提醒大眾注意對環境造成的傷害。 
儘管公眾強烈抗議，主持聽證會的女王法律顧問邁克爾·巴恩斯 (Michael Barnes) 還是建議在1990年建造該工廠，但表示任何建設都將推遲到1994年英國核政策審查後。 停止欣克利角擴建活動 (SHE)繼續反對該項目，並主張將資源用於風能和波浪能發電系統。 1995年，在英國建造欣克利C核電廠或任何其他新核電廠的計畫被放棄。

**2000年代**
2007年6月，白高敦內閣開始。2008年1月，英國政府白皮書宣佈支持興建新一代核電站。欣克利角C（HPC項目）與塞茲韋爾C（SZC項目）應該在 2020年代初期貢獻英國13%的電力。EPR的設計者Areva最初估計，可以£24英鎊/MWh的競爭價格生產電力。
原本有A和B兩座核電站，但均因老化事故等原因關閉。目前英國政府正在籌措資金興建新的C核電站，而中國政府將投資此核電站，而此項行動被視為2015年習近平訪英的結果之一。
欣克利點C核電站項目是一個在英格蘭的薩默塞特郡建設一座3,200兆瓦核電站的項目。該核電站包括兩個歐洲壓水堆，是英國政府在2010年宣佈的八大項目之一。

**項目啟動 (2012年)**
英國首相卡梅倫（左）和法國總統薩科齊（右）
欣克利角C是一個透過增加2個新的歐洲壓水反應堆 (EPR) 來擴大現有欣克利角核電站的項目。該計畫於2012年啟動。
2012年2月17日在巴黎舉行的法英峰會期間，法國總統尼古拉·薩科齊和戴維·卡梅倫戴維·卡梅倫發布了有關目前正在研究的歐洲壓水反應堆的公告。 法國電力公司與阿海琺 (AREVA) 和勞斯萊斯 (Rolls-Royce) 共同參與了該項目，並藉此機會宣佈簽署諒解備忘錄。
2012年2月12日星期日，西南反核協會的反對者聚集在欣克利角遺址附近的一個舊農場。
2012年5月，EDF Energy（EDF的100%子公司）暫停了價值£12億英鎊的土木工程合約。新反應堆最早要到2021年才能建成，即原計劃日期四年後，並且該項目的成本已向上修正了40%。
該項目2012年11月26日被授予核設施許​​可證。2014年10月，歐盟委員會調整了“收益共享機制”，使該項目不突破國家援助規則。項目融資尚未確定。

**EDF與CGN的融資協議 (2015年)**
未來的欣克利角C核電廠。
2015年10月21日下午，中國廣核集團（CGN）和法國電力公司（EDF）正式簽署了英國新建核電項目的投資協議，中廣核牽頭的中方聯合體將與EDF共同投資興建英國欣克利角C核電項目（HPC項目），並共同推進塞茲韋爾C（SZC項目）和布拉德韋爾B（BRB項目）兩大後續核電項目。
2017年9月，中英法三方今年9月底在倫敦簽署欣克利角C核電項目一攬子協議，至此完成所有必要的審批和商務流程。 
2011年10月抗議欣克利角新核電站的封鎖行動

**工地開工（2018年）**
2018年12月11日，第一臺機組的建設正式開始，即反應爐大樓地基澆築。 2019年6月28日，英國工業部長為第一個EPR基礎的混凝土板揭幕：在 7,200 平方米的面積上澆築了20,000立方米混凝土，結構強度為5,000噸鋼材。最初的時間表受到尊重。

**規劃延遲及預算增加（自2018年起）**
自2017年3月開工以來，該項目已多次延期，其中一些延期是由於2019冠狀病毒病疫情和英國脫歐造成的，這導致預算嚴重超支。截至5，該項目已延期兩年，預計成本為£250億260 億英鎊（2015年價格，不包括中期利息）， 比2016年的原始預算高出50%。法國電力公司於2023年2月17日發佈的2022年年度業績也反映了這一點，以2023年初的價格計算，成本為£310-320億英鎊，1號機組的啟動日期為2027年6月，還有15個月的延期風險。 2024年1月，法國電力公司宣佈，預計最終成本將為£310億350億英鎊（2015年價格，不包括中期利息），2024年價格約為£416億至479億英鎊，1號機組將於 2029年至2031年間投入運營。

**融資**
法國電力公司在2012年提供的建造成本為£160億英鎊， 在2015年更新為£180億英鎊，並在2017年7月更新為£196億英鎊至£203億英鎊。歐洲委員會先前估計為 £245 億英鎊，包括施工期間的融資成本。該項目的融資將「主要由法國國有企業法國電力公司提供，中國國有企業中國廣核集團將支付£60億英鎊購買其中的三分之一」。法國電力公司 「可能會出售該項目的另外15%股份」。 2015年9月，歐思邦宣佈英國政府再為該項目的融資提供£20億英鎊的擔保。 2016年5月，中國核工業集團 (CNNC) 的一位高級官員表示，"最終方案是由中方持有該項目的33.5%股權。但這將是中國廣核集團與中國核工業集團的組合。我們尚未決定投資的比例"。
2020 年，法國金融市場管理局 (Autorité des marchés financiers, AMF) 對法國電力公司罰款€500萬歐元，原因是法國電力公司在2014年就欣克利角C核電站的成本誤導投資者。法國電力公司曾在2014年10月的新聞稿中聲稱，英國政府的協議與2013年相比沒有變化，而當時的融資計劃出現了重大變化，這可能人為地抬高了法國電力公司的股價。法國金融市場管理局還對法國電力公司當時的首席執行官 (CEO) 處以€50,000歐元的罰款。
2023 年12 月，最近被國有化的法國電力公司 (EDF) 被確認為該項目目前的唯一私人擔保人，中國廣核集團的風險敞口僅限於2016年商定的數字。投資估算大幅增加，可能超過使用2015年定價在2023年做出的£327億英鎊估計。
2024年1月，法國電力公司宣佈，預計最終成本將上升至2015年價格的£310億-350億英鎊之間，具體取決於各種風險結果，或2024年價格的£416億-479億英鎊之間，1號機組將於2029年至2031年間投入營運該站總經理表示，法國電力公司「發現土建建設速度比我們希望的要慢，除了新冠疫情和英國脫歐造成的幹擾外，還面臨通貨膨脹、勞動力和材料短缺」。

**反應堆數據**

**歐洲壓水反應堆**
法國電力公司正在英國建造兩座阿海琺 (Areva) 的歐洲壓水反應堆 (EPR)，每座設計淨功率輸出為1,600 MWe（總功率1,630 MWe）。 目前有三座歐洲壓水反應堆正在運行，其中兩座位於中國台山核電廠，一座位於芬蘭奧爾基洛託核電站。法國弗拉芒維爾核電廠 (Flamanville Nuclear Power Plant) 目前正在建造另一套歐洲壓水反應堆機組。 欣克利角C核電站設計與先前的機組相比有顯著變化，比台山設計多了20%的設備。保障建築已重新設計。這位欣克利角C核電站技術總監在2019年表示，“實際上，欣克利角C核電站是一個已經三十年沒有建造新核電站的國家的首座核電站。”
2016年，法國電力公司董事Thomas Piquemal和Gérard Magnin因擔心項目風險而分別辭職。然而，法國電力公司項目經理 Chris Bakken 表示，法國電力公司有充分信心「不會重複芬蘭和法國歐洲壓水反應堆的錯誤」。

**欣克利角C核電站與A和B的比較**

**圖片**
File:Hinkley Point Power Station - from the Quantock Hills - geograph.org.uk - 1603511.jpg|發電廠的鳥瞰圖
Image:HinkleyPointCoast.jpg|發電廠外景
Image:Hinkley Point B reactors.jpg|欣克利角A，從欣克利角B的入口處看到
Image:Hinkley Point 'B' power station - geograph.org.uk - 1357103.jpg|欣克利角B

**參考來源**

**外部連結==