剑龙级潜艇

剑龙级潜舰为中华民国海军向荷兰购买的潜舰，隶属中华民国海军二五六战队。由荷兰剑鱼级潜舰（或称旗鱼级）为基础改装海象级潜舰的作战系统及侦搜装备而成，但维持采用剑鱼级的泪滴型舰身及十字型舰艉控制面，故又称改良型旗鱼级。

**历程**

**采购荷兰潜舰**
由于1973年从美国获得的海狮号潜艇及海豹号号潜艇只是二次大战时期建造的老旧潜舰，中华民国海军在1980年执行「剑龙专案」，向荷兰采购潜舰。1981年9月3日于荷兰公司（Rijn Schelde Verolme，RSV）签约，由在鹿特丹的威尔顿造船厂（Wilton Fijenoord，WF）建造。海军最初预定采购6艘，但是因预算有限，难以说服中华民国国军其它军种在经费上作出妥协，而且荷兰船厂是因为陷入经济困难才积极向台湾推销潜舰，由于荷兰船厂的前景不明朗，最后决议先采购2艘、后续4艘视第一批使用状况再行决定。但是首批两艘的采购案便引来中华人民共和国对荷兰强烈的外交报复，包括将已「邦交正常化」的两国外交关系由大使级降为代办级（后于1984年恢复为大使级）；这使得荷兰内阁对后续潜舰采购案持反对态度，后续订购也就无疾而终；原合约所要求的人员培训降级为仅包括驾驶，操作和维护人员的培训，不包括作战指挥人员培训。
采购荷兰潜舰在当年是一个充满风险的计划，海军为订购潜舰寻求预算时，由于两艘潜舰的合约总值3.7亿美元，行政院长俞国华表示国家没有这么多预算，由于海军没有经费订购，采购计划差点终止，但是当时的海军中将刘和谦却认为现代化的潜舰对台湾的防卫是至关重要的舰种，所以亲自向蒋经国总统力谏。虽然蒋经国在讨论中得知荷兰船厂财困，也忧虑是否真的可以购得潜舰，但是刘和谦表示台湾应不惜代价获取现代化的潜舰，同时他会亲自到荷兰船厂签约及监造，承担一切责任，蒋经国便同意授权刘和谦主理采购荷兰潜舰的专案，并且指示批出预算予潜舰采购案及「专款专用」，1981年9月3日刘和谦代表海军与船厂代表在荷兰签约。两艘潜舰在建期间，荷兰船厂曾经在1986年8月失火，最先起火的是当时已经下水的荷兰海军首艘海象级潜艇海象号（起火原因是电气装置过热，也有说焊接引起，亦有称是荷兰船厂有职工在潜舰内抽烟引致），该艘潜舰因为内部起火被严重烧毁，台湾海军的驻厂监造官兵得知厂区起火后，立即协助荷方灭火，避免火势蔓延至在同一厂区尚未下水的剑龙级潜舰。经过一波多折，两艘剑龙级潜舰终于到达台湾。

**采购鱼雷**
当时向荷兰采购潜舰的合约中并不附带所需的武器装备，荷兰没有生产潜舰用鱼雷，荷兰海军的潜舰使用购自美国的Mk 37型鱼雷及Mk 48型鱼雷，美国不会同意将鱼雷转售；为了解决有舰无雷的困境，海军从印尼采购117枚由该国获西德原厂授权组装的SUT鱼雷，该批鱼雷除了向印尼支付必要的采购费用外，还有一部分是由提供LCM中型机械化登陆艇、LCU通用登陆艇和10万吨稻米交换，SUT鱼雷由中海级战车登陆舰在1984及1987年分两舰次运回，因此在剑龙级成军时已有鱼雷可用。中华人民共和国得知台湾是从印尼获得SUT重型线导鱼雷后，立刻向西德施压，西德随即以印尼非法将鱼雷卖给中华民国国军作为理由，取消了印尼的授权生产许可证。台湾在之后的30多年，再没有通过任何途径获得鱼雷，因为购得潜舰用鱼雷的难度不下于购买潜舰，而且SUT鱼雷商源消失维护日渐困难，所以台湾曾经尝试通过亢龙计划自制鱼雷，但航速未能达到海军的要求，因此仍需外购鱼雷。2001年美国政府同意出售台湾八艘柴电潜舰及配合使用的Mk48 Mod 4M重型鱼雷，但是作为「光华八号」潜舰采购案之一的三项军购案在泛蓝占过半数的立法院饱受拖延，最终潜舰采购案遭到撤销，引入Mk48 Mod 4M重型鱼雷亦因而搁置。至2017及2020年美国政府同意出售Mk48 Mod 6 AT重型鱼雷，双方其后签订采购协议，海军已服役超过30年的SUT鱼雷将可得到替换。

**后续舰**
在蒋经国政府采购的首批两艘剑龙级潜舰于1987及1988年服役后，由于荷兰在中华人民共和国施压下拒绝出售第二批剑龙级潜舰，故此中华民国海军自此长期只有两艘现代化潜舰，由於潜舰数量不足，二战时期的海狮号和海豹号无法得到替换，当海龙号或海虎号需要入坞整修时，海军本已紧缺的潜舰兵力更会大减。潜舰在国际上向来都是极为敏感的军购项目，台湾更因为外交困难而难以从外国采购潜舰，从1990年代国民党执政的李登辉政府便一直寻求增购至少六至八艘现代化潜舰，由于欧洲国家普遍缺乏抵挡中国施压的能耐，所以只能经美国获取，台湾经多年争取后美国于2001年同意出售八艘柴电潜舰，但民进党陈水扁政府在2004年提交包含采购八艘潜舰的三项军购案到立法院审批时，此时属于在野党派及以国民党为首的泛蓝阵营立委以美国对于柴电潜舰的系统不熟悉的疑虑挡下，法案在泛蓝立委占过半数的立法院被杯葛及退回达69次，2007年由中国国民党主导的党团协商删除三项军购案中采购潜舰的预算，使台湾错过从美国军购潜舰的窗口期，到2008年国民党马英九政府上任后又再次向美国争取出售潜舰，但在2009年上任的美国总统欧巴马将台湾军购潜舰案搁置，台湾争取采购潜舰经历30多年后仍是原地踏步，至2016年民进党蔡英文政府落实执行海昌计划建造海鲲级潜舰，期望通过潜舰国造逐渐解决中华民国海军长期潜舰不足及持续老化的困境。不过即使有新潜舰加入中华民国海军也会先替换已经服役超过70年的海狮号及海豹号潜舰，而且海鲲级的原型舰因尚未通过海测、零组件有瑕疵等疑虑，后续舰的建造预算遭到在野党冻结，因此两艘剑龙级潜舰经过升级后预期将会服役至2030年代或以后。

**性能**
剑龙级潜舰的舰体设计来自1970年代初服役的荷兰海军旗鱼级潜舰，但结合许多荷兰于同期建造海象级潜艇的新技术，舰上的装备在1980年代属于国际先进水平，包括全世界第一套整合声纳、导航及射控系统的SINBADS-M潜舰作战系统，可同时储存并比对300个声纹资料，处理35个目标航迹，并自动追踪其中20个目标。
SIASS-Z声纳系统包含舰艏的中频鼓型阵列声纳、高频主动声纳、PRS 3-15高频被动声纳，以及位于舰体两侧的低频被动声纳阵列（LOFAR），在发动攻击时，声纳组可同时追踪5个目标记及控制3枚鱼雷进行攻击。剑龙级潜舰的舰艏装有6管21寸鱼雷管，采用游出式发射，靠鱼雷自身的动力游出鱼雷管，没有压缩空气装置，构造较简单，放出鱼雷时也较为安静，但只能施放鱼雷及水雷，使用潜射飞弹则受到限制，如需要通过鱼雷管发射鱼叉飞弹等类型的潜射飞弹，鱼雷管也需要升级修改。由于荷兰没有鱼雷可供出售，台湾从印尼购得西德设计的SUT鱼雷后，剑龙级的系统经过改装以配合SUT线导鱼雷的应用。

**升级**
2008年10月，美国正式宣布出售32枚潜射式UGM-84L Block2（具备陆攻能力）及两套相关的武器控制系统。
2012年2月，媒体报导海军向美国采购的UGM-84L潜射鱼叉飞弹于美国完成试射；两艘剑龙级潜艇于2012年加装相关系统，2013年完成战备。
2013年12月26日，中华民国国防部证实美方交付潜射鱼叉反舰飞弹，这批订单包含32枚UGM-84L型飞弹，2枚UTM-84L练习弹、2项UTM-84XD鉴定文件与训练课程。
2014年10月18日，海龙号潜舰在屏东九鹏基地外海完成潜射式鱼叉飞弹试射，两枚飞弹均击中水面标靶。海龙号潜舰完成战备后，海虎号军舰将进坞改装潜射式鱼叉飞弹系统。
2015年8月31日，国防预算案公开部分，31日上午送到立法院。预算案中指出海军将从2016年起进行海龙、海虎潜舰的内部作战、声纳等系统的5年性能提升计划。性能提升后，将剑龙级潜舰作为电战参数侦搜舰，执行战略侦搜，战时能藉平时累积的电战参数资料库及人员操作经验，提供电战参数，支援整体联合作战。另外海军制订代号「剑鱼专案」，正式向美国申购Mk48 ADCAP重型鱼雷，取代在1980年代后期购入，由西德原厂授权印尼生产的SUT重型鱼雷。
2018年11月14日，国防部贴出决标公告，以74亿771万1千元由国家中山科学研究院为主合约商，再委美商洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）进行性能提升，计划在2024年完成3套剑龙级潜舰战斗系统的性能提升。后来因未获得部分红区装备的输出许可文件，海军将计划调整为2024年进行第1艘性能提升，2025年第2艘，2026年为第3套系统的验收测试，2027年完成剑龙级潜舰的「系统验证」。
2024年10月，首艘剑龙级完成战系升级，将进行后续验收测试。

**同级舰**
海龙舰（SS-793）建造：荷兰威尔顿费诺德造船厂
**1982年12月15日，安放龙骨
**1986年10月4日，下水
**1987年10月9日，完工交舰
**1987年12月16日，由荷兰籍「11号」干坞船运抵高雄
**1987年12月28日，于左营成军 
**首任舰长：纪惟正上校 
*海虎舰（SS-794）建造：荷兰威尔顿费诺德造船厂
**1982年12月，安放龙骨 
**1986年12月20日，下水 
**1988年4月9日，完工交舰
**1988年6月30日，由干坞船运抵高雄 
**1988年7月4日，于左营成军 
**首任舰长：丁剑清上校

**战训纪录**

**相关条目**
中华民国潜舰
*海象级潜艇
*茄比级潜舰
*海鲲级潜舰
*亢龙计划
*三项军购案

**参考文献**

**外部连结**
  Hai Lung type for Taiwandate=2012-07-27 -  Hai Lung in Taiwandate=20091015063206 -  World Navies Today: Taiwan (Republic of China)date=20070415070809