武漢軌道交通7號線

武漢軌道交通7號線是中國湖北省武漢市第四條穿越長江的軌道交通線路。全線北起武漢市黃陂前川，南至江夏紙坊。不同於之前的武漢地鐵線路，7號線採用了更大站距、更大編組和更快時速的設計，也是世界上單線距離最長的地鐵路線。一期工程、南延線工程和前川線一期、二期工程分別已於2018年10月1日、2018年12月28日、2022年12月30日、2024年10月1日開通運營。

**工程概況**
根據目前的規劃，7號線由三部分組成：一期工程、紙坊線和前川線。

**一期工程**
一期工程南起洪山區野芷湖站，北至東西湖區園博園北站，線路全長31公里，共設19座車站，全部為地下車站。線路跨越漢口與武昌兩個地區，途徑武漢市的洪山區、武昌區、江岸區、江漢區、礄口區和東西湖區。線路大致走向為金南一路、園博園東路、淮海路、建設大道、澳門路、三陽路、秦園路、友誼大道、中山路、恆安路和南李路。一期工程設有兩個車輛基地，分別是長豐停車場和野芷湖車輛段，其中野芷湖車輛段是武漢地鐵線網中的A型車基地之一，除7、8號線例常的檢修外，還負責地鐵5號線、6號線、7號線和8號線的廠架修任務。在王家墩東站、園博園北站和野芷湖車輛段內分別設有通往2號線、6號線和8號線的聯絡線。一期工程設有2座主變電所供電，其中王家墩東主變電所已建成，並且與2號線共用；新建秦園路主變電所，未來與5號線共用。包括越江隧道在內，地鐵7號線一期工程總投資達321億餘元，是武漢投資最高的市政交通項目。

**越江隧道**
250px
為集約利用過江通道資源，7號線三陽路越江通道採用公鐵合建雙洞隧道方案，在道路行車道下層佈設軌道交通。本項目對於支持重點區域發展、緩解過江交通壓力、完善軌道交通網絡、優化城市空間佈局具有重要的意義。三陽路越江隧道是世界首條公鐵合建的盾構法隧道。武漢三陽路長江隧道工程為武漢軌道交通7號線一期工程過江段，距離長江二橋1.3公里、距離青島路長江隧道1.9公里。隧道外徑15.2m，內徑13.9m，隧道規模位列世界第三，僅次於香港屯門（直徑17.6米）、美國西雅圖（直徑17.4米）地下隧道，其深度大於武漢長江隧道及武漢軌道交通2號線越江隧道。三陽路越江隧道分為三層：最上層為公路隧道排煙道；中間層是寬為13.6米的雙向6車道，其中行車道10.5米；最下層是軌道交通7號線軌道及電纜廊道、排煙道和逃生通道等；公路高4.5米，具備二層公交、大型巴士通行能力。
軌道交通7號線一期工程原計劃於2017年底開通運營，但由於越江隧道掘進受阻，全線不得不推遲至2018年底投入運營。

**紙坊線**
武漢軌道交通紙坊線，又稱武漢軌道交通27號線、武漢軌道交通7號線南延線，由一期工程終點站野芷湖站出發繼續向南延伸，直至江夏區青龍山地鐵小鎮站。線路大致沿文化大道、文化路、紙坊大街走行，先後途徑洪山區、江夏大橋新區和紙坊老城區。線路長約17km，設站7座，均為地下車站。本段於2018年12月28日開通，與一期工程貫通運營。

**前川線**
武漢軌道交通前川線，又稱武漢軌道交通7號線北延線，起於黃陂前川黃陂廣場站，沿黃陂大道、雙鳳大道、川龍大道、盤龍大道、湯雲海路、環湖中路南北向走行，先後經過黃陂前川新城區、武漢臨空經濟區、黃陂區盤龍城、東西湖區馬池，止於7號線一期工程起點園博園北站。線路全長36km，設站11座（含預留站1座）。結合線路長度及車輛段（場）用地條件，7號線北延線新建前川車輛段，預留橫店停車場。
因前川線需上跨正在規劃建設中的滬渝蓉高鐵，前川線被迫分為兩期建設開通，其中一期為園博園北至橫店，二期為橫店至黃陂廣場。前川線一期已於2022年12月30日投入運營，前川線二期開通時間此前受滬渝蓉高鐵合肥至武漢段建設方案影響遲遲無法定奪，最終被推遲至2024年10月1日開通。
規劃中，本線將以天陽大道站為界拆解為兩條線路：天陽大道站以南仍為7號線，以北為28號線。兩條線在天陽大道站可換乘，並且7號線將向西延伸至天河高鐵樞紐，28號線向南延伸至後湖。為應對遠期拆解，天陽大道站及其以南的車站按照8A編組建造，設計時速為100 km/h，與7號線一期和南延線工程保持一致；天陽大道站以北則按照6A編組建造，設計時速100 km/h，並預留120 km/h提速條件。

**車站**

**換乘站**
園博園北香港路三陽路螃蟹岬野芷湖

**票務規定**

**行車安排**

**運行交路**
7號線目前實行大、小交路套跑的運行方式，大交路（即全程）為黃陂廣場站－青龍山地鐵小鎮站，平日小交路為巨龍大道站－板橋站，週六日及法定節假日期間小交路則調整為巨龍大道站－青龍山地鐵小鎮站，大小交路之比為1:1。

**首末班車時間**

**影響**

**越江隧道掘進受阻**
武漢長江公鐵隧道（又稱三陽路長江隧道）位於7號線徐家棚站和三陽路站之間，左右兩線各長約2.6公里，分別於2016年7月和4月底從武昌徐家棚始發盾構。本隧道是公鐵合建的超大斷面越江隧道工程，施工風險和技術難度均極高。盾構機在長江底不僅要克服高水壓施工的巨大風險還要解決開挖面最高達12.6米岩層（約5層樓高）、石英含量達70%的複合地質等嚴重損耗刀具的硬骨頭，同時還要解決複合地層中夾雜的粘性極強、極易造成刀盤被糊的軟黏土層，這些軟、硬、粘地層及高水壓對盾構施工的四重考驗導致工程建設難度更是疊加式增長，盾構掘進難度大。此前官方一直聲稱7號線一期會在2017年開通運營。然而在“武漢市第十四屆人民代表大會第一次會議”上，時任武漢市長萬勇所作的《政府工作報告》指出2017年武漢將開通兩條地鐵線路：8號線一期和21號線。然而，7號線一期並未在列，官方給出的解釋是其工期較緊，尤其是越江盾構“卡脖子”，故7號線未被列入2017年地鐵開通目標。
雖然過江段遭遇障礙，但是一期工程的其他區間卻進展較為順利，市民期望7號線能分段運行，但是地鐵集團否決了這一可能，具體的官方回覆如下：

最終，7號線一期工程於2018年10月1日開通運行。

**為配合園博園順利開園，兩站提前施工**
2015年9月第十屆中國（武漢）園林博覽會在武漢開幕，應園博開園期間周邊無工地的要求，地鐵7號線武漢地鐵（原長豐）和園博園北（原東方馬城）兩站提前施工。2014年8月，地鐵7號線首臺盾構機在園博園北站-園博園站區間開掘，2015年3月2日，該區間隧道雙向貫通。2014年11月園博園站主體結構順利封頂，成為全線首座封頂的車站。車站主體的完工，為園博園2015年9月開園、修建園博園東路創造了條件。施工方僅用5個月，就完成了地鐵站主體結構的施工，成為武漢在建地鐵施工最快的車站。2014年6月1日，園博園站開始澆築第一塊主體結構板，到最後主體封頂，剛好用了5個月。正常情況下，一座標準地鐵站主體結構施工需要10-12個月工期才能完成，為配合園博園建設，園博園站僅用了5個月就完工，創下武漢在建地鐵車站施工的新紀錄。2015年8月，園博園北站完成主體結構施工，這也是7號線一期第二個建成的站點。

**緩解南湖地區居民的出行難問題**
位於武漢市武昌南部的南湖片區是武漢最大的“睡城”之一，三面被鐵路設施（武昌車輛段、武昌南編組站、京廣鐵路、武九鐵路和武鹹城際鐵路等）阻隔，導致南湖片區的北、西、南3個方向都有鐵路線，將南湖包圍。目前，南湖片區居民的進出主要需經過3個鐵路涵洞：南湖路上的長虹橋涵洞、曬湖附近的平安路鐵路涵洞、張黃新村嶺南路鐵路涵洞。僅南湖向東方向不需過涵洞，可通過文治街上書城路、珞獅路（二環線）進入市中心。所以長期以來出入南湖片區的交通都十分擁堵，居住在此片區的幾十萬居民更是將其戲稱為：“早上出不去，晚上進不來。”雖然近年進出南湖片區的市政道路的修建一直在跟進，但情況依然不容樂觀。軌道交通7號線一期工程在南湖片區共設有5座車站：瑞安街站、建安街站、湖工大站、板橋站和野芷湖站，南湖片區的居民們寄希望於軌道交通7號線能改變他們的出行窘境。

**使用列車**
 列車編組中的M表示動車，Tc表示帶駕駛室的拖車。
7號線一期工程配車40列，列車由中車長春軌道客車股份有限公司和武漢地鐵集團聯合設計，其中有30列車在位於黃陂區的武漢中車長客軌道車輛有限公司生產。一期工程車輛有諸多新特點：- 時速更快：車輛最高運行時速達100公里等級，高於現已運營的1、2、3、4、5、6、8號線等的80公里時速等級，是走行於中心城區時速最快的軌道交通線路。- 更安全：車輛的可靠性指標及標準與國際保持一致。在防火方面，採用低煙、無滷、阻燃的電線電纜，燃燒後不會散發有毒氣體；列車底架下噴塗專用耐火材料，保證地板結構及地板布可以耐火30分鐘；同時客室與司機室之間擋板及進出門可以在20分鐘內保持完整，為目前國際上最高的防火標準。- 更人性化：空調系統具有應急通風功能，可以在線路上沒有電力的情況下，保證整列列車45分鐘的通風。- 更環保：車體、內裝等各系統在保證功能的前提下，進行減重設計，整列車比設計預期減重達3噸，降低了列車的能耗。
紙坊線（即南延線）工程配車15列，由中車株洲電力機車有限公司提供，其中部分列車在位於江夏區的武漢中車株機軌道交通裝備有限公司生產。

**事故**
2018年7月28日15時15分，在武漢中車株機軌道交通裝備有限公司廠區內，一列測試列車（武漢軌道交通7號線南延線車輛，編號：G41）在武漢市江夏區黃家湖大道與星光大道交匯處的軌道上進行牽引和制動系統測試時發生側翻事故，列車前3節車廂脫線損壞，事故造成3人受傷。
*2020年7月9日凌晨1時，7號線徐家棚——三陽路上行區間漢口段（里程DK12+100處），小盾構隧道與漢口風井洞門處突發滲漏險情。險情發生後，地鐵集團迅速組織多方力量連夜搶修，至上午9時，險情已得到有效控制；上午10時30分，因搶修需要封閉的長江公鐵隧道公路出入口全部恢復通行。 因長江公鐵隧道搶修施工，7號線不過江，行車交路臨時調整為園博園北——香港路，青龍山地鐵小鎮——新河街小交路運行，三陽路——湖北大學停運，7號線三陽路、徐家棚、湖北大學三站關閉。1號線三陽路站、8號線徐家棚站正常運營。7月10日，7號線恢復正常運行。

**註釋**

**參考資料**

**參見**

**內部鏈接**
武漢地鐵

**外部鏈接**
 武漢地鐵集團