香港海洋公园水上乐园

香港海洋公园水上乐园（Water World, Ocean Park Hong Kong）是香港的水上乐园。乐园设有五个主题区域，共有 27 个室内及户外玩乐设施。 水上乐园位于香港南区大树湾，为香港海洋公园所拥有。水上乐园的工程于2015年11月展开，经多次宣布延期落成后，园方曾经表示推断落成时间为2019年冬季，工程问题再推迟2021年开幕。2021年6月24日，园方公布水上乐园的正式官方名称为「水上乐园」（Water World）。水上乐园的原址为海洋公园的集古村、雀鸟天堂、节庆活动用地及公园位于山上（现称作「高峰乐园」）部份的出入口，上述设施已于2011年前起关闭并陆续清拆以配合水上乐园的工程。水上乐园于2021年9月21日正式开幕。

**开放时间**
只供参考，详细开放时间请参阅海洋公园水上乐园官方网站。

**概述**
水上乐园以梯池（Cascading Pools）为主设计概念，园内设有半透明的弧形屋顶及水上游戏，提供室内及户外水上设施，同时贯入环境保护元素，以带出教育和保育讯息。海洋公园行政总裁李绳宗早前表示，倾向利用大树湾的地势及树木景色，对水上乐园采用园林景观设计，主题环绕水和海洋生物。

**发展目的**
根据海洋公园提交的文件——《海洋公园大树湾发展项目的进展》，园方兴建水上乐园有七大主要原因：- 使海洋公园更多元化及巩固其区域性顶级旅游景点的地位- 为不断增长的旅游景点提供所需的基础设施- 促进香港经济- 为本地社区带来生活质素上的无形效益- 将旧水上乐园的美好回忆再与香港人连结- 增长游客之逗留时间- 替海洋公园缔造第二个大门

**历史**

**第一代水上乐园关闭**
英皇御准香港赛马会于1982年至1984年拨款2.4亿港元予香港海洋公园进行第二期发展工程，当中包括兴建一座室外水上乐园。受到季节影响每年仅5月至9月开放，最终于1999年因入场人数不足而关闭。

**提倡兴建第二代水上乐园**

**2011年**
 10月 — 政府于《2011至2012年度香港行政长官施政报告》中表示香港海洋公园正积极研究于大树湾一带兴建全天候水上乐园及配套设施，时任海洋公园主席盛智文接受访问时称因调查发现市民和旅客最希望复建水上乐园并表示新水上乐园设计会配合大树湾景色；而世界级真雪溜冰场除供玩乐外亦可举行国际赛事，并透露场内会有特色游乐设施

**2012年**
 1月 — 报导引述消息透露预料政府会在2012年至2013年度香港政府财政预算案拍板海洋公园第二期扩建计划，计划包括兴建全天候水上乐园及世界级溜冰场。计划中的全天候水上乐园可让旅客一年四季均可玩水以发挥水上乐园最大的成本效益，而世界级溜冰场则可用作溜冰及冰上曲棍球等比赛并会兴建以溜冰为主题的娱乐设施- 2月 — 政府于2012年至2013年度香港政府财政预算案中表示海洋公园正研究兴建全天候水上乐园，并指政府会全力协助公园- 8月 — 时任海洋公园主席盛智文透露原构思包括于第二期扩建的世界级溜冰场因营运成本颇高而仍需研究会否兴建，但强调会用不同方法争取溜冰场顺利上马- 11月 — 时任海洋公园副行政总裁李绳宗指构思中的水上乐园原拟设世界级溜冰场，但因造价贵或以其他设施取代- 12月 — 有报导引述消息指初步评估认为香港海洋公园经营水上乐园较可行，而溜冰场未必划算

**2013年**
 2月 — 时任海洋公园主席盛智文表示要溜冰大可到各大商场溜冰场，因此决定取消兴建溜冰场。其后有报导引述消息指海洋公园已向某大型非商业机构提交赞助建议并正等候回复，假若获赞助溜冰场便可上马

**落实兴建第二代水上乐园**

**2013年**
 2月 — 政府于《2013年至2014年度香港政府财政预算案》宣布向海洋公园贷款22亿9千万港元兴建全天候水上乐园。公园时任副行政总裁李绳宗补充水上乐园倾向采用园林式设计以善用大树湾的地势和树木景色，室内设暖水池而室外则有滑水梯及冲浪池。他指会参考韩国爱宝乐园模式，更构思于室内设立「VIP泳区」并提供餐饮让泳客可私人畅泳。有报导指室内部份初步构思采用半透明弧形屋顶及玻璃幕墙让泳客远眺室外山水，而建筑不会高过山脊线。报导续指公园已向西班牙等地水上乐园取经研究依山而建滑水梯的模式，考虑配合山上丛林营造「水上森林」的效果- 3月 — 政府向立法会经济发展事务委员会简介海洋公园大树湾发展项目，表示项目分为户内及户外全天候水上乐园、零售餐饮及娱乐区和泊车区3个主要部份。当中水上乐园的户内部分会全天候营运，户外部分则会在夏天提供更多水上设施。水上乐园亦设渡假式贵宾区，提供半私人游泳池等增值设施。而零售餐饮及娱乐区除多间提供不同类型的餐饮的餐厅外亦设多个零售小摊档，泊车区则设约260个泊车位。海洋公园表示水上乐园的整体主题会环绕「水」和「海洋动物」与公园主题保持连贯性，但水上乐园会另设专属入口及独立收费。项目详细设计于2014年年中完成，之后主要建筑工程将会动预计于2017年下半年完工 - 4月 — 海洋公园向南区区议会地区发展及环境事务委员会简介大树湾发展项目，透露水上乐园会采用半透明弧型屋顶设计并设25个景点和13个崭新水上游乐设施- 5月 — 政府向立法会财务委员会申请为海洋公园提供附属贷款22亿9千万港元并征收浮动利息以推展水上乐园计划，议案获委员会通过。政府递交文件显示拆卸及准备工程于2013年年底展开，而主要建筑工程于2015年年初动工。项目预计于2017年下半年完工，营运首年总入场人次预计超过150万

**2014年**
 3月 — 海洋公园向南区区议会地区发展及环境事务委员会在汇报水上乐园最新设计，首度公开水上乐园设计及布局。公园指大树湾发展项目的目标是建造一个能与香港自然景致融合的世界知名水上公园，在形成一个标志性建筑同时融合并保存周边自然景致。其独特建筑能增进与周边环境互动和提供一年四季可用活动空间，建筑物会依山而建以减低对山坡的影响- 7月 — 海洋公园董事局宣布委任盛智文为大树湾发展项目筹划小组荣誉顾问，任期为3年

**2015年**
 11月 — 水上乐园举行动土典礼，公园时任主席孔令成先生表示对水上乐园在2018年下半年竣工感到乐观

**多番超支延迟**

**2017年**
 1月— 园方于公布香港海洋公园开业40周年纪念活动时指因在施工期间发现工地有一个大沼泽而需额外花时间巩固地基，因此水上乐园工程无法于原订的2018年下半年完成工程。公园大树湾发展项目筹划小组荣誉顾问、前主席盛智文表示水上乐园原定2018年下半年竣工，但因土地问题会延迟4至5个月。公园时任主席孔令成补充指于2016年12月施工期间发现有大沼泽而须花费数月时间巩固地基但相信对成本影响不会太大，预计水上乐园可在2018-2019年度竣工

**2018年**
 8月 — 公园时任行政总裁李绳宗预计水上乐园在2019年年底大致完成，正式开幕时间则视乎营运情况

**2019年**
 2月 — 园方发言人预计水上乐园于2019年年底完工并相信能如期开幕- 9月 — 公园向南区区议会表示会于2019年年内对外介绍水上乐园并就营运团队展开招聘，但并无明确指出水上乐园的开幕时间- 12月 — 公园时任行政总裁李绳宗接受访问时表示水上乐园于2021年年内开幕，但正式开幕日子未定。同月公园公布2018至2019财政年度业绩报告，被香港苹果日报发现公园正与水上乐园顾问公司就设计问题对簿公堂，牵涉金额逾10.1亿元；另外公园亦正面临水上乐园两个承建商就工期延长、额外工程等问题分别索偿约4亿元及3.7亿元。水上乐园造价由2012年提出时预计的22.9亿元飙升至36亿元，超支达57%

**2020年**
 4月 — 政府回复立法会财务委员会时确认水上乐园于2021年年内落成，最新造价为38.6亿元- 5月 — 政府向立法会提出包括提供拨款清缴完成水上乐园所需费用及修订「海洋公园大树湾发展项目贷款」条款至2021年9月才开始还款等支援公园措施，同时要求水上乐园在重新审视公园重生制订方向工作完成并得出结果后才可开幕- 9月 — 公园主席刘鸣炜表示水上乐园于2020年年底竣工，但明言无论如何都无法于2020年年内开幕。确实开幕时间需视乎检讨计划才有定案，但有信心最终可开幕- 11月 — 政府在2020年度施政报告表示水上乐园会于2021年夏天启用

**2021年**
 4月 — 公园指待屋宇署批出入伙纸后最快可于2021年8月开幕，园方正为水上乐园招募包括保安、款待、救生员等约400个职位- 5月 — 公园表示水上乐园已获入伙纸而游乐设施亦已完工，园方已递交泳池牌申请- 6月 — 公园公布水上乐园以「探索自然　激浪无限」作品牌宣言并首度公开由海洋和山脉线条组成的标志，同时隆重公布宏利冠名赞助位于「迷失部落」主题区的全港首个全天候室内造浪池 — 「天海湾」。公园指水上乐园设5个主题区域共27个室内及室外游乐设施，包括全港首个冲浪模拟机、九条紧张刺激的动感水上滑梯及多个专为小朋友而设的嬉水地带。- 8月 — 公园宣布水上乐园于2021年9月21日正式开幕，票价为$320起

**投入营运**

**2022年**
2022年1月6日起，因香港疫情再度反复，海洋公园水上乐园首次关闭，直至2022年5月13日。

**2024年**
2024年10月15日起，水上乐园宣布将首次于冬季期间休园约七个月，以方便进行大规模保养工程。此安排为水上乐园启用三年后，首次未有于冬季开放。报道指出，由于全天候开放的水上乐园在冬季入场人数甚少，休园可减省营运成本。

**设施**
水上乐园内部
水上乐园占地57,000平方米，全年365日开放，可容纳9000人；乐园以梯池式的流水设计，主建筑物楼高3层，依山而建，与大自然融为一体。地库停车场，提供250个私家车位及10个旅游巴位。一楼是主入口层，设有大堂、储物更衣室、餐饮及零售店舖等。二楼室内设施包括滑道连接水池、室内漂流河、冲浪模拟机和餐饮；室外则是漂流河、造浪池及泳池甲板。最上层三楼室内是儿童游乐区、婴孩嬉水池和室内造浪池，室外则设有一系列水疗池、帐篷度假区和有按摩功能的无边际游泳池。
水上乐园设有5个主题区域，分别为「欢乐堡礁」、「跃动流域」、「绝岭深谷」、「冒险湾岸」及「迷失部落」，共有 27 个室内及户外玩乐设施，包括全港首个滑浪模拟机、9条水上滑梯，以及多个嬉水地带。
其中，「迷失部落」中的室内造浪池「天海湾」，水面面积达1,450平方米，水深为0至1.6米，造浪高度由底至高峰约0.3米至1米，有8种不同浪潮模式。造浪池中心有一座大型LED室内显示屏及舞台，可进行表演、派对及其他活动，池边亦设有大型幕门，可引入外头海风。

**室内游乐设施**
暖水池
*模拟滑浪机「冲浪先锋」
*2楼滑道连接水池
*2楼室内漂流河「漂流探秘」
*2楼餐饮
*3楼儿童游乐区、婴孩嬉水池
*3楼有八款浪形的造浪池「天海湾」
*渡假式尊贵客户游泳专区（设计参考了韩国爱宝乐园水上乐园）。

**室外游乐设施**
有按摩功能的无边际游泳池
*有八款浪形的造浪池
*漂流河
*动感滑水梯：共19条，分布及穿梭于室内及室外戏水设施，部份更会穿梭附近丛林。
*八彩天梯，旋风双子梯，急转双子梯， 急流漩涡，神秘迷冲。
*休憩小屋
*摊档及露天茶座，类似于赤柱市集，提供面部彩绘及摊档游戏等。
户外部份地方设有暖炉。
游客可租用海景帐篷休息或额外付费享用有按摩功能的无边际泳池。

**服务设施**
餐饮服务

**生态缓解措施**

**雀鸟**
水上乐园的工程项目需伐木及平整土地。工程范围内曾发现一个鹭鸟群，经环评报告调查后，发现鹭鸟只属短暂停留，因此项目对鹭鸟的生态影响非常有限。实地调查过程中亦发现鹭鸟群中有大部分已经离开项目范围，移居至另一个位于香港仔海峡的合适栖息地。为了让鸟类能于园内得到栖息地，园内规划了一个红鹳池，为将饲养的红鹳及乐园一带的雀鸟提供生境。为减少鸟撞风险。乐园的设计采用「平台」与梯池（Cascading Pools）概念。该平台景观使水上乐园和谐地融于自然景观中，减少阻碍鸟类于该范围的活动。在设计中减少使用反光或半透明屏障，将显著地减少鸟类碰撞的风险。乐园的设计保留了南面山坡的自然植被。因此，项目能保留南面具保育价值的植物，该位置亦会优化给予鹭鸟使用。

**海洋生物**
海洋生态方面，环评报告在大树湾发现珊瑚群落及潮间带生境。珊瑚群落的状况良好，虽然有很低比例的珊瑚录得部分死亡，但整体并无珊瑚白化问题，水中沉积亦属可接受水平。项目并没有任何海上建造工程，预期不会对大树湾的海洋生态构成直接的影响。项目将透过水质缓解措施减少对海洋生态的潜在间接影响，因此项目不会对珊瑚群落及潮间带生境构成不能接受的影响。

**门票**
水上乐园设有独立入口，海洋公园及水上乐园独立收费，海洋公园的入场费并不包括水上乐园入场费；门票采用动态定价系统，售价将根据未来60天的季节性因素、周日或周末、制定价格。
*成人门票：HK$168-698
*小童门票：HK$88-488
*长者及合资格残疾人士门票：HK$150

**财政**

**贷款**
根据《2013年至2014年度香港政府财政预算案》资料显示，香港政府就兴建新水上乐园贷款22亿9千万港元，息率5厘，分20年还款，最终贷款年期为2033年。海洋公园需要支付浮动利率，相等于香港政府存放在外汇基金的财政储备收益率。根据商务及经济发展局向立法会经济发展事务委员会提交的文件指出，该局计划于2013年5月就相关贷款向财务委员会申请，于2013/14年度起分3年批出，若果其工程费用超出获得批惟款额，香港政府将不会再向海洋公园作出额外财务支持，海洋公园需要自行解决，而且不得缩减项目规模。

**经济效益**
根据海洋公园顾问研究推算，水上乐园每日接待15,000名游客，约60%属于本地游客；预计于营运首年预料吸引到逾150万名人次入场，约1成为为了水上乐园专程来访，并且将会逗留香港3.6日。于2018年至2048年，将会为到香港每年带来8.42亿至12.4亿港元的额外可量化净经济效益，带来（自2018年）2,900个至4,290个（至2048年）新就业机会，由2014年至2048年间为本地生产总值作出180亿港元之贡献。